Juurakon tuulivoimapuisto
Historiaa

Joukko paikallisia maanomistajia olivat vuonna 2012 käynnistämässä hanketta. Tuulivoimapuistohankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2013 Juola Holding Oy:n toimesta (nykyään Aalo Oy ). Yhtiö jätti toukokuussa 2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle pyynnön harkita YVA-menettelyn soveltamista Juurakon tuulipuistohankkeessa. Hanke sisälsi kahdeksan teholtaan kolmen megawatin tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus olisi enintään 140 metriä ja tuuliturbiinin halkaisija 130 metriä. Hankealueen pinta-ala oli tuolloin 240 hehtaaria. Tuulipuistolle olisi tullut oma 110 kilovoltin sähköasema ja sisäinen 20 kilovoltin maakaapeliverkko. ELY-keskus päätti heinäkuussa 2013, ettei hankkeessa tarvinnut soveltaa YVA-menettelyä. Seudulla tehtiin aluksi luonto- ja ympäristöselvityksiä, jotka jatkuivat aina vuoteen 2015 asti. Tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin lokakuussa 2015 ja se sai samana vuonna lainvoiman. Samalla hanke sai ympäristöluvan. Tuulipuistohanke siirtyi vuonna 2016 kokonaan VSB:n omistukseen, joka siirsi omistuksen uuden tytäryhtiönsä Uusiutuva Energia Juurakko Oy:lle. VSB Groupin tytäryhtiön VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimesta. VSB:n pääkonttori sijaitsee Saksan Dresdenissä ja sillä on vuodesta 1996 asti yli 600 tuulipuiston kokemus suunnittelutyöstä Keski-Euroopassa.
Heinäkuussa 2020 tarkistettiin osayleiskaavaa seuraavasti. Koska tuulivoimaloiden kapasiteetti oli kasvanut, ajateltiin rakentaa suurempia tuulivoimaloita. Niiden siipien pituus ja tornin korkeusvaatimukset olivat aiempaa suurempia, joten osayleiskaavan rajoituksia pyrittiin muuttamaan. Samalla todettiin, että suuremmat tuulivoimalaitokset eivät enää mahtuisi kaava-alueelle. Osayleiskaavaa muutettiin niin, että siitä poistettiin neljä tuulivoimalaitosta ja jäljelle jääneiden rinnalle rakennettaisiin suunnittelutarveratkaisuin myönnetyt kolme tuulivoimalaa sijoitettaisiin kaava-alueen ulkopuolelle. Kalajoen kaupunki hyväksyi tämän esityksen elokuussa 2020. Lopulta kolme voimalaa rakennettiin voimala-alueen kaakkoispuolelle ja kaikkien voimaloiden enimmäiskorkeus kasvoi 230 metriin.
Tuulivoimapuiston rakentaminen käynnistyi vuonna 2021, vaikka rakennusluvat oli myönnetty jo vuonna 2017. Rakentamisesta vastasi NYAB Oy, joka on ruotsalainen tuulivoimapuistojen rakentaja. Yhtiö valitsi paikalliseksi urakoitsijaksi kalajokisen Suomen Maastorakentajat Oy:n. Elokuussa 2021 raudoitettiin perustuksia ja rakennettiin maakaapeliverkostoa. Ensimmäiset perustukset valettiin syyskuussa ja sähköasemaa rakensi VEO Oy, jonka työt alkoivat myös syyskuussa. Voimala-alueelle rakennettiin kolme kilometriä uutta tietä, kunnostettiin 6,5 kilometriä metsäautoteitä, sisäiseen sähköverkkoon tarvittiin kuusi kilometriä maakaapelia ja ulkopuolisiin siirtolinjoihin yhdeksän kilometriä maakaapelia, jotka kaivettiin maahan peltoon tai teiden viereen. Nostokenttiä rakennettiin yhteensä 1,2 hehtaaria ja kuhunkin voimalaitoksen perustukseen tarvittiin 800 kuutiometriä betonia.
Lokakuussa julkistettiin tieto, että VSB ja Solarigo Systems Oy solmivat yhteistyösopimuksen tuulivoimapuiston laajentamiseksi tuuli-aurinko-hybridipuistoksi. Solarigo Systems rakentaisi aurinkovoimapuiston tuulivoimapuiston lähelle ja sen sähkö johdettaisiin valtakunnan verkkoon tuulipuiston sähköverkon kautta. Tällöin hybridipuisto tuottaisi yhteensä noin 136 gigawattituntia sähköenergiaa vuodessa.
Sekä perustusten valaminen että maakaapeliverkon rakentaminen valmistui syksyn aikana. Tuulivoimalaitokset oli hankittu saksalaiselta Nordexilta. Nordex aloitti voimaloiden osien toimitukset huhtikuussa 2022 Raahen satamaan. Osien kuljettamiseen tarvittiin erikoiskuljetuksia, joiden reitti kulki Kalajoella Mehtäkyläntien ja Vaasannevantien kautta voimala-alueelle. Osien saapuessa paikalle, niitä alettiin heti pystyttämään. Ensimmäiset kolme tuulivoimalaa kytkettiin sähköverkkoon ja niiden sähköntuotannon testiajot aloitettiin elokuussa 2022. Viimeiset kuljetukset tapahtuivat kesäkuun loppupuolella, ja tuulipuiston kaupallinen sähköntuotanto alkoi marraskuussa. Tuulivoimapuiston avajaiset vietettiin marraskuun alussa.
Heinäkuussa 2022 uutisoitiin kaupasta, jossa VSB myi sekä tämän että Karahkan tuulivoimapuiston yhteisesti helsinkiläiselle Helenille ja ahvenanmaalaiselle Ålandsbankenille. Myyntihetkellä Karhakan tuulipuiston rakentamista oltiin aloittamassa ja Juurakon tuulipuisto oli rakentamisvaiheessa. Yhtiö muutettiin yrityskaupan yhteydessä syyskuussa 2022 uudelle nimelle Tuulipuisto Juurakko Oy.