Pajuperänkankaan tuulivoimapuisto
Historiaa > Suunnittelu

Tuulivoimapuistoa varten perustettiin tammikuussa 2016 Haapajärven Pajuperänkankaan Tuulivoima Oy, jonka puitteissa tuulivoimapuiston työt teetettiin. Tuulivoimapuiston maa-alueiden käyttöoikeudet ja tieverkoston käyttösopimukset solmittiin ja erilaiset luontoselvitykset aloitettiin samana vuonna. Infinergies Finland Oy toimitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle YVA-menettelyn mukaisen arviointiohjelman marraskuussa 2016. Siinä esiteltiin hankesuunnitelmana rakentaa 850 hehtaarin alueelle 16 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus olisi enintään 180 ja tuuliturbiinin halkaisija enintään 180 metriä. Voimaloiden kapasiteetti olisi 3–6 megawattia, jolloin kokonaiskapasiteetiksi muodostuisi enintään 96 megawattia. Tuotettu sähkö johdettaisiin kantatien varressa sijaitsevalle sähköasemalle ja sähkö johdettaisiin sieltä tien suuntaisesti pitkin Haapajärvellä sijaitseville sähköasemille. Yhteysviranomainen antoi arviointiohjelmasta lausunnon helmikuussa 2017. Siinä pyydettiin tarkentamaan arviointiselostuksessa hankkeen parametreja ja samalla huomioimaan kolmannen vaihemaakuntakaavan rajoitukset.
Kuulutuksen, yleisötilaisuuksien ja lausuntojen saamisen jälkeen hankkeen arviointiselostus saapui ELY-keskukselle elokuussa 2017. Hankkeen laajuus säilyi samana kuin arviointiohjelmassa. Hankealue sijoittui suurimmaksi osaksi, mutta ei kokonaan, vaihemaakuntakaavassa tuulivoimalle varatulle alueelle (tv-1 358). Arviointiselostuksesta annetun kuulutuksen jälkeen yhteysviranomainen antoi tammikuussa 2018 lausuntonsa. Siinä todettiin esimerkiksi, ettei sähkönsiirto länsipuolella olevaan 400 kilovoltin sähkölinjalle ei olisi Fingridin mukaan ollut mahdollista. Viereisen Natura-alueen lähettyville oli vaihemaakaavan vastaisesti sijoitettu tuulivoimaloita, joista esimerkiksi voimala T14 vaadittiin poistettavaksi tai siirrettäväksi. Lisäksi mainittiin, että tv- ja radiosignaalien häiriöt olisivat tuulivoimapuiston vastuulla.
Haapajärven kaupunki laati toukokuussa 2018 osayleiskaavaehdotuksen, johon oli merkitty 15 tuulivoimalaitoksen paikat. Tässä yhteydessä mainittiin, että hankkeen vastuuyhtiöt olivat Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy yhdessä. Kaava-alueen pinta-ala oli 746 hehtaaria, joka jakautui valtion omistamiin maapalstoihin ja yksityisiin maihin. Niistä muodostui yhteensä 32 maapalstaa, joihin tuulivoimaloiden paikoiksi oli valittu vain yksityisten omistajien palstat. Kesäkuussa uutisoitiin, että osayleiskaavaehdotuksen 15 tuulivoimalasta viiden voimalan paikkaa muutettaisiin. Osayleiskaava hyväksyttiin keväällä 2019 , mutta siitä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikeus kumosi rakennuskaavan tuulivoimalan nro 1 osalta, koska sen sijoittamisessa ei huomioitu tarpeeksi alueen linnustoa. Huhtikuussa 2020 uutisoitiin, että rakennusluvat vedettiin pois käsittelystä, sillä tuulivoimaloiden tyyppi vaihdettiin tehokkaampaan. Tämän vuoksi rakennuslupaprosessi käynnistettiin alusta alkaen uudestaan. Uudet rakennuslupahakemukset lähetettiin kaupungille kesällä 2020 . Ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteesta helmikuulta 2021 selviää, että voimalasta nro 4 olisi jätetty oikaisuvaatimus, joka kuitenkin hylättiin. Vuonna 2021 suunniteltiin tulevia rakennustöitä . Tuulivoimapuiston lopulliseksi voimalaitosluvuksi jäi 14.