Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakennushanke
Historia

Vuonna 2000 TVO haki voimalalle valtioneuvoston periaatepäätöstä, joka annettiin vuonna 2002. Vuonna 2005 voimalalle myönnettiin rakentamislupa ja sen rakentaminen aloitettiin. Suunniteltu valmistumisvuosi oli 2009, mutta hanke on myöhästynyt lukuisia kertoja. Voimalalle myönnettiin käyttölupa 7. maaliskuuta 2019, ja se on voimassa vuoden 2038 loppuun saakka. Polttoaineen latauslupa myönnettiin 26. maaliskuuta 2021.
Kesäkuussa 2022 ilmoitettiin että säännöllinen sähköntuotanto alkaa joulukuussa 2022. Perjantaina 9. syyskuuta 2022 Olkiluoto 3:n teho ylitti testeissä ensimmäistä kertaa gigawatin. 30. syyskuuta 2022 laitos saavutti täyden tehon, jonka jälkeen suoritetaan vielä tuotantoon vaikuttavia testejä.
| Ajankohta | Tapahtuma |
| --- | --- |
2000 marraskuu: Teollisuuden Voima Oy (TVO) pyysi ydinenergialain 11 §:ssä tarkoitettua valtioneuvoston periaatepäätöstä 1–1,6 gigawatin kevytvesireaktorille, joka rakennettaisiin Olkiluotoon tai Loviisaan. Hakemuksessa esitettiin kuusi vaihtoehtoa reaktorityypiksi: Atomstroieksport VVER 91/99, Siemens SWR 1000, Westinghouse AP1000, Framatome EPR, General Electric EABWR ja Westinghouse BWR 90+.
2002 tammikuu: Valtioneuvoston periaatepäätös TVO:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
2002 toukokuu: Eduskunta päätti, että valtioneuvoston periaatepäätös TVO:n hakemukseen jää sellaisenaan voimaan
2002 syyskuu: TVO käynnisti tarjouskilpailun laitoksen rakentamisesta
2003 lokakuu: TVO valitsi laitoksen sijaintipaikaksi Olkiluodon ja ilmoitti neuvottelevansa ensisijaisesti EPR-reaktorityypistä
2003 joulukuu: TVO:n hallitus teki investointipäätöksen EPR-reaktorista
2004 tammikuu: TVO hakee rakentamislupaa Suomen hallitukselta
2005 helmikuu: Suomen hallitus myöntää rakentamisluvan TVO:lle
2005 kesäkuu: Rakentaminen alkaa
2007 kesäkuu: Reaktorirakennus nousee 12,5 metrin korkeuteen
2008 toukokuu: Polttoainerakennus valmistuu
2009: Siemens vetäytyy yhteisyrityksestä Arevan kanssa
2009 tammikuu: Reaktorin paineastia saapuu rakennuspaikalle
2009 toukokuu: Päävalvomon nostaminen
2009 kesä: Reaktorirakennuksen nosturi ja kupoli asennetaan
2009 syksy: Höyrystimet saapuvat rakennuspaikalle
2009 syyskuu: Kupoli asennettu
2010 kesäkuu: Reaktoripaineastian asentaminen reaktorirakennukseen Sähköntuotannon aloittaminen viivästyy 7. kesäkuuta annetun ilmoituksen myötä vuoteen 2013
2011 kesäkuu: Anne Lauvergeon jättää tehtävänsä Arevan toimitusjohtajana
2011 marraskuu: Primääripiirin raskaiden komponenttien asentaminen valmistuu
2012 heinäkuu: Ilmoitus kaupallisen tuotannon viivytyksestä aikaisintaan vuoteen 2015
2012 joulukuu: Areva arvioi reaktorin rakennuskustannuksen olevan n. 8,5 miljardia euroa, n. kolminkertainen kolmen miljardin euron toimitushintaan nähden
2013 helmikuu: TVO sanoo valmistautuvansa mahdollisuuteen, että OL3 ei aloita kaupallista tuotantoa ennen vuotta 2016
2014 helmikuu: Suojarakennuksen paine- ja tiiveyskoe valmistui
2016 helmikuu: Valmistumisarvio on 2018. Reaktorin rakentaminen on edennyt käyttöautomaation testaamiseen.
2016 huhtikuu: TVO hakee käyttölupaa Suomen hallitukselta
2016 lokakuu: Primääripiirin huuhtelu alkoi ja koulutussimulaattori valmistui
2017 kesäkuu: Primääripiirin kylmäkokeet alkoivat
2017 lokakuu: TVO ilmoittaa Areva–Siemens-konsortion aikataulupäivityksestä, jonka mukaan säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019.
2017 joulukuu: Kuumakokeet alkoivat
2018 helmikuu: Reaktorin polttoaine saapui Olkiluotoon
2018 toukokuu: Kuumakokeet valmistuivat 50 vuorokautta aikataulusta jäljessä
2018 kesäkuu: TVO ilmoittaa säännöllisen sähköntuotannon aloituksen viivästyvän. Uusi arvio sähköntuotannon aloituksesta syyskuu 2019.
2018 marraskuu: TVO ilmoittaa säännöllisen sähköntuotannon aloituksen viivästyvän. Uusi arvio sähköntuotannon aloituksesta tammikuu 2020.
2019 helmikuu: STUK antoi käyttölupahakemuksesta lausunnon, jonka mukaan laitoksen käyttö on turvallista ja sille voi myöntää käyttöluvan.
2019 maaliskuu: Suomen hallitus myönsi reaktorille käyttöluvan
2019 heinäkuu: TVO ilmoittaa hankkeen viivästyvän heinäkuuhun 2020
2019 marraskuu: TVO ilmoittaa hankkeen viivästyvän jälleen. Rakentajat toimittavat uuden aikataulun TVO:lle joulukuussa.
2019 joulukuu: TVO ilmoittaa hankkeen viivästyvän jälleen. Uuden aikataulun mukaan voimala liitetään sähköverkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021.
2020 elokuu: TVO ilmoittaa hankkeen viivästyvän jälleen. Uuden aikataulun mukaan voimala liitetään sähköverkkoon lokakuussa 2021 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.
2021 maaliskuu: Säteilyturvakeskus on antanut polttoaineen latausluvan.
2021 huhtikuu: Kaikki 241 polttoainenippua saatiin ladattua reaktoriin.
2021  elokuu: TVO ilmoittaa hankkeen viivästyvän jälleen. Uuden aikataulun reaktori käynnistetään 2022 tammikuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa kesäkuussa 2022.
2021 joulukuu: Säteilyturvakeskus myöntää luvan käynnistää reaktorin korkeintaan 5% teholla
2021 joulukuu: Olkiluoto 3:n reaktori käynnistettiin 21. joulukuuta 2021
2022 tammikuu: 14. tammikuuta 2022 tapahtuneen suunnittelemattoman reaktoripikasulun takia koekäyttövaiheen sähköntuotannon alkaminen siirtyy helmikuulle.
2022 helmikuu: Sähköntuotannon alku siirtyy helmikuun lopulle ”koekäyttövaiheen aikana havaittujen muutostarpeiden vuoksi”
2022 helmikuu: TVO tiedotti sähköntuotannon alkamisen viivästyvän maaliskuulle.
2022 maaliskuu: Sähköntuotanto aloitettiin 12. maaliskuuta koekäytössä vajaateholla.
2022 syyskuu: Koekäytössä oleva voimala saavutti täyden tuotantotehon.
2022 lokakuu: Jokaisesta neljästä syöttövesipumpusta löytyi muutaman senttimetrin pituisia säröjä.
2022 joulukuu: Koekäyttö pääsi jatkumaan 27. joulukuuta.
2023 huhtikuu: Koekäyttövaihe saatiin päätökseen ja säännöllinen sähköntuotanto alkoi.