هتل پارسیان کرمانشاه
تاریخچۀ ساخت > تأخیرهای مکرر

با این وجود بهره‌برداری از هتل در زمان مقرر و تا پایان سال ۱۳۸۵ متحقق نشد. در ۱۸ دی ۱۳۸۵ اسدالله بیرانوند رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در جلسۀ شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان کرمانشاه پیشرفت پروژه را تنها ۱۷ درصد اعلام کرد که همین میزان نیز تنها در ۳ ماه گذشته متحقق شده‌است. وی گفت برای این پروژه ۱۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته که ۶۵ میلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانکی و مابقی توسط سازمان سیاحتی بنیاد مستضعفان تأمین شده‌است. وی این بار وعده داد که هتل بین‌المللی کرمانشاه به صورتی هتلی پنج ستاره با ظرفیت ۲۲۰ نفر در اوایل سال ۱۳۸۷ به بهره‌برداری برسد.
با این وجود کار ساخت پروژۀ هتل بین‌المللی باز هم به کندی پیش رفت. در ۶ خرداد ۱۳۸۶ محمدحسین جوانمردی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه اعلام کرد که هیچ مشکل مالی در رابطه با پروژۀ هتل بین‌المللی وجود ندارد، اما اين پروژه تا این مرحله حدود هفت درصد نسبت به برنامۀ زمان‌بندی عملیات اجرایی تأخير دارد که مجریان طرح قول به جبران آن داده‌اند تا عملیات اسکلت و سقف تا پایان خرداد به پایان رسیده و نهایتاً مطابق با برنامۀ جدید بهره‌برداری از آن تا شهریور ۱۳۸۷ متحقق شود.
در ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ نیز عبدالمجید غفوری استاندار وقت کرمانشاه ضمن بازدید از هتل بین‌المللی کرمانشاه زمان مشخص‌شدۀ جدید برای بهره‌برداری از پروژه را شهریور ۱۳۸۷ اعلام کرد، اما با توجه به پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه نسبت به اتمام به موقع آن ابراز تردید کرد. غفوری در این بازدید اظهار داشت که کار ساخت اسکلت هتل باید تا پایان تیر ۱۳۸۶ به پایان برسد و لازم است که به دلیل حساسیت ویژۀ مردم استان کرمانشاه بر این پروژه و تبدیل شدن آن به نمادی از توسعه‌نیافتگی و فراموش‌شدگی استان، کنترل دائم و بازدید ماهانه از آن صورت بگیرد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ عبدالمجید غفوری استاندار وقت کرمانشاه اعلام کرد که امکان افتتاح هتل در شهریور ۱۳۸۷ وجود ندارد و برنامۀ بهره‌برداری از این پروژه به سه ماهۀ سوم ۱۳۸۷ موکول شده‌است. او دلیل این امر را اضافه شدن ۱۵۰۰ متر به زیربنای هتل اعلام کرد و گفت بکی از اتاق‌های هتل به عنوان «اتاق نمونه» کامل شده‌است. با این وجود در ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ محمدحسین جوانمردی معاون عمرانی وقت استانداری کرمانشاه اعلام کرد که اگرچه به دلیل بروز مشکل در اخذ تسهیلات از بانک و ساخت سازه‌های فولادی، کار ساخت اسکلت و سقف هتل مطابق با برنامه تا پایان تیرماه به پایان نرسیده، اما پروژه ۲۷ درصد پیشرفت داشته و اتمام آن در شهریور ۱۳۸۷ قطعی است. وی بار دیگر تأکید کرد که مشکلی به لحاظ تأمین مالی پروژه وجود ندارد و ۵۲ میلیارد ریال تسهیلات برای این پروژه تصویب شده و از طرف دیگر مؤسسۀ مالی اعتباری بنیاد نیز پشتوانۀ پروژه است و در صورت نیاز امکان استفاده از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده نیز وجود دارد.
در ۲۵ آبان ۱۳۸۷ بابایی مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری که کار تأمین سرمایۀ پروژۀ هتل بین‌المللی کرمانشاه را بر عهده داشت در حاشیۀ «دومین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری» به خبرنگار ایسنا گفت که عملیات ساخت هتل در حالت نیمه‌کاره متوقف شده و اجرای آن به كندی صورت می‌گیرد.
در ۹ اسفند ۱۳۸۷ اسدالله بیرانوند رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه اعلام کرد که کار ساخت هتل بین‌المللی کرمانشاه که از آن با عنوان «هتل پارسیان» نام برد ۷۰ درصد یشرفت فیزیکی داشته‌است. او علت تأخیرهای پیاپی در اجرای پروژه را مشکل مالی عنوان کرد و وعده داد که با پیگیری استانداری و بنیاد مستضعفان و جانبازان تسهیلات مورد نیاز برای این پروژه در حال تصویب در بانک ملی مرکز است و این هتل با تزریق اعتبار ظرف چند ماه به بهره‌برداری خواهد رسید. وی بار دیگر در ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ با تکرار این مسائل اعلام کرد که برآورد بنیاد مستضعفان و جانبازان برای احداث این هتل ۱۶ میلیارد تومان بوده و تاکنون ۱۰ میلیارد تومان آن در پروژه هزینه شده‌است.
در ۶ شهریور ۱۳۸۸ عبدالمجید غفوری استاندار وقت کرمانشاه اعلام کرد که مجری طرح ساخت هتل بین‌الملی کرمانشاه تغییر کرده‌است. وی بدون اظهار نظر دربارۀ وضعیت اجرای پروژه ابراز امیدواری کرد که کار ساخت هتل دوباره از سر گرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری برسد.
در ۵ آبان ۱۳۸۸ خبرگزاری ایسنا با ارائۀ گزارشی دربارۀ پیشرفت پروژه اعلام کرد که محمدحسین جوانمردی معاون عمرانی وقت استانداری کرمانشاه نزدیک به دو ماه پیش میزان پیشرفت پروژه را ۶۵ درصد و وقفۀ پیش‌آمده در عملیات ساخت هتل را نه بر اثر مشکل مالی، بلکه ناشی از اختلاف بین مدیر پروژه و پیمانکار دانسته که این مسئله با تغییر مدیر پروژه برطرف شده‌است.
در ۲۰ آبان ۱۳۸۸ خبرگزاری ایسنا در گزارشی پیرامون پروژه‌های نیمه‌تمام کرمانشاه که هریک به مدت چند دهه به درازا انجامیده‌اند از هتل بین‌المللی کرمانشاه در کنار پروژه‌های دیگری مانند بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی، بیمارستان ۹۶ تختخوابی سنقر و کلیایی، موزۀ بزرگ غرب کشور و دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان یکی از معضلات اقتصاد کشور نام برد که سال‌هاست بخش زیادی از منابع کشور را می‌بلعد، اما هنوز مردم از خدمات آن بهره‌مند نشده‌اند.
در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ محمد فروزنده رییس وقت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که به کرمانشاه آمده‌بود در جلسه‌ای در محل استانداری کرمانشاه اعلام کرد که کار ساخت هتل با ۶۱ درصد پیشرفت روند مناسبی را طی می‌کند و تا پاییز ۱۳۸۹ افتتاح خواهد شد. وی وعده داد که حدود یک هکتار فضای فرهنگی و ورزشی عمومی نیز در هتل بین‌المللی ایجاد خواهد شد که به جز مسافران، عموم مردم هم امکان استفاده از آن را خواهند داشت.
 احد محمدی مدیرعامل سازمان سیاحتی و گردشگری بنیاد مستضعفان نیز اعلام کرد که تجهیزات مورد نیاز هتل سفارش داده شده و کار جذب نیروی انسانی هتل بین‌المللی کرمانشاه نیز به زودی آغاز می‌شود و وعده داد که ۸۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز هتل از افراد بومی استان کرمانشاه جذب خواهند شد.
در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ اسدالله بیرانوند مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه گفت هتل بین‌المللی کرمانشاه مراحل پایانی ساخت خود را طی می‌کند و تا پایان تابستان ۱۳۸۹ افتتاح خواهد شد. در ۹ شهریور ۱۳۸۹ نیز سید دادوش هاشمی استاندار وقت کرمانشاه هتل بین‌المللی کرمانشاه را آمادۀ افتتاح اعلام کرد.
در ۱۵ آذر ۱۳۸۹ سیروس گل‌عنبر نایب رییس وقت اتحادیۀ هتل‌داران استان کرمانشاه اظهار داشت که قرار است «هتل پارسیان» کرمانشاه تا پیش از نوروز ۱۳۹۰ به بهره‌برداری برسد.
در ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ محمدجواد سبزواری که به عنوان مدیرعامل هتل بین‌المللی کرمانشاه منصوب شده‌بود ضمن نام بردن از این هتل به عنوان نخستین هتل پنج ستاره در غرب ایران، سرمایۀ ساخت آن را ۲۱۰ میلیارد ریال از محل منابع اختصاصی بنیاد مستضعفان و مشارکت بانک عنوان و اعلام کرد که کار ساخت پروژه ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مرحلۀ اول آن که بخش اقامتی هتل است تا پایان سال ۱۳۸۹ به بهره‌برداری خواهد رسید.
با این وجود در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ کیومرث فرهبد معاون سرمایه‌گذاری ادارۀ کل میراث فرهنگث و گردشگری استان کرمانشاه اعلام کرد که این هتل برخلاف قرار قبلی آمادۀ بهره‌برداری در دهۀ فجر امسال نیست و وعده داد که هتل بین‌المللی کرمانشاه تحت نام «هتل پارسیان کرمانشاه» در نوروز ۱۳۹۰ آمادۀ بهره‌برداری باشد. وی مساحت هتل را ۱۵۰۰۰ مترمربع، زیربنای آن را ۱۲۳۰۰ متر مربع در ۸ طبقه و ظرفیت آن را ۲۳۰ نفر در بخش اقامت و ۵۰۰ نفر در بخش رستوران اعلام کرد و گفت سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ساخت این هتل ۲۰۰ میلیون ریال بوده که ۱۳۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال آن از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده که تاکنون ۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آن پرداخت شده‌است.
در ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ سیروس گل‌عنبر نایب رییس وقت اتحادیۀ هتل‌داران استان کرمانشاه اظهار داشت که بخشی از کارهای جزئی برای راه‌اندازی هتل بین‌المللی پارسیان کرمانشاه همچون راه‌اندازی تأسیسات و چیدمان مبلمان انجام نشده و به همین دلیل امکان پذیرش مسافر هنوز در این هتل وجود ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود از نیمۀ دوم تعطیلات نوروز ۱۳۹۰ شرايط برای پذیرش مسافر در این هتل فراهم شود.