سد الموصل
عدم الاستقرار وإعادة الترميم > مخاوف متزايدة من عدم الاستقرار

تأجلت الصيانة خلال معركة سد الموصل بسبب المخاوف الأمنية، ولم يعمل العديد من العمال بسبب خطر الهجمات من تنظيم داعش وغياب الرواتب. استقال نصف العمال الذين عملوا في السد لأنهم لم يتلقوا رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر، وقد جعلت العجز في الميزانية والصراعات السياسية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في العراق من الصعب توظيف عمال جدد. كل هذه العوامل جعلت من سد الموصل "أخطر سد في العالم"، لأنه "من المؤكد تقريبًا وجود مستوى غير مسبوق من الفراغات غير المعالجة في أساس السد".
أدت المخاوف المتزايدة من عدم الاستقرار بسبب السيطرة السابقة على السد من قبل تنظيم داعش وضعف الأمن إلى منح الحكومة العراقية عقدًا بقيمة 273 مليون يورو لشركة تريفي الإيطالية في عام 2016 لحقن وتثبيت أساس السد وإعادة تأهيل البنية التحتية الرئيسية الأخرى في السد. في يوليو 2018، تم التفاوض على تمديد العقد بمبلغ إضافي قدره 89 مليون يورو ليصبح إجمالي قيمة العقد 363 مليون يورو (408 مليون دولار). يغطي العقد إصلاحات للسد وتخطط الحكومة الإيطالية لإرسال 450 جنديًا إضافيًا لتوفير الأمن في موقع السد.
في يناير 2016، حذر الجنرال الأمريكي شون ماكفارلاند من أن السد قد يتعرض لانهيار "كارثي". وأضاف: "ما نعرفه هو أنه إذا كان هذا السد في الولايات المتحدة، لكنا قد قمنا بتفريغ البحيرة خلفه." عانت الصيانة بسبب قيام تنظيم داعش بإزالة المعدات وطرد الفنيين في أغسطس 2014، ولم يتم الحفاظ على جدول الحقن. وأشار إلى أن هناك خطط طوارئ قيد التنفيذ لحماية الناس في مجرى النهر السفلي في حالة حدوث انهيار. ومع ذلك، استمر بعض المسؤولين العراقيين في تجاهل الادعاءات حول احتمال الفشل. في فبراير 2016، صرح وزير الموارد المائية، محسن الشمري، أن "الخطر الداهم على سد الموصل هو واحد من ألف. هذا مستوى الخطر موجود في جميع سدود العالم".
في فبراير 2016، حذرت السفارة الأمريكية في العراق من "خطر خطير وغير مسبوق" بانهيار السد، واقترحت وضع خطط للإخلاء، حيث قد تكون مدن الموصل، تكريت، سامراء، وبغداد في خطر في حالة الانهيار، وأنه قد يُقتل ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في الفيضانات الناتجة. كرر رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، هذه المخاوف، ودعا المواطنين في الموصل للإخلاء والابتعاد بمسافة لا تقل عن 3.5 ميل عن النهر، وهو اقتراح انتقده الأستاذ الأنصاري: "ماذا يفعل كل هؤلاء الناس، ملايين الناس، عندما يبتعدون 6 كيلومترات؟ لا يوجد دعم لهم هناك. لا شيء يساعدهم على العيش."
في 29 فبراير، قال متحدث باسم تريفي إن العقد لم يُوقع بعد. كانت هناك مخاوف من أن السد قد ينهار قبل بدء أعمال الإصلاح. في 2 مارس 2016، أعلنت الحكومة العراقية أن العقد مع تريفي تم الانتهاء منه وتوقيعه. وصل فريق من المتخصصين الإيطاليين من تريفي في 14 أبريل لإعداد المعسكر لفريق المهندسين المتوقع وصوله خلال أسابيع. التقت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي برئيس وزراء العراق حيدر العبادي في 9 مايو لمناقشة اللوجستيات لنشر 450 جنديًا بالقرب من الخط الأمامي مع داعش لحماية العمال الذين يقومون بإصلاحات السد. بدأت تريفي العمل على السد في سبتمبر 2016.
بدأت الإصلاحات في أكتوبر 2016. في مايو 2017، صرح وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي أنه لم يتبق أي خطر على السد وأنه يعود إلى التشغيل الطبيعي. قال كارلو كريپا، مدير المشروع، إن هيكل السد لا يظهر أي علامات على الضغوط الكبيرة. ومع ذلك، سيكون من الضروري القيام بالصيانة المستمرة، حيث "إن صخور الأساسات معرضة للذوبان بسبب تدفق الماء." أصبحت خمسة مسارات مائية تتحكم في تدفق المياه إلى السد فعالة بعد 12 عامًا، حيث قال الجنابي إن مستوى المياه كان عند أعلى مستوى له منذ عام 2005. اكتملت الإصلاحات بحلول عام 2019. وفي عام 2022، حصل المشروع على جائزة المشروع المتميز من معهد الأسس العميقة.
قلعة أسكي التاريخية قبل أن يغمرها خزان السد
ممر مائي مع قسم للقفز على الزلاجات لتبديد طاقة المياه المتدفقة
بحيرة سد الموصل عام 2019
بالوعة في الارض جنوب السد عام 2007