القطار الجبلي المائل شويز- ستوس
التاريخ

من عام 1933 إلى عام 2017 ، تم الوصول إلى Stoos بواسطة القطار الجبلي المائل Schwyz-Stoos . وتم منح الامتياز لمدة 80 عامًا ، واعتبرت السكك الحديدية أيضًا قديمة من الناحية الفنية. في فبراير 2004 ، كلفت بلدية Morschach والبلدية الإقليمية Rigi-Schwyz بإجراء دراسة جدوى لتحليل الخيارات المختلفة للتنمية المستقبلية. كان لابد من تجديد المدرج الحالي على نطاق واسع من أجل تلبية متطلبات السلامة المتزايدة. ومع ذلك لم ينتج عن هذا أي تحسينات كبيرة. لهذا السبب ، قرر مجلس إدارة شركة Sportbahnen Schwyz-Stoos-Fronalpstock في أبريل 2008 مواصلة مشروع الجندول ثلاثي العجلات من Hinteren Schlattli إلى Stoos. تم منح قرض تخطيط مماثل من بلدية مورشاخ في 30. نوفمبر 2008 و تمت المصادقة عليه في استفتاء شعبي .
فشل هذا المشروع بعد عام بعد أن تم تحديد أنه لا يمكن حماية الجندول ذي الثلاث عجلات إلا من الارتداد من ميدان رماية Selgis إلى الشرق بجهد غير متناسب. في نوفمبر 2009 ، بدأ التخطيط لقطار جبلي مائل جديد على الطريق المخصص أصلاً للجندول ثلاثي العجلات ، والذي تم تقديمه للجمهور لأول مرة في مايو 2010. قام صندوق الضمان الاجتماعي بحساب تكاليف 39.5 مليون فرنك سويسري وافترض أنه سيكون جاهزًا للعمل في بداية فصل الشتاء في ديسمبر 2013. في يونيو 2011 ، أعلن صندوق الضمان الاجتماعي SSSF أن شركة Garaventa قد فازت بالمناقصة الدولية للأنظمة الكهروميكانيكية. وتشمل هذه المركبات والإلكترونيات والتحكم في القطار الجبلي المائل والقضبان والنوم والصابورة بالإضافة إلى الهندسة.
تتغير الاستفتاءات على مخطط المنطقة الضروري في بلديات شفيتس ومورشاخ وموتاثال في 25. نتج عن سبتمبر 2011 درجات موافقة عالية. في استفتاء آخر يوم 11 نوفمبر في آذار / مارس 2012 ، وافق الناخبون في مقاطعة شفيتس على مساهمة استثمارية قدرها 5 ملايين فرنك سويسري ؛ كانت الموافقة 77.9 ٪. وجاء 5 ملايين آخرين من بلدية مورشاخ ، و 10 ملايين من الحكومة الفيدرالية والكانتون و 1.9 مليون من صندوق السياسة الإقليمية للحكومة الفيدرالية ؛ أما الباقي فقد تم تمويله من قبل صندوق الضمان الاجتماعي نفسه. في غضون ذلك ، ارتفعت التكاليف الإجمالية إلى 50 مليونا. بدأت أعمال المقاصة الأولى في سبتمبر 2012.
أيضًا في سبتمبر 2012 ، فاز تحالف بقيادة إمبلينيا بمناقصة بناء الجسر والأنفاق والسدود والمقاطعات الأرضية ، والتي تم تنفيذها وفقًا لمعايير منظمة التجارة العالمية . من ناحية أخرى ، قدم اتحاد غير ناجح شكوى إلى محكمة شفيتس الإدارية. تم منح الاستئناف أثرًا إيقافيًا في نوفمبر 2012. في يناير 2013 ، رفضت المحكمة الإدارية الشكوى وقضت بأن إجراء التحكيم كان صحيحًا. في 1 مايو 2013 ، تم الاستعانة بمصادر خارجية للسكك الحديدية الجديدة لشركة Funicular Schwyz-Stoos AG (StSS) ، وهي شركة تابعة بنسبة 100 بالمائة لشركة Stoosbahnen AG التي أعيد هيكلتها وأعيد تسميتها. بدأت أعمال البناء على الطريق في يوليو 2013 مع تأخير لأكثر من نصف عام. في ذلك الوقت ، كان الهدف هو الافتتاح في بداية موسم الشتاء 2016/2015.
انهار حبل المواد ، الذي كان من المفترض استخدامه لنقل مواد البناء والآلات إلى مواقع البناء ، في 29 أبريل. نوفمبر 2013 في. ونتيجة لذلك ، تأخر العمل مرة أخرى لعدة أشهر. بدأت أعمال الحفر في الأنفاق الثلاثة في مايو 2014 ، ولكنها تعرضت أيضًا لمشاكل: فقد تم استبدال رؤوس الحفر عدة مرات أو حتى تعثرت في الصخر ، مما يعني تأجيل موعد الافتتاح لمدة عامين آخرين و التكلفة الآن بلغت 52 مليون. حدث اختراق النفق الأخير في 15. فبراير 2017. في أبريل 2017 ، بدأ بناء المسار النهائي باستخدام آلة مصممة خصيصًا لهذا المشروع. أثناء القيادة صعودًا ، وضعت عناصر طريق خرسانية مسبقة الصنع يبلغ طول كل منها 5.6  م ، بما في ذلك القضبان والبكرات ورصيف الخدمة.
تم افتتاح السكة الحديد في عطلة نهاية الأسبوع من 15 إلى 17 ديسمبر 2017. استمعت الرئيسة الاتحادية دوريس ليوثارد في 15 ديسمبر للركاب الأول. في 16 ديسمبر تمكن سكان منطقة Stoos-Muotatal وبلدية شويس المحلية من استخدام السكك الحديدية مجانًا . وفي 17 ديسمبر تم التسليم الرسمي إلى إدارة وسائل النقل العام في الساعة 12:17 مساءً.