مساهمة بريطانيا في مشروع منهاتن
مشروع الانتشار الغازي

حققت سبائك الأنبوب أكبر تقدم لها في تكنولوجيا الانتشار الغازي ،  وكان تشادويك يأمل في الأصل أن يتم بناء المصنع التجريبي على الأقل في بريطانيا.  ابتكر سايمون وثلاثة أجانب تقنية الانتشار الغازي ، نيكولاس كورتي من المجر ، وهاينريش كوهن من ألمانيا ، وهنري آرمز من الولايات المتحدة ، في مختبر كلارندون في عام 1940.  النموذج الأولي لمعدات الانتشار الغازي ، اثنان تم تصنيع نماذج المرحلة ونموذجين من عشر مراحل ،  بواسطة Metropolitan-Vickers بتكلفة 150.000 جنيه إسترليني للوحدات الأربع.  أضيفت فيما بعد آلتان أحاديتا المرحلة. يعني التأخير في التسليم أن التجارب على الآلة أحادية المرحلة لم تبدأ حتى يونيو 1943، ومع الآلة ذات المرحلتين حتى أغسطس 1943. تم تسليم الآلتين ذات العشر مراحل في أغسطس ونوفمبر 1943، ولكن بحلول هذا الوقت كان برنامج البحث الذي تم تصميمهما من أجله قد تجاوزته الأحداث.
أتاحت اتفاقية كيبيك لسيمون وبيرلز مقابلة ممثلي شركة Kellex ، الذين كانوا يصممون ويبنون مصنع الانتشار الغازي الأمريكي ، Union Carbide and Carbon ، الذي سيتولى تشغيله ، ومختبرات Harold Urey لمواد السبائك البديلة (SAM) في جامعة كولومبيا ، وهو مركز مشروع مانهاتن المكلف بالبحث والتطوير لهذه العملية. لقد كلف فقدان التعاون هذا العام مشروع مانهاتن ثمناً باهظاً. التزمت الشركات بجداول زمنية ضيقة ، ولم يتمكن المهندسون من دمج المقترحات البريطانية التي من شأنها أن تنطوي على تغييرات كبيرة. ولن يكون من الممكن بناء مصنع ثان. ومع ذلك ، كان الأمريكيون لا يزالون حريصين على الحصول على مساعدة بريطانية ، وطلب غروفز إرسال بعثة بريطانية للمساعدة في مشروع انتشار الغازات. في غضون ذلك ، تم ربط Simon و Peierls بـ Kellex.
وصلت البعثة البريطانية المكونة من أكيرز وخمسة عشر خبيرًا بريطانيًا في ديسمبر 1943. كان هذا وقتًا حرجًا. وواجهت مشاكل خطيرة مع حاجز نوريس - أدلر. ابتكر الكيميائي الأمريكي إدوارد أدلر ومصمم الديكور الداخلي البريطاني إدوارد نوريس في معامل SAM ، مسحوق النيكل وحواجز انتشار شبكة النيكل المترسبة كهربائياً. كان لا بد من اتخاذ قرار بشأن المثابرة عليها أو التحول إلى حاجز النيكل المسحوق على أساس التكنولوجيا البريطانية التي طورتها Kellex. حتى هذه النقطة ، كلاهما كان قيد التطوير. كان لدى مختبر SAM 700 شخص يعملون في مجال الانتشار الغازي وكان لدى Kellex حوالي 900 شخص. أجرى الخبراء البريطانيون مراجعة شاملة ، واتفقوا على أن حاجز Kellex كان أفضل ، لكنهم شعروا أنه من غير المرجح أن يكون جاهزًا في الوقت المناسب. لم يوافق بيرسيفال سي كيث ، المدير الفني لكيليكس ،  على ذلك ، معتبراً أن شركته يمكن أن تجهزها وتنتجها بسرعة أكبر من حاجز نوريس-أدلر. استمع غروفز للخبراء البريطانيين قبل أن يتبنى رسمياً حاجز كيليكس في 5 يناير 1944.
تولى جيش الولايات المتحدة مسؤولية شراء كميات كافية من النوع الصحيح من مسحوق النيكل.  في هذا ، كان البريطانيون قادرين على المساعدة. الشركة الوحيدة التي صنعتها كانت شركة Mond Nickel في Clydach في ويلز. بحلول نهاية يونيو 1945، كانت قد زودت مشروع مانهاتن بـ 5,000 طن كبير (5,100 t) من مسحوق النيكل ، الذي دفعته الحكومة البريطانية وتم توفيره للولايات المتحدة بموجب الإعارة والتأجير العكسي.
خطط الأمريكيون لجعل مصنع K-25 في الإنتاج الكامل بحلول يونيو أو يوليو 1945. بعد أن استغرق الأمر عامين لتشغيل مراحل النموذج الأولي ، اعتبر الخبراء البريطانيون هذا الأمر متفائلًا بشكل لا يصدق ، وشعروا أنه ، باستثناء حدوث معجزة ، من غير المرجح أن يصل إلى هذه النقطة قبل نهاية عام 1946. هذا الرأي أساء لنظرائهم الأمريكيين وأضعف الحماس للتعاون ، وعادت البعثة البريطانية إلى المملكة المتحدة في يناير 1944. مسلحين بتقرير البعثة البريطانية ، تمكن تشادويك وأوليفانت من إقناع غروفز بتقليل هدف التخصيب الخاص بـ K-25 ؛ سيتم تخصيب ناتج K-25 إلى درجة الأسلحة عن طريق تغذيته في المصنع الكهرومغناطيسي. على الرغم من التوقعات المتشائمة للبعثة البريطانية ، كانت K-25 تنتج اليورانيوم المخصب في يونيو 1945.
بعد مغادرة بقية البعثة ، بقي بيرلز وكورتي وفوكس في نيويورك ، حيث عملوا مع كيليكس. انضم إليهم هناك توني سكيرمي وفرانك كيرتون ، الذي وصل في مارس 1944. عاد كورتي إلى إنجلترا في أبريل 1944 وكيرتون في سبتمبر.  انتقل بيرلز إلى مختبر لوس ألاموس في فبراير 1944. تبعها Skyrme في يوليو ، وفوكس في أغسطس.