请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设单位 | 单位性质 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 2015年计划投资 | 2015年上半年完成投资 | 2014年底项目建设进度或前期工作进展情况 | 2015年建设进度考核目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 南京银杏湖大型主题游乐园项目 | 续建 | 该项目位于江宁区谷里街道，坐落在风景秀丽的银杏湖景区内，区域面积约为15平方公里，建筑为35栋，总建筑面积60008平米 | 南京银杏湖农业观光休闲有限公司 | 台资 | 2013-2015 | 150000.0 | 15000.0 | 6000.0 | 已完成基础设施建设，项目主体竣工，乐园分为游乐区、儿童主题区、恐龙谷区、生态休闲区4大区块。截止2014年底已经完成80% | 银杏湖游乐区、儿童主题区、恐龙谷区、生态休闲区正式对外营业 |
| 2.0 | 无锡灵山五期工程 | 续建 | 规划面积1600亩，建设用地约1220亩，建筑面积约30万平方米 | 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 | 国企 | 2012-2015 | 410000.0 | 163057.0 | 53785.0 | 会议酒店、会议中心正在施工，酒店部分已进入精装修。项目接待展示中心已建成对外开放；游客中心已完成主体建设 | 2015年8月景区试营业，10月准备迎接世界佛教论坛 |
| 3.0 | 徐州贾汪督公湖二期建设项目 | 续建 | 建筑面积4万平方米，建设集商业、办公、酒店等一体的大型综合广场 | 督公湖景区管理处 | 事业 | 2014-2015 | 27000.0 | 26900.0 | 15000.0 | 主体完工 | 竣工 |
| 4.0 | 苏州市桃花坞历史文化片区综合整治保护利用工程 | 续建 | 建设内容为唐寅故居文化区、泰伯及西街文化区，总建筑面积13.7万平方米 | 苏州桃花坞发展建设有限公司 | 国企 | 2011-2015 | 270000.0 | 50000.0 | 13000.0 | 唐寅文化区基本建成，西街文化区东侧部分地下车库基本完成 | 唐寅文化区基本建成，西街文化区东侧片区新建工程建成，西街文化区西侧片区修缮工程力争基本完成 |
| 5.0 | 启东恒大碧海银沙 | 续建 | 采用过水大堤，围海10000亩，净化海水，打造景观大堤、人工沙滩，开展沙滩和水上运动休闲项目 | 启东衡美置业有限公司 | 民营 | 2014-2015 | 100000.0 | 70000.0 | 60000.0 | 围海大堤完成100%，着手打造人工沙滩、景观大堤 | 2015年年底完成 |
| 6.0 | 大丰荷兰花海 | 续建 | 占地2000亩，建设以荷兰乡村风情和新丰地方文化为特色、服务长三角的生态田园休闲度假区和国家级智慧旅游区 | 大丰市丰盈置业有限公司 | 民营 | 2014-2015 | 30000.0 | 15000.0 | 9000.0 | 荷兰花市建成对外开放、圣劳伦斯中心主体竣工进行外装饰、智慧旅游项目一期建成 | 荷兰风情购物街主体建成，荷花岛、圣劳伦斯中心、生态停车场建成对外开放，智慧旅游项目二期全部建成，完善景区配套设施建设 |
| 7.0 | 盐城大纵湖旅游度假区东晋古城开发建设 | 续建 | 占地976亩，建筑面积8万平方，仿南宋建筑风格，由一条S型主河道，功能独立的五个片区、风格独特的九条街和形态各异的十六岛组成，以增强旅游配套服务功能 | 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 | 国企 | 2012-2015 | 80000.0 | 30000.0 | 70000.0 | 主城门、宋氏祠堂竣工，入口综合服务区游客服务中心主体封顶，广场、停车场、道路全面施工，房屋桩基完成总量70%，基础开挖8幢楼、基础完成5幢楼、一层主体结构完成8幢楼、二层主体结构完成15幢楼 | 五大功能片区，房屋建筑全部完成，河道开挖完成；综合管线、景观、绿化完成80% |
| 8.0 | 扬州自在岛旅游综合开发项目 | 新建 | 总占地面积约390亩，开发建设扬州乐园、马术游艇俱乐部 | 扬州市蓝海鑫游乐开发有限公司、扬州万福新城旅游开发有限公司 | 民营 | 2014-2015 | 40000.0 | 35000.0 | 15000.0 | 签订合同，平整场地，细化完善施工图 | 游乐园及水上乐园建成，马术赛道及配套餐饮等全面建成并对外运营 |
| 9.0 | 泰州稻河古街区改造复兴工程 | 续建 | 项目保护建设范围16.8公顷，总建筑面积为83133平方米，主要建设内容是历史文化遗存保护与利用，整治模式分为修缮、修复、整治、改造、拆除，整个工程分三期完成 | 泰州市稻河置业有限公司 | 国企 | 2009-2015 | 186600.0 | 53600.0 | 33600.0 | 完成一期科学发展观展示馆的建设和周氏（吴氏住宅）、戈氏住宅的修缮；完成稻河路沿线商铺和涵西街入口商铺的建设 | 完成涵西街民居客栈、涵西街内街商铺、海陵北路沿街商铺的建设；完成五巷街区A、B、C区的建设，完成相关文保单位的修缮工作；力争稻河古街区完工 |
| 10.0 | 宿迁运河文化旅游城建设项目 | 续建 | 包括东湖景区、市政道路、体育工艺、配套工程等 | 江苏运河文化城投资开发有限公司 | 民营 | 2013-2015 | 209500.0 | 116500.0 | 0.0 | 东湖82个单体已全部封顶，门窗框安装及水电管线预埋完成，进入装饰装修阶段。体育中心体育场：地坪完成，二次结构ALC板完成，东西侧楼梯完成，北侧大平台完成，体育场钢结构完成；体育馆：主体结构封顶完成，二次结构基本完成；游泳馆：主体结构完成，地梁浇筑完成，二次结构施工 | 东湖景区竣工、市政道路竣工、体育中心投入使用、配套工程竣工等 |
| 1.0 | 江阴海澜国际马术旅游区二期工程 | 续建 | 马文化主题旅游区 | 江苏海澜马术俱乐部有限公司 | 民营 | 2012-2020 | 759000.0 | 410000.0 | 200000.0 | 马文化博物馆主体建筑已经完成，还未装修；威尼斯运河正在开挖渠道，预计2016年底建成；桃花岛酒店经过翻修已经投入使用；总体进度20% | 马文化博物馆投入使用；威尼斯运河施工；圣马可休闲广场、海澜文化中心、马儿岛度假酒店开工建设 |
| 2.0 | 宜兴阳羡湖旅游度假小镇建设项目 | 续建 | 总面积1785亩，建设精品酒店、商务会所、主题客栈等，同时配套休闲度假项目 | 中交地产有限公司 | 国企 | 2013-2016 | 500000.0 | 100000.0 | 160000.0 | 开工建设 | 主体施工 |
| 3.0 | 无锡万达文化旅游城建设项目 | 新建 | A1地块万达茂总建筑面积310593平方米，A2地块秀场项目总建筑面积50000平方米，A3-1地块酒店公寓总建筑面积136308平方米 | 无锡万达城投资有限公司 | 民营 | 2014-2018 | 456000.0 | 128000.0 | 221000.0 | 酒店公寓主体施工 | 酒店公寓结构封顶，万达茂、秀场项目基础施工 |
| 4.0 | 无锡阳山东方田园综合开发项目 | 续建 | 总规划面积6246亩 | 东方园林产业集团 | 民营 | 2013-2017 | 500000.0 | 54000.0 | 38700.0 | 一期完成并对外开放，二期部分完工，对外开放 | 休居项目已封顶，600亩示范区已展示，二期675亩路野路亚国际垂钓园10月底已开放 |
| 5.0 | 沛县微山湖千岛湿地省级旅游度假区综合开发项目 | 续建 | 规划占地面积17.3平方公里，主要由湖西文化园、国家湿地公园、水上会都、湖西影视城、安庄渔村、“两河两路”及配套设施等组成 | 徐州华恒昌文化旅游发展有限公司 | 民营 | 2013-2017 | 300000.0 | 20000.0 | 9600.0 | 国家湿地公园创建已获批省级湿地公园（同时获得国家4A级旅游景区、省级旅游度假区、省级生态旅游示范区、省自驾游基地等荣誉称号）、水上会都基本完成、湖西影视城招商、安庄渔村建成对外开放、“两河两路”及配套设施基本完善 | 会议船、餐饮船、住宿船重新装修运营，湿地二期工程投资施工，宾馆楼装修完成，东原商务旅游度假村投入运营；安庄渔村二期工程开始施工 |
| 6.0 | 徐州龟山民博文化园建设项目 | 续建 | 规划面积350亩，主要建设龟山民间博物馆区、龟山探梅园区、游客中心和文化创意产业园区等功能区 | 徐州九里山文化旅游发展有限公司 | 国企 | 2013-2016 | 100000.0 | 35000.0 | 18000.0 | 博物馆主馆竣工并开业；产业园C区Ⅱ组团主体竣工；民间博物馆B3区完成负一层建设 | 民间博物馆B3区竣工；完成文化创意产业园A区建设；完成园区部分道路及景观绿化配套工程；完成游客服务中心工程 |
| 7.0 | 常州东方盐湖文化旅游休闲度假区建设项目 | 续建 | 总用地面积2600亩 | 东方盐湖城旅游发展有限公司 | 国企 | 2011-2020 | 800000.0 | 80000.0 | 40000.0 | 盐泉小镇道天下景区土建工程基本完成，景观工程开始施工，部分项目开始外部装修 | 全面完成道天下景区一观八院、道酒店、道会所、道山居、道风街等内外部装修，景区内景观及各项配套基础设施建设，计划下半年开始对外开放 |
| 8.0 | 江苏（常熟）长江国际游轮中心建设项目 | 续建 | 主要建设长江游轮停靠永久码头及陆上配套设施，长江旅游苏浙沪集散中心，最终建成长江下游的游轮母港。配套建设建筑面积约11万平方米的大型购物中心、占地面积约5000亩的长江边滩湿地及配套道路等各种设施 | 经济技术开发区 | 国企 | 2014-2018 | 80000.0 | 30000.0 | 9500.0 | 临时码头已完成建设、改造，永久码头正在编制规划。配套大型购物中心宝鸿广场施工许可证已办理完成。赵元路及瞿家径路改造工程完工；碧浒路道路工程完成约工程量的50%；长江边滩湿地项目正在进一步深化方案设计 | 2015年主要是大型购物中心宝鸿广场的建设和边滩生态湿地公园的建设 |
| 9.0 | 苏州吴江黄金湖岸旅游综合开发项目 | 续建 | 黄金湖岸占地315亩，建设水上演艺中心、黄金湾商业街、东太湖游客中心、旱雪场、水景公园及水上乐园、游艇俱乐部、东太湖沙滩及泳池、阅湖台、内湖市政景观。苏州湾水街占地184亩，建设酒店式公寓、精品酒店、购物、娱乐、餐饮、特种影院、主题馆、真冰溜冰场等商业旅游项目 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 | 国企 | 2014-2017 | 830000.0 | 53500.0 | 23305.0 | 黄金湾商业街、游客中心、旱雪场等基础完工。阅湖台5万平方的平台主体、如意桥、音乐喷泉等完工。苏州湾水街主体建筑区建设中 | 规划设计完成，商业街桩基完成，东太湖沙滩及泳池；沙滩样板段完成、挡墙施工完成20%。苏州湾水街地下底板结构基本完成 |
| 10.0 | 苏州石湖渔家村文化旅游项目 | 续建 | 地上总建筑面积约71950.6平方米，地下面积34000平方米 | 苏州越城遗址文化旅游发展有限公司 | 国企 | 2013-2017 | 165000.0 | 30500.0 | 3889.0 | 一期新郭老街主体建筑完成70%，启动渔家水乡及苏州历史文化博物馆项目 | 一期新郭老街主体建筑全部完成。启动渔家水乡及苏州历史文化博物馆。启动田园风光项目 |
| 11.0 | 苏州阳澄湖旅游度假区开发建设项目 | 续建 | 占地1.79万平方米华谊兄弟电影世界建设，占地1.34万平方米悦榕庄酒店建设 | 华谊影城（苏州）有限公司 | 合资 | 2013-2017 | 350000.0 | 72000.0 | 0.0 | 完成电影世界与悦榕庄酒店的桩基工程 | 全面开工建设 |
| 12.0 | 苏州西部生态城旅游综合开发 | 续建 | 建设西京湾生态农场，道路、桥梁、综合管线等基础设施，景观及乡村旅游配套设施等 | 苏州西部生态城发展有限公司 | 国企 | 2013-2016 | 100000.0 | 30000.0 | 14100.0 | H型道路继续1110m路基及管线施工，三座桥梁桩基实施；花田区完成不受架空步道和浑水管影响施工；浑水管保护通道面层施工；上山村餐厅完成外装实施，内装及机电进场；新盛山茶室进行基础变更 | 完成基础设施，景观及乡村旅游配套设施完成80% |
| 13.0 | 如东小洋口国际温泉城建设项目 | 新建 | 占地1347亩，建设公共温泉、海洋文化馆、购物中心、旅游酒店、玫瑰园等及其配套设施 | 江苏洋通开发投资有限公司 | 民营 | 2014-2018 | 160122.0 | 20000.0 | 10000.0 | 办公、规划展示厅及环区自行车道竣工 | 项目设计方案定稿、一期项目土地、报批等手续完备，具备开工条件 |
| 14.0 | 启东新村沙旅游度假岛综合开发项目 | 续建 | 全岛面积2万亩，利用当地独特的区位及环境优势，因地制宜的打造代表长三角最具魅力和活力的高端生活休闲度假旅游生态岛。包括国际度假社区、时尚度假区、休闲运动区、生态体验区 | 启东江洲生态科技发展有限公司上海绿地集团 | 民营 | 2014-2018 | 200000.0 | 70000.0 | 52000.0 | 水域整治已完成，主干道框架已拉开，绿地项目已经启动，会所已基本封顶。游艇码头初具规模 | 完成马场、游艇会所、体育公园等设施 |
| 15.0 | 南通通州湾游艇俱乐部建设项目 | 续建 | 建设游艇俱乐部、海上休闲、水上运动中心、游艇度假基地 | 南通通州湾游艇俱乐部有限公司 | 有限责任公司 | 2013-2020 | 260000.0 | 20000.0 | 10200.0 | 建成游艇俱乐部展厅、410米亲水平台、20个通用水上泊位，配备2艘游艇3艘帆船、海岸线吹沙进行中 | 启动游艇度假基地前期工作 |
| 16.0 | 连云港中国东海水晶城建设项目 | 续建 | 项目总占地452亩，一期占地363亩，包括3个交易场馆建设，总建筑面积约45万平方米。其中1、2、3号馆面积分别为16万平方米、13万平方米、16万平方米，均为5层建筑体 | 江苏东海水晶产业投资发展有限公司 | 国企 | 2014-2016 | 320000.0 | 180000.0 | 49260.0 | 1、2号馆主体封顶，二次结构施工完成，部分玻璃幕墙已安装；3号馆基础垫层施工完成 | 1、2号馆9月开馆运营；3号馆完成总体进度80% |
| 17.0 | 淮安里运河文化旅游区建设项目 | 续建 | 总面积约10.8平方公里。开展道路、桥梁等基础设施建设，景观绿化提升、清江浦景区、中国淮安—世界运河文化旅游区、河下古镇等建设 | 淮安市淮州文化集团股份有限公司 | 国有控股 | 2014-2016 | 2600000.0 | 425000.0 | 288330.0 | 建成的有24个项目，其中清江浦景区已全面建成对外开放 | 完成慈云寺国师塔、板闸风情街、游客接待中心、锦鲤文化广场、清安河改道工程二期 |
| 18.0 | 淮安西游记文化体验园建设项目 | 续建 | 15平方公里园区建设，建筑面积71万平方米，建设西游记文化体验园、龙宫大白鲸嬉水世界、日月洲生态乐园等 | 淮安西游产业集团有限公司 | 国有控股 | 2014-2016 | 400000.0 | 147500.0 | 11000.0 | 270亩生态停车场建成投入使用。漕埠商业中心占地120亩，主要包括游客中心、商业街、主题酒店等完成施工，部分对外营业 | 西游乐园占地550亩，东胜神洲、北俱芦洲、南瞻部洲、西牛贺州等九大主题区域项目，完成基础和主体建设 |
| 19.0 | 淮安白马湖生态旅游度假区综合开发项目 | 续建 | 白马湖生态环境综合整治、国际生态旅游度假区、湿地公园、生态观光农业等开发 | 淮安市白马湖投资发展有限公司 | 国有控股 | 2014-2023 | 1200000.0 | 113280.0 | 29218.0 | 游客中心、草泽河停车场完成、南入口雕塑完成主体吊装、生态渔业体验区开工建设、南入口完成333株苗木种植，通湖路完成231株苗木种植等 | 南入口工程、生态渔业体验区工程、草泽河生态修复及景观提升工程完成；河口湿地公园建设完成30%的工程量 |
| 20.0 | 盐城大洋湾生态风景区建设项目 | 续建 | 占地4359亩，按照国家5A级旅游景区标准打造集商住、健身、旅游休闲和体育运动比赛、训练为一体的复合生态文化、休闲景区 | 盐城市城投集团 | 国企 | 2005-2020 | 200000.0 | 30000.0 | 118000.0 | 在前期大洋湾生态公园基本建成的基础上，2014年实施樱花公园提升等重点建设项目 | 按照国家5A级旅游景区标准，围绕“生态大公园、文化大观园、休闲大乐园”目标，规划提升景区内涵，启动重点项目建设 |
| 21.0 | 建湖九龙口旅游度假区综合开发 | 续建 | 建设旅游服务中心、星级酒店、主题酒店及基础配套设施，建设九龙大道、迎宾大道等交通干线，打造滨湖景观带、游客集散广场、水上森林休闲区、运动区、景区内循环路网以及九龙戏珠地标景观等 | 建湖县九龙口旅游建设投资有限公司 | 国企 | 2010-2020 | 100000.0 | 18000.0 | 15000.0 | 游客集散广场、滨湖路工程启动建设，九龙大道、迎宾大道部分通车，配套工程施工，旅游服务中心南楼内装完成，外围景观、道路、水系等基本完工 | 完成旅游服务中心内装，游客集散广场、水上森林公园(休闲区、运动区)、花海等项目，建成景区内循环路网，启动九龙戏珠地标景观和九龙禅寺建设 |
| 22.0 | 镇江西津渡5A创建提升项目 | 续建 | 建设西津湾、西津剧场、镇屏山旅游区，建设迎江路配套道路等，其中，新建建筑面积15万平方米，改造面积约0.5万平方米 | 镇江西津渡文化旅游有限责任公司 | 国企 | 2013-2017 | 231500.0 | 35000.0 | 1633.0 | 西津湾地下停车场已竣工，上部绿化正在施工。西津剧场结构检测已完成，勘探完成，施工图纸设计中。镇屏山旅游区规划上规委会 | 西津湾A2地块出正负零，启动过街通道建设。西津剧场完成土建部分。镇屏山旅游区完成地下工程，启动过街通道建设 |
| 23.0 | 句容中华健康园建设项目 | 续建 | 打造国内一流的养生休闲基地，包括中医药文化主题公园、中医药主题酒店、康缘国医堂、康缘健康学院、颐养养老中心建设 | 江苏康缘集团 | 民营 | 2014-2019 | 300000.0 | 30000.0 | 29000.0 | 项目前期征地等 | 基础建设 |
| 24.0 | 泰州凤城河旅游综合开发项目 | 续建 | 南城河景观带建设84542平方米的饮香书场、评书评话展馆等，扩建柳敬亭公园，建设5万平方米南山寺相关佛教文化建筑；西南城河打造20万平方米的历史街区，建设总长约2000米，配套建设宽25米双向四车道的城市旅游支干道 | 泰州凤城河建设发展有限公司 | 国企 | 2013-2016 | 356500.0 | 205000.0 | 127500.0 | 南城河段项目主体封顶，柳敬亭公园完成图纸设计；西南城河段完成项目前期策划和整体规划 | 柳敬亭公园扩建及景区环境景观提升建设完工，评书评话展馆竣工，南山寺中轴线及其东部工程、水上码头竣工；完成街区整合规划及对外招标等基础工作，沿河慢行步道完工，沿河码头工程竣工，沿河景观打造完成 |
| 25.0 | 宿迁三台山森林公园扩面提质工程 | 续建 | 占地面积约12.7平方公里，在森林景观区（主入口景区、相思湖）、衲田景观区（青墩集）、健康养生养老基地三大区域建设15个景区60个项目 | 宿迁三台山旅游发展有限公司 | 国企 | 2014-2019 | 820000.0 | 200000.0 | 182500.0 | 项目完成拆迁安置，明年五一开园项目开工建设，并完成工程量的30% | 二期工程完成50% |
| 26.0 | 宿迁项王故里景区三期工程 | 新建 | 占地298亩，包括主体文化娱乐商业区、儿童乐园区、大剧院、酒吧街区，建设一个集商业、娱乐休闲、旅游、科技、文化、住宿教育等为一体的综合性文化旅游综合项目 | 江苏西楚旅游文化发展有限公司 | 国企 | 2015-2016 | 87000.0 | 50000.0 | 0.0 | 已完成地面清表，多余土方外运及临时围墙建设。 | 2015年10月份具备开工条件、11月份开工，年底完成基础建设 |
| 1.0 | 新加坡仁恒•南京大明文化旅游度假区开发项目 | 新建 | 用地面积约1200亩。内容包括郑和下西洋实景演出、郑和下西洋航海纪念塔、明文化科技游玩体验馆、科举文化酒店及国内唯一功能型海洋馆等 | 南京仁恒旅游发展有限公司 | 外资 | 2015-2020 | 1350000.0 | 120000.0 | 1200.0 | 完成项目总体概念规划方案；完成项目选址工作，确定用地规模；启动项目总体规划编制，正在编制核心单体项目可行性研究报告 | 建设游客服务中心，海上丝绸之路博物馆、海上丝绸之路文化广场、郑和下西洋航海纪念塔、印天湖等；完成实景演出相关前期工作；完成三大科技体验馆、郑和下西洋水族馆、科举文化酒店功能设计及建筑设计、四季花田景观设计 |
| 2.0 | 南京栖霞山文化休闲旅游度假区开发项目 | 改扩建 | 占地面积19.18平方公里，强调人文、生态、低碳、智慧、创新的建设理念，以佛教文化为特色、以资源整合为路径、以重大项目为载体、以国际化为目标。打造历史与现代交相辉映，文化与产业融合发展的国家级旅游度假区 | 南京栖霞山综合开发有限公司 | 国企 | 2014-2025 | 3100000.0 | 80000.0 | 6000.0 | 已完成度假区城市设计总体方案规划设计，城市专项设计工作已进入提交成果、报相关部门审批阶段。拆迁工作进展顺利，已完成部份拆迁工作。已启动圆通禅院建设工作 | 继续推进度假区城市专项设计工作，继续推进九乡河沿线拆迁工作，启动友谊路东侧拆迁工作，启动栖霞寺山门广场改造，推进圆通禅院建设工作 |
| 3.0 | 南京老山生态旅游体验园建设项目 | 新建 | 占地约1万亩，拟建设包括老山野生动物园、生态植物园、游客体验园、高端商业配套设施等 | 南京珠泉经济发展有限公司 | 国企 | 2015-2021 | 1000000.0 | 300000.0 | 0.0 | 完成拆迁入户调查、测量及部分拆迁;完成项目可行性研究报告和项目设计方案 | 项目开工建设 |
| 5.0 | 常州国家智慧旅游公共服务平台项目（一期） | 新建 | 承载了国家旅游局部分旅游公共服务职能，重点打造六大子平台：旅游公共信息发布及资讯平台；中国旅游产业运行监督平台；全国各景区门票预约与客流预警平台；多语种的旅游形象推广平台；国家旅游大数据集成平台；全媒体交互中心平台。租赁2700平方米 | 唱游信息技术有限公司 | 合资 | 2015-2016 | 30000.0 | 20000.0 | 6000.0 | 项目前期手续办理中 | 基本建设完成 |
| 6.0 | 常州航天乐园 | 新建 | 规划用地800亩，建筑面积30万平方米，主要建设航天乐园、航天科技园、航天文化社区等多功能板块 | 常州航天乐园投资有限公司 | 合资企业 | 2015-2020 | 300000.0 | 40000.0 | 0.0 | 初步规划 | 土建开工 |
| 7.0 | 南通吕四渔港美食街开发建设项目 | 新建 | 项目总投资5亿元，占地250亩，建设以海洋为主题的融合食、购、乐、游多元业态的海滨休闲长廊 | 江苏省吕四海洋经济开发区建设有限公司 | 国企 | 2014-2016 | 50000.0 | 10000.0 | 4200.0 | 完成项目区围海造地和前期方案设计 | 完成规划设计，并开工建设 |
| 9.0 | 扬州城市旅游服务与展示中心建设项目 | 新建 | 总占地51800平方米，总建筑面积约8万平方米 | 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 | 国企 | 2015-2017 | 100000.0 | 40000.0 | 21000.0 | 规划建设旅游服务营销与展示中心、城市候机楼、文化艺术创意长廊。项目方案初稿已完成 | 建设完成旅游服务中心、相关旅游配套设施和对地块进行改造和景观提升 |
| 10.0 | 扬州古城小秦淮河综合整治一期工程 | 新建 | 完成拆迁面积25300平方米，新建地下二层停车库19700平方米 | 扬州市名城建设有限公司 | 国企 | 2015-2016 | 92000.0 | 50000.0 | 0.0 | 已完成大东门节点范围内房屋征收公告，前置相关手续全部办齐 | 完成拆迁以及地下停车场建设 |
| 13.0 | 镇江奥悦冰雪世界（水上乐园）项目 | 新建 | 建筑总面积约50万平方米，将分两期投资建设：其中一期总建筑面积约30万平方米；二期总建筑面积约20万平方米 | 奥地利AST中国公司 | 合资 | 2015-2018 | 300000.0 | 20000.0 | 0.0 | 项目总体方案已通过规委会审批，正在办理立项手续，177亩土地指标已落实（一期） | 专业室内滑雪馆部分主体封顶（一期） |
问题:
方便告诉我南京银杏湖大型主题游乐园这个项目2015年计划投资的钱有多少吗？
Answer:
15000.0