sinarproject/legisdata huggingface dataset:
Pertanyaan 108: PROJEK PENAIKTARAFAN SUNGAI KAYU ARA BAGI MENANGANI ISU BANJIR DUN BANDAR UTAMA
Dewan Undangan Negeri: selangor, Tahun 2020, Sesi 2
Pertanyaan oleh: Y.B. PUAN JAMALIAH BINTI JAMALUDDIN (N36 BANDAR UTAMA)
Jawapan oleh: Y.A.B. Dato' Menteri Besar

Y.B. PUAN JAMALIAH BINTI JAMALUDDIN

Apakah perkembangan terkini tentang projek penaiktarafan di sungai kayu ara oleh pihak JPS Selangor?

Sila laporkan secara terperinci tentang anggaran jangka masa dari sekarang sehingga projek ini dapat disempurnakan (e.g. anggaran masa pelantikan konsultan, permulaan projek, dan sebagainya).

Y.A.B. Dato' Menteri Besar

a) Projek ini masih dalam peringkat lantikan perunding untuk semakan semula rekabentuk dan komponen-komponen tebatan banjir oleh JPS Malaysia.

b) Anggaran Jangka Masa Bagi Pelaksanaan Projek ini adalah seperti berikut :

1) Peringkat Pelantikan Perunding Bagi Kerja-kerja Rekabentuk Terperinci - Mendapatkan kelulusan Pegawai Pengawal Bagi Ogos 2020 Lantikan Perunding - Memohon kelulusan Jawatankuasa Perkhidmatan September 2020 Perunding 1. - Mendapatkan Kelulusan Pihak Berkuasa Melulus (PBM) di peringkat kementerian. - Lantikan Perunding - Tempoh rekabentuk Oktober – Disember 2020 Februari 2021 6 bulan 2) Peringkat Pelantikan Kontraktor Bagi Kerja Fizikal - Kerja-kerja Review rekabentuk Oleh Perunding yang Februari ke Julai 2021 Dilantik. - Makmal value Engineering/ Value Assesment - Proses Penyediaan Dokumen Tender - Proses perolehan bagi Iklan dan Penilaian Tender – Julai – September 2021 Oktober – Disember 2021 Mei 2022 Januari

Lantikan Kontraktor - Kerja-kerja Pembinaan Projek

Jun 2022 Jun 2022 – Jun 2024