Procedimentos de Rede — Estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede de Operação
Data de publicação: 2024-12-17



## **Submódulo 7.4** 

# **Estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede de Operação** 

## **Responsabilidades** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2024.04 retificado 2**|**Despacho ANEEL nº 3.740/2024**|**10/12/2024**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**17/12/2024**|
|||**7.4**|**Responsabilidades**|**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**||
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**OBJETIVO.........................................................................................................................................3**<br>**2.**<br>**PRODUTO ........................................................................................................................................3**<br>2.1.<br>Relatório de Estudo Pré-Operacional............................................................................................3<br>**3.**<br>**RESPONSABILIDADES.......................................................................................................................3**<br>3.1.<br>Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS..............................................................................3<br>3.2.<br>Agentes de operação.....................................................................................................................4<br>**4.**<br>**PRAZOS............................................................................................................................................6**<br>**5.**<br>**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................8**||||||

**2 / 8** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**17/12/2024**|
|||**7.4**|**Responsabilidades**|**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**||

## **1. OBJETIVO** 

1.1.  Estabelecer os produtos, as responsabilidades, os prazos e as etapas do processo para a realização dos estudos pré-operacionais de integração de instalações à Rede de Operação, que compreendem todas as análises de regime permanente, de transitórios eletromagnéticos, de estabilidade eletromecânica, de curtocircuito, bem como as demais análises requeridas para avaliar seu impacto e definir as condições para operação integrada dessa nova instalação ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

## **2. PRODUTO** 

## **2.1. Relatório de Estudo Pré-Operacional** 

2.1.1.  Consolida os resultados, conclusões e providências estabelecidas nos estudos pré-operacionais de integração de novas instalações à Rede de Operação, que abrangem o período inicial de operação da instalação, incluindo o período de realização de ensaios de comissionamento, e define requisitos para a elaboração de diretrizes voltadas para o reforço da segurança operacional elétrica. 

## **3. RESPONSABILIDADES** 

## **3.1. Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS** 

- (a) Coordenar o processo de elaboração dos estudos pré-operacionais de integração de instalações à Rede de Operação. 

- (b) Convocar os agentes de operação envolvidos. 

- (c) Consolidar os dados e modelos recebidos e ajustar os casos de referência. 

- (d) Realizar as simulações e análises dos resultados dos estudos pré-operacionais para os novos empreendimentos que se integrarão à Rede de Operação. 

- (e) Elaborar relatórios relativos aos estudos pré-operacionais para os novos empreendimentos que se integrarão à Rede de Operação. 

- (f) Avaliar impactos nas análises iniciadas e no cronograma de elaboração dos estudos pré-operacionais quando forem identificadas pendências ou houver alterações no cronograma de implantação do empreendimento ou de outros dados relevantes para a elaboração dos estudos pré-operacionais. 

- (g) Estender, por até período equivalente ao necessário para a realização integral dos estudos préoperacionais, o prazo para realização desses estudos quando forem identificadas pendências ou houver alterações no cronograma de implantação do empreendimento ou de outros dados relevantes para a elaboração dos estudos pré-operacionais. 

- (h) Disponibilizar para os agentes de operação envolvidos as informações necessárias à reprodução das análises e os relatórios produzidos. 

**3 / 8** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**17/12/2024**|
|||**7.4**|**Responsabilidades**|**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**||

- (i) Disponibilizar para os agentes de operação a relação dos ensaios a serem realizados no período de comissionamento. 

- (j) Especificar nos estudos pré-operacionais as diretrizes que devem ser atendidas antes dos testes de integração serem iniciados e aquelas que devem ser resolvidas mediante ou após a realização desses testes. 

- (k) Acompanhar o cronograma de comissionamento de instalações da Rede de Operação. 

- (l) Acompanhar os ensaios, em comum acordo com o agente de operação responsável, quando esses ensaios forem de interesse sistêmico. 

- (m) Revisar o Relatório de Estudo Pré-Operacional em função da análise dos resultados dos ensaios com repercussão sistêmica e solicitar esclarecimentos, informações e/ou ensaios adicionais caso seja identificado algum resultado que indique um desempenho inadequado do equipamento. 

- (n) Disponibilizar aos agentes de operação documentos com orientações para realização de testes de comissionamento e validação de modelos, a fim de subsidiar a elaboração do Relatório de Comissionamento pelo agente e a entrega dos modelos validados. 

- (o) Cadastrar e acompanhar a implementação das providências originadas dos estudos pré-operacionais. 

- (p) Aprovar o Relatório de Comissionamento. 

- (q) Verificar a consistência dos Modelos de Simulação apresentados pelos agentes de operação com os resultados verificados no comissionamento. 

- (r) Aprovar os Modelos para Simulação, com ajustes parametrizados em campo e Relatório de Validação. 

## **3.2. Agentes de operação[1]** 

- (a) Solicitar ao ONS os estudos pré-operacionais necessários à integração de nova instalação submetida ao processo do Submódulo 7.3 – “ _Verificação da conformidade das instalações de transmissão aos requisitos_ ” mediante comprovação dessas instalações possuírem Certificado de Conformidade de Projeto Básico (CCPB) ou documento técnico equivalente emitido pelo ONS para este fim. 

- (b) Solicitar ao ONS os estudos pré-operacionais necessários à integração de nova instalação de geração mediante comprovação de que o acessante possui o CUST assinado e o seu respectivo Parecer de Acesso não está em processo de revisão. 

1 Dentre os agentes de operação, os agentes de geração considerados nesse submódulo são aqueles detentores de usinas classificadas na modalidade de operação Tipo I ou Tipo II-C, conforme Submódulo 7.2 – Classificação da modalidade de operação de usinas, ou que o ONS identifique necessidade na emissão do Parecer de Acesso. 

**4 / 8** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**17/12/2024**|
|||**7.4**|**Responsabilidades**|**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**||

- (c) Fornecer ao ONS dados, modelos e informações necessários à realização dos estudos préoperacionais de integração de instalações da Rede de Operação. 

- (d) Fornecer ao ONS os resultados de estudos de regime permanente, de transitórios eletromagnéticos, de estabilidade eletromecânica e de outros estudos que se façam necessários, quando da conexão de quaisquer instalações de uso exclusivo, quando solicitado pelo ONS. 

- (e) Participar, por convocação do ONS ou por seu próprio interesse, das atividades previstas no âmbito de cada estudo. 

- (f) Informar ao ONS o cronograma detalhado de energização e/ou comissionamento dos empreendimentos sob sua responsabilidade, através de sistema e no formato a ser estipulado pelo ONS. 

- (g) Informar ao ONS, de imediato, todo evento ou decisão que afete o cronograma de energização da instalação, altere sua configuração, produza efeito na programação dos ensaios de comissionamento ou que tenha outras repercussões sistêmicas. 

- (h) Implantar as providências estabelecidas nos relatórios relativos aos estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede de Operação na forma indicada nesses estudos. 

- (i) Fornecer as informações relativas ao cumprimento das providências estabelecidas nos relatórios referentes aos estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede de Operação e das causas de eventuais pendências. 

- (j) Informar os ajustes efetivamente implantados em campo para as proteções de equipamentos, Sistemas Especiais de Proteção (SEP), relés de verificação de sincronismo e de religamento e para os controladores. 

- (k) Realizar, quando solicitado pelo ONS, simulações e análises de regime permanente, de estabilidade eletromecânica, de transitórios eletromagnéticos, de curto-circuito e de outras análises que se façam necessárias para avaliar os impactos do novo empreendimento nas instalações de sua responsabilidade e na sua área de influência. 

- (l) Elaborar os modelos de equipamentos e controladores utilizados na nova instalação de sua responsabilidade e realizar estudos para a definição dos seus ajustes iniciais, disponibilizando-os em formato dos programas computacionais e segundo as diretrizes estabelecidas pelo ONS. 

- (m) Enviar ao ONS documentação elaborada conforme diretrizes estabelecidas pelo ONS atestando que o modelo apresentado representa o comportamento dos equipamentos e controladores a serem integrados, bem como o manual de utilização destes. 

- (n) Enviar ao ONS a proposta de programação com a relação de ensaios com equipamentos energizados ao sistema, necessários para o comissionamento da instalação, incluindo os ensaios eventualmente solicitados pelo ONS. 

- (o) Executar todas as atividades de comissionamento da instalação sob sua responsabilidade, incluindo as decorrentes de ensaios solicitados pelo ONS. 

- (p) Elaborar e enviar ao ONS o Relatório de Comissionamento para aprovação. 

**5 / 8** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**17/12/2024**|
|**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**||**7.4**|**Responsabilidades**|**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**||

- (q) Manter registro detalhado da execução dos ensaios, bem como de seus resultados, para posteriores consultas pelo ONS. 

- (r) Quando houver solicitação de Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede para Início da Operação Provisória (DAPR/P), elaborar e enviar ao ONS os Modelos para Simulação com ajustes parametrizados em campo e Relatório de Validação com os testes reais em campo na primeira e na última solicitação de DAPR/P, bem como nas demais solicitações de DAPR/P quando os resultados verificados em campo forem divergentes dos resultados apresentados nos Modelos para Simulação, para instalações que compõem um mesmo estudo pré-operacional e conforme o Submódulo 7.13 – “ _Emissão de declaração de atendimento aos Procedimentos de Rede para instalações de geração_ ”. 

- (s) Elaborar e enviar ao ONS os Modelos para Simulação com ajustes parametrizados em campo e Relatório de Validação com os testes reais em campo na solicitação de Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede para Início da Operação Definitiva (DAPR/D) para instalações que compõem um mesmo estudo pré-operacional e conforme o Submódulo 7.13 – “ _Emissão de declaração de atendimento aos Procedimentos de Rede para instalações de geração_ ”. 

## **4. PRAZOS** 

**Quadro 1 - Prazos para as atividades referentes aos estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede Operação** 

|**Atividade**|**Atividade**|**Responsável**|**Prazo**|
|---|---|---|---|
|1|Solicitação<br>dos<br>estudos<br>pré-<br>operacionais para integração de<br>instalação à Rede de Operação|Agente<br>de<br>operação|Antecedência mínima de:<br>(a) 8 meses da primeira sincronização ou teste<br>de energização para empreendimentos que<br>tenham sido submetidos para análise de<br>Projeto Básico e/ou para empreendimentos de<br>geração;<br>(b) 4 meses do primeiro teste de energização<br>para as demais instalações de transmissão<br>autorizadas.|
|2|Envio ao ONS do cronograma<br>detalhado de energização e/ou<br>sincronização dos empreendimentos<br>sob sua responsabilidade|Agente<br>de<br>operação|No momento da atividade 1 e em qualquer<br>momento que houver alteração|

**6 / 8** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**|**Vigência**||
|||||**7.4**|**Responsabilidades**||**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**|**17/12/2024**||
|**Atividade**<br>3<br>Envio do Cronograma e solicitação<br>de dados e modelos para a<br>realização<br>dos<br>estudos<br>pré-<br>operacionais<br>4<br>Encaminhamento<br>dos<br>requisitos<br>funcionais do SEP, caso seja indicado<br>para integração de geração e<br>impeditivo para a operação em teste<br>da nova instalação<br>5<br>Fornecimento dos dados e modelos<br>solicitados pelo ONS para realização<br>dos estudos pré-operacionais<br>6<br>Consolidação dos dados e modelos<br>recebidos<br>e<br>solicitar<br>eventuais<br>correções e complementações<br>7<br>Informação de quaisquer correções,<br>complementação<br>ou<br>alterações<br>relativas aos dados consolidados<br>pelo ONS<br>8<br>Conclusão<br>dos<br>estudos<br>pré-<br>operacionais|||**Responsável**|||**Prazo**||||
||Envio do Cronograma e solicitação<br>de dados e modelos para a<br>realização<br>dos<br>estudos<br>pré-<br>operacionais||ONS|||Antecedência mínima de:<br>(a) 6 meses da primeira sincronização ou teste<br>de energização para empreendimentos que<br>tenham sido submetidos para análise de<br>Projeto Básico e/ou para empreendimentos de<br>geração;<br>(b) 3 meses do primeiro teste de energização<br>para as demais instalações de transmissão<br>autorizadas.||||
||Encaminhamento<br>dos<br>requisitos<br>funcionais do SEP, caso seja indicado<br>para integração de geração e<br>impeditivo para a operação em teste<br>da nova instalação||ONS|||Antecedência mínima de 180 dias da data<br>prevista para a primeira sincronização ou teste<br>de energização para empreendimentos que<br>tenham sido submetidos para análise de<br>Projeto Básico e/ou para empreendimentos de<br>geração||||
||Fornecimento dos dados e modelos<br>solicitados pelo ONS para realização<br>dos estudos pré-operacionais||Agente<br>de<br>operação|||Até 20 dias após a solicitação do ONS<br>(atividade 3)||||
||Consolidação dos dados e modelos<br>recebidos<br>e<br>solicitar<br>eventuais<br>correções e complementações||ONS|||Até 30 dias após o seu recebimento pelo ONS<br>(atividade 5)||||
||Informação de quaisquer correções,<br>complementação<br>ou<br>alterações<br>relativas aos dados consolidados<br>pelo ONS||Agente<br>de<br>operação|||Até 7 dias após consolidação do ONS (atividade<br>6)||||
||Conclusão<br>dos<br>estudos<br>pré-<br>operacionais||ONS|||Antecedência mínima de 21 dias da primeira<br>sincronização<br>de<br>empreendimentos<br>de<br>geração ou teste de energização para<br>equipamentos de transmissão.<br>Caso o agente de operação informe alteração<br>dos dados após o prazo da atividade 7, o ONS<br>avaliará os prazos para conclusão dos estudos<br>pré-operacionais, em função do impacto da<br>alteração.||||

**7 / 8** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Responsabilidades**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**<br>**17/12/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**|**Vigência**||
|||||**7.4**|**Responsabilidades**||**2024.04**<br>**retificado**<br>**2**|**17/12/2024**||
|**Atividade**<br>9<br>Aprovação<br>ou<br>solicitação<br>de<br>esclarecimentos<br>e<br>providências<br>necessárias em relação ao Relatório<br>de Comissionamento e aos Modelos<br>para<br>Simulação<br>com<br>ajustes<br>parametrizados<br>em<br>campo<br>e<br>Relatório de Validação|||**Responsável**|||**Prazo**||||
|||||||Caso ocorra alteração das datas informadas na<br>atividade 1, o ONS irá avaliar o impacto no<br>andamento da realização dos estudos, não<br>havendo garantia que o relatório dos estudos<br>pré-operacional seja emitido, mesmo em<br>situações de antecipação ou postergação da<br>primeira data fornecida pelo agente de<br>operação.||||
||Aprovação<br>ou<br>solicitação<br>de<br>esclarecimentos<br>e<br>providências<br>necessárias em relação ao Relatório<br>de Comissionamento e aos Modelos<br>para<br>Simulação<br>com<br>ajustes<br>parametrizados<br>em<br>campo<br>e<br>Relatório de Validação||ONS|||Até:<br>(a) 30 dias após o recebimento do Relatório de<br>Comissionamento; e<br>(b) 30 dias após o recebimento dos Modelos<br>para Simulação com ajustes parametrizados<br>em campo e Relatório de Validação.||||

## **5. REFERÊNCIAS** 

5.1.  Não há referências neste documento. 

**8 / 8** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br