Procedimentos de Rede — Implantação dos serviços de telecomunicações para atendimento às necessidades do Sistema Interligado Nacional
Data de publicação: 2021-01-01



## **Submódulo 7.12** 

# **Implantação dos serviços de telecomunicações para atendimento às necessidades do Sistema Interligado Nacional** 

## **Responsabilidades** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2020.12**|**Resolução Normativa nº 903/2020**|**08/12/2020**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submód**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Implantação dos serviços de**<br>**telecomunicações para atendimento às**<br>**necessidades do Sistema Interligado Nacional**<br>**7.12**<br>**Responsabilidades**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submód**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.12**|**Responsabilidades**|**2020.12**|**01/01/2021**|
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**OBJETIVO.........................................................................................................................................3**<br>**2.**<br>**PRODUTOS ......................................................................................................................................3**<br>2.1.<br>Informe do Novo Serviço de Telecomunicação.............................................................................3<br>**3.**<br>**RESPONSABILIDADES.......................................................................................................................3**<br>3.1.<br>Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS..............................................................................3<br>3.2.<br>Agentes de operação.....................................................................................................................3<br>**4.**<br>**PRAZOS............................................................................................................................................4**<br>**5.**<br>**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................4**||||||

**2 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submód**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Implantação dos serviços de**<br>**telecomunicações para atendimento às**<br>**necessidades do Sistema Interligado Nacional**<br>**7.12**<br>**Responsabilidades**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submód**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.12**|**Responsabilidades**|**2020.12**|**01/01/2021**|

## **1. OBJETIVO** 

1.1.  Estabelecer os produtos, as responsabilidades, os prazos e as etapas de processos relativos à implantação de novos serviços de telecomunicações implementados entre as instalações dos agentes de operação e as instalações do Operador Nacional do Sistema Elétrico– ONS, para dar suporte às atividades voltadas para a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

## **2. PRODUTOS** 

## **2.1. Informe do Novo Serviço de Telecomunicação** 

2.1.1.  Apresenta a data de entrada em operação e as informações dos circuitos de dados e voz que constituem o novo serviço de telecomunicação de uma nova instalação integrada à um centro de operação do ONS. 

## **3. RESPONSABILIDADES** 

## **3.1. Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS** 

- (a) Analisar os projetos apresentados pelos agentes de operação para a implantação de novos serviços de telecomunicações que visem ao atendimento das necessidades operacionais do SIN e acompanhar o andamento das atividades concernentes. 

- (b) Autorizar as atividades dos agentes de operação relativas à implantação de novos serviços de telecomunicações nas instalações do ONS e dar suporte à execução dessas atividades. 

- (c) Participar, sempre que julgar necessário, juntamente com os agentes de operação, das atividades de testes em serviços de telecomunicações, tão logo se encerrem as atividades de implantação. 

- (d) Implantar a monitoração da disponibilidade dos serviços de telecomunicações, tão logo as atividades de testes sejam aprovadas e os serviços disponibilizados para operação. 

- (e) Cadastrar o novo serviço de telecomunicação e disponibilizar aos agentes de operação o acesso ao sistema computacional relativo à apuração da disponibilidade do serviço de telecomunicações. 

## **3.2. Agentes de operação** 

- (a) Apresentar, sempre que necessário, para análise e aprovação do ONS, as propostas e o planejamento para implantação dos serviços de telecomunicações que atenderão às necessidades do SIN. 

- (b) Informar ao ONS os dados operacionais e técnicos, bem como a proposta de cronograma de implantação dos novos serviços. 

- (c) Solicitar ao ONS a autorização para a realização de atividades relativas à implantação de novos serviços de telecomunicações nas instalações do ONS e coordenar todas as etapas das atividades de implantação dos novos serviços. 

- (d) Garantir que os novos serviços estejam em conformidade com os requisitos de disponibilidade estabelecidos em Procedimentos de Rede e apresentar, quando solicitado pelo ONS, laudo de 

**3 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|**Nome**||**Submód**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|**Implantação dos serviços de**<br>**telecomunicações para atendimento às**<br>**necessidades do Sistema Interligado Nacional**||**7.12**|**Responsabilidades**|**2020.12**||

entidade independente e devidamente qualificada, atestando que a solução proposta está em perfeita conformidade com esses requisitos. 

- (e) Garantir a existência de assistência local ininterrupta às instalações, caso tenha esgotado o prazo de adequação das instalações teleassistidas e estas não estejam adequadas aos requisitos mínimos do Submódulo 2.15 – Requisitos mínimos para telecomunicações. 

- (f) Executar os testes de verificação da qualidade e disponibilizar, para avaliação do ONS, documento com o resultado desses testes. 

## **4. PRAZOS** 

**Quadro 1 - Prazos para implantação de novos serviços de telecomunicações** 

||**_Responsável_**|**_Prazo_**|
|---|---|---|
|Apresentar projeto detalhado da<br>solução a ser implantada|Agentes de operação|90 dias antes da disponibilização<br>do serviço|
|Adequação aos requisitos de<br>disponibilidade, qualidade e<br>quantidade de rotas do sistema de<br>telecomunicação, devido à<br>reclassificação da classe de serviços<br>de telecomunicação de voz e de<br>dados da instalação|Agentes de operação|Até 12 meses, a partir da data<br>em que for informado pelo ONS<br>da necessidade da adequação|
|Adequação aos sistemas de<br>comunicação, por força de mudança<br>de endereço de qualquer localidade<br>do ONS (onde se encontram os SAL<br>ou SAR)|Agentes de operação|Até 12 meses, a partir da data<br>em que for informado pelo ONS<br>da necessidade da adequação|

## **5. REFERÊNCIAS** 

5.1.  Não há referências neste documento. 

**4 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br