ECLI:NL:RBNHO:2023:1803, Rechtbank Noord-Holland, 01-03-2023, C/15/330728 / HA ZA 22-485
Rechtbank Noord-Holland — Uitspraak 
Datum: 2023-03-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Toerekenbare tekortkoming in de nakoming van aannemingsovereenkomst. Buitengerechtelijke ontbinding. Ongedaanmakingsverbintenissen. Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen verwijzing schadestaat. Tussenvonnis.

vonnis
    RECHTBANK NOORD-HOLLAND
    
    
      Handel, Kanton en Insolventie
      Zittingsplaats Haarlem
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/15/330728 / HA ZA 22-485
    
    
    
      
        Vonnis in verzet van 1 maart 2023
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
  
  
    
      1
      [eiser/gedaagde1],
    2.	[eiser/gedaagde2],
    
      beiden wonende te [woonplaats],
      oorspronkelijk eisers in conventie, gedaagden in verzet,
      gedaagden in reconventie,
      advocaat mr. J.W. Both te Kampen,
    
    
    
      tegen
    
    
    1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    
      
        
          [gedaagde/eiser2] BEHEER B.V.,
      gevestigd te [woonplaats],
    
    2.	[gedaagde/eiser2],
    
      wonende te [woonplaats],
      oorspronkelijk gedaagden in conventie, eisers in het verzet,
      eisers in reconventie,
      advocaat mr. F.A.J.H. de Lugt te Amsterdam.
    
    
    
    
      Oorspronkelijk eisers in conventie, gedaagden in verzet en in reconventie, zullen hierna gezamenlijk [eiser/gedaagde1] c.s. worden genoemd, en ieder afzonderlijk [eiser/gedaagde1] en [eiser/gedaagde2].
      Oorspronkelijk gedaagden in conventie, eisers in verzet en in reconventie, zullen hierna gezamenlijk [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. worden genoemd, en ieder afzonderlijk [gedaagde/eiser2] Beheer en [gedaagde/eiser2].
    
    
    
    
      1.1.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. en [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. hebben een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw door [gedaagde/eiser2] Beheer van een woning in [woonplaats] voor [eiser/gedaagde1] c.s.. De bouw heeft enige tijd stilgelegen in verband met een door de gemeente opgelegde bouwstop. Na de bouwstop is de bouw hervat. De bouw is enige maanden later weer gestaakt en de woning is niet afgebouwd. [eiser/gedaagde1] c.s. hebben, na [gedaagde/eiser2] Beheer tevergeefs gesommeerd te hebben het werk te hervatten, de aannemingsovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. In deze procedure vorderen [eiser/gedaagde1] c.s. onder meer een verklaring voor recht dat zij de aannemingsovereenkomst terecht hebben ontbonden en wensen zij terugbetaling van bedragen die zij te veel betaald menen te hebben en schadevergoeding, zowel van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. als – op grond van bestuurdersaansprakelijkheid – van haar directeur, de heer [gedaagde/eiser2], in privé. 
    
  
  
    
      2De procedure
    
      2.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          het door deze rechtbank op 19 januari 2022 tussen [eiser/gedaagde1] c.s. en [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. bij verstek gewezen vonnis onder zaaknummer / rolnummer C/15/323325 / HA ZA 21-665 (hierna ook: het verstekvonnis) en de daarin genoemde stukken;
        
        
          het door de kantonrechter van deze rechtbank op 13 juli 2022 gewezen vonnis onder zaaknummer / rolnummer 9936860 CV EXPL 22-3510 en de daarin genoemde stukken, waarin de kantonrechter zich onbevoegd heeft verklaard en de zaak heeft verwezen in de stand waarin deze zich bevindt naar de sectie Handel en Insolventie van deze rechtbank, locatie Haarlem;
        
        
          het door deze rechtbank op 14 december 2022 gewezen tussenvonnis en de daarin genoemde stukken;
        
        
          de brief van 17 januari 2023 van de zijde van [eiser/gedaagde1] c.s. met productie 33;
        
        
          de mondelinge behandeling van 23 januari 2023;
        
        
          de akte overlegging producties van 23 januari 2023 van de zijde van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. met producties 14 tot en met 22;
        
        
          de pleitaantekeningen van de zijde van [eiser/gedaagde1] c.s.;
        
        
          de spreekaantekeningen van de zijde van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s.. 
        
      
      
    
    
      2.2.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
    
  
  
    
      3Feiten
    
      3.1.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s., natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn eigenaars van een kavel aan de [adres] (hierna ook: de kavel). 
      
    
    
      3.2.
      
        [gedaagde/eiser2] Beheer is een bouwbedrijf, waarvan [gedaagde/eiser2] directeur en enig aandeelhouder is.
      
    
    
      3.3.
      
        Op 15 november 2016 sluiten [eiser/gedaagde1] c.s. en OZRA Architectuur (hierna: OZRA) een overeenkomst voor het maken van een ontwerp voor een nieuwbouwwoning op de kavel (hierna ook: de nieuwbouwwoning) tegen betaling van een bedrag van € 11.653,00.
        OZRA is de eenmanszaak van [A.] (hierna: [A.]).
      
      
    
    
      3.4.
      De voor de bouw van de nieuwbouwwoning benodigde omgevingsvergunning wordt op 21 december 2016 aangevraagd bij de gemeente [woonplaats] (hierna ook: de gemeente) door OZRA namens [eiser/gedaagde1] c.s.. 
      
    
    
      3.5.
      
        Op 28 augustus 2017 sluiten [eiser/gedaagde1] c.s. en de vennootschap Collect Bouwgroep B.V. (hierna: Collect Bouwgroep) een aannemingsovereenkomst voor het realiseren van de nieuwbouwwoning op de kavel tegen een aanneemsom van € 178.958,33 exclusief BTW. Aan deze aannemingsovereenkomst ligt een door OZRA gemaakte technische omschrijving ten grondslag.
        Collect Bouwgroep is een samenwerkingsverband van [gedaagde/eiser2] en [A.].
      
    
    
      3.6.
      
        In een e-mail van 6 februari 2018 van OZRA aan [eiser/gedaagde1] beantwoordt [A.] de vraag wanneer de bouw wordt opgeleverd als volgt:
        
          ‘Na gereed van de begane grond vloer heeft aannemer +/- 180 dagen nodig voor het opleveren van de woning.’
        
      
      
    
    
      3.7.
      
        De aangevraagde omgevingsvergunning wordt op 8 februari 2018 verstrekt onder onder andere de volgende voorwaarden:
        
          ‘1) De constructieve (detail)tekeningen en/of berekeningen van deze onderdelen moeten nog worden ingediend, het liefst zes, maar uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden:
        
      
      
        
          
            Paalwapening
          
        
        
          
            Wapening begane grondvloer
          
        
        
          
            Wapening verdiepingsvloer(en)
          
        
        
          
            Wapening dakvloer
          
        
        
          
            Ankerplan
          
        
        
          
            Staalconstructie; verbindingen conform berekening
          
        
      
      
        Tevens dient aangetoond te worden dat de kanaalplaatvloer de belastingen kan opnemen, met name bij de raveling.’
      
      
    
    
      3.8.
      Op 27 maart 2018 factureert [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] c.s. een bedrag van € 21.653,92 inclusief BTW. Dit is factuur ‘2018-03-017’ met als omschrijving van de werkzaamheden ‘Termijn 1, 10% bij ondertekening van de opdracht. (…) Na overleg met u na de dreigementen van Dhr. [A.] om het contract te ontbinden, zetten wij alles om naar [gedaagde/eiser2] bouwgroep’. [eiser/gedaagde1] c.s. betalen de factuur op 11 april 2018. 
      
    
    
      3.9.
      Op 5 april 2018 start [gedaagde/eiser2] Beheer met de bouwwerkzaamheden op de kavel.
      
    
    
      3.10.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. ontbinden de aannemingsovereenkomst met Collect Bouwgroep op 6 april 2018.
      
    
    
      3.11.
      Op 6 april 2018 meldt [eiser/gedaagde1] naar aanleiding van een ontvangen formulier van de gemeente [woonplaats] aan de gemeente dat binnenkort gestart zal worden met de werkzaamheden aan de nieuwbouwwoning. Omdat op het ontvangen formulier staat dat OZRA de gevolmachtigde is van [eiser/gedaagde1] c.s., verzoekt [eiser/gedaagde1] OZRA ‘er uit te halen’.  
      
    
    
      3.12.
      
        Namens Collect Bouwgroep bevestigt [gedaagde/eiser2] de onder 3.10 bedoelde ontbinding bij brief van 8 april 2018. In diezelfde brief, met onderwerp ‘Overname van een aannemersovereenkomst’, verstrekt [gedaagde/eiser2] Beheer onder het kopje ‘Aanneemsom’ een prijsopgave voor de bouw van de nieuwbouwwoning. Deze bedraagt € 178.958,33 exclusief BTW en € 216.539,58 inclusief BTW. Daarbij vermeldt [gedaagde/eiser2] Beheer verder:
        
          ‘Het aanleveren door u zelf completen / 
          technische werkomschrijving 
          EKW 370 te [woonplaats]
        
        
          Het aanbrengen door u zelf completen / 
          bouwontwerp met stempel goedkeuring van gemeente [woonplaats]
        
        
          Het aanbrengen door u zelf completen / 
          Constructie rapport
        
        
          (…)
        
        
          Betreft overname van u nieuwbouwproject 
          EKW 370 [woonplaats]
          , zullen wij in goed overleg met u zorg dragen voor een goed verloop. Na het aanleveren van de gevraagde stukken kunt u gebruik maken van dhr. [gedaagde/eiser2] om de geleverde werkomschrijving door te nemen voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.
        
        
          Wij vertrouwen er op u hiermee een passende aannemersovereenkomst te hebben opgesteld.’
        
      
      
    
    
      3.13.
      
        Namens de gemeente [woonplaats] beantwoordt [B.] (hierna: [B.]) op 12 april 2018 de e-mail van [eiser/gedaagde1] van 6 april 2018 (zie punt 3.11). [B.] schrijft dat OZRA de oorspronkelijke indiener is van de aanvraag omgevingsvergunning in het Online Omgevingsloket van de gemeente (hierna: OLO), dat hij niet zomaar kan worden verwijderd als gemachtigde en dat hij ook de aanvullende stukken die nog moeten worden ingediend moet indienen. Verder herhaalt [B.] in deze e-mail dat de volgende zaken nog moeten worden ingediend en goedgekeurd alvorens deze kunnen worden uitgevoerd:
        
          ‘De constructieve (detail)tekeningen en/of berekeningen van deze onderdelen moeten nog (…) worden ingediend, het liefst zes, maar uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden:
        
        
          Paalwapening
        
        
          Wapening begane grondvloer
        
        
          Wapening verdiepingsvloer(en)
        
        
          Wapening dakvloer
        
        
          Ankerplan
        
        
          Staalconstructie; verbindingen conform berekening’
        
      
      
    
    
      3.14.
      Bij e-mail van 12 april 2018 verzoekt [eiser/gedaagde1] [B.] om zelf, onafhankelijk van OZRA, de gevraagde, aanvullende stukken in te kunnen dienen bij de gemeente [woonplaats]. 
      
    
    
      3.15.
      
        [B.] antwoordt bij e-mail van 17 april 2018 dat de aanvullende stukken – bij wijze van uitzondering – naar hem kunnen worden gemaild, waarbij de vraag is dit zo spoedig mogelijk in zijn geheel in te dienen, zodat ze in één keer aan het dossier kunnen worden toegevoegd.
      
    
    
      3.16.
      
        [eiser/gedaagde1] e-mailt vervolgens op 17 april 2018 [gedaagde/eiser2] met de mededeling dat de gemeente [woonplaats] nog aanvullende stukken verwacht alvorens er gebouwd mag worden en meldt daarbij dat hij de aanvullende stukken niet heeft. Bij deze e-mail stuurt [eiser/gedaagde1] mee de onder 3.13 tot en met 3.15 aangehaalde e-mailcorrespondentie met [B.] met de opsomming van de specifieke stukken en vraagt hij [gedaagde/eiser2] om hulp.
      
    
    
      3.17.
      Namens [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. antwoordt [C.] (hierna: [C.]) op 17 april 2018 aan [eiser/gedaagde1] dat zij [B.] heeft gesproken en dat hij een e-mail zal sturen met de laatste stand van zaken. ‘Zodat we hier op kunnen reageren, en de aanvullingen in 1 keer kunnen verzenden. De tekening waar ze naar vragen in het overzicht die zal ik voor de zekerheid moeten nachecken bij de constructeur.’, aldus nog steeds [C.]. 
      
    
    
      3.18.
      
        [eiser/gedaagde1] antwoordt [C.] op 17 april 2018 dat zij ([eiser/gedaagde1] c.s.) blij zijn te horen dat [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. ‘dit uit handen nemen’ en verzoekt om in de cc te worden geplaatst wanneer de aanvullende stukken worden verstuurd naar [B.].  
      
    
    
      3.19.
      Op 8 mei 2018 factureert [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] c.s. een bedrag van € 32.480,94 inclusief BTW. Dit is factuur ‘2018-05-019 met als omschrijving van de werkzaamheden ‘2, termijn 15% van de aanneemsom bij aanvang heiwerk’. [eiser/gedaagde1] c.s. betalen de factuur op 22 mei 2018.
      
    
    
      3.20.
      
        Op 26 mei 2018 sluiten [eiser/gedaagde1] c.s. en [gedaagde/eiser2] Beheer een aannemingsovereenkomst voor het realiseren van een nieuwbouwwoning op de kavel tegen een aanneemsom van 
        € 178.958,33 exclusief BTW en € 216.539,58 inclusief BTW (hierna ook: de (aannemings)overeenkomst).
        In de overeenkomst, waarin [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. wordt aangeduid als ‘Aannemer’ en [eiser/gedaagde1] c.s. als ‘Opdrachtgevers’,  staat verder onder meer het volgende:
      
      
      
        
          ‘
          Artikel 1: Werk
        
        
          1a. 
          Opdrachtgever draagt hierbij aan de Aannemer op, gelijk de Aannemer aanvaardt, de realisatie van een werk (…) 
        
        
          -conform het bestek met bijbehorende / tekening / technische omschrijving EKW 370 / constructie rapport/
        
      
      
        - en 
        offerte van Aannemer van d.d. 8 april 2018
         hierna te nomen: ‘het Werk’. 
      
      
        1b.
         Tot deze overeenkomst behoren tevens de volgende door partijen gewaarmerkte bijlagen technische tekening
      
      
        a.
         Bestekken en tekeningen zoals nader aangeduid op de aan deze aannemingsovereenkomst aangehecht
      
      
        (…)
      
      
        f. 
        Bouw Keur Merk 
        (BOUWOKE)	    (BOUWEND NEDERLAND)   (WONINGBORG)
      
      
        Lidmaatschap Lidmaatschap In aanvraag
      
      
      
        
          Artikel 2: Aannemingssom, termijn betalingen
        
        
          (…)
        
        
          2b. 
          De aanneemsom is incl. Stelposten staart-, loon- en inkoop bouwmaterialen kosten onder toepassing van de risicoregeling. De afkoop risico regeling tot en met de oplevering van het Werk en de correcte nakoming van de verplichtingen van de Aannemer, is in de aanneemsom begrepen. De afkoop risicoregeling bestrijkt alle leveranties van de Aannemer en diens onderaannemers en/of leveranciers. Indien fluctuatie meer dan 5%  bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te Verlangen.
        
        
          2c. 
          Betaling van de aanneemsom zal geschieden in termijnen, volgens het hierna volgende betalingsschema:
        
      
      
      
        
          1e termijn 
          (10% van aanneemsom) bij ondertekenen van de opdracht;
        
        
          2e termijn 
          (15% van aanneemsom) voor het aanvang heiwerk;
        
        
          3e termijn 
          (10% van aanneemsom) bij gereedkomen van heiwerk, fundering en ruw begaande grondvloer;
        
        
          4e termijn 
          (15% van aanneemsom) bij gereedkomen ruwe 1e verdiepingsvloer;
        
        
          5e termijn 
          (10% van aanneemsom) bij gereedkomen ruwe 2e verdiepingsvloer;
        
        
          6e termijn 
          (15% van aanneemsom) bij gereedkomen ruwe dakvloer;
        
        
          7e termijn 
          (10% van aanneemsom) bij gereedkomen waterdicht maken van het dak;
        
        
          8e termijn 
          (10% van aanneemsom) bij gereedkomen metselwerk voegwerk;
        
        
          9e termijn 
          (5% van aanneemsom) bij tweede oplevering van woning, na goedkeuring oplevering woning.
        
        
          (…)
        
        
          2e. 
          De Aannemer heeft tot zekerheid voor de nakoming van alle verplichtingen van de overeenkomst een melding van de aangenomen werk bij / 
          Bouwend Nederland 
          / 
          BouwOké 
          / 
          Woningborg na lidmaatschap
          .
        
      
      
      
        
          Artikel 3: Datum van aanvang en uitvoeringsduur
        
        
          (…)
        
        
          3b. 
          Het Werk dient geheel compleet en ten genoegen van de Opdrachtgever te worden opgeleverd uiterlijk op “na het ondertekenen van het aannemingsovereenkomst”/ binnen de termijn die correspondeert met “na het ondertekenen van het aannemingsovereenkomst” werkbare werkdagen. Deze datum van oplevering / termijn geldt derhalve als ‘fatale datum’/‘fatale termijn’. Deze gaat in na gereed begaande grondvloer Met een werkplanning.
        
          (…)
        
        
          Artikel 4: Verplichtingen van de Opdrachtgevers
        
        
          (…)
        
        
          4c. 
          De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor fouten en gebreken in de door hem voorgeschreven plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, (…), tenzij de Aannemer niet heeft voldaan aan zijn waarschuwingsplicht zoals omschreven in artikel 5d.
        
        
          (…)
        
      
      
      
        
          Artikel 5: Verplichtingen van de Aannemer
        
        
          5a.
           De Aannemer is gehouden het Werk goed en deugdelijk, naar de bepalingen van deze overeenkomst en met inachtneming van de voor het Werk van belang zijnde of toepasselijke wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, uit te voeren.
        
        
          5b. 
          Tot de verplichtingen van de Aannemer behoort het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen voor het Werk.
        
        
          (…)
        
        
          5d. 
          De Aannemer is verplicht de Opdrachtgever bij het aangaan of het uitvoeren van deze overeenkomst te waarschuwen voor fouten of gebreken in de door hem voorgeschreven plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, (…), voor zover de Aannemer deze onvolkomenheden kende of behoorde te kennen.’
        
      
      
      
        De Algemene leveringsvoorwaarden van [gedaagde/eiser2] Beheer zijn als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Deze algemene voorwaarden luiden, voor zover relevant:
      
      
      
        
          ‘
          Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever
        
      
      
      
        
          9-1 de opdrachtgever zorgt ervoor dat [gedaagde/eiser2] Beheer B.V. tijdig kan beschikken; 
        
      
      A. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) zo nodig in overleg met [gedaagde/eiser2] Beheer B.V. 
      
        
          (…)
        
        
          9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdig aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
        
        
          9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor [gedaagde/eiser2] Beheer B.V. voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.’
        
        Ook is bij de overeenkomst gevoegd de door OZRA eerder gemaakte technische omschrijving.
      
      
    
    
      3.21.
      
        Op 3 augustus 2018 factureert [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] c.s. een bedrag van 
        € 21.653,95 inclusief BTW. Dit is factuur ‘2018-08-022’ met als omschrijving van de werkzaamheden ‘3e termijn 10% van de aanneemsom bij gereedkomen van heiwerk, fundering en ruwe begaande grondvloer’. 
      
      
    
    
      3.22.
      
        Bij brief van 28 augustus 2018 verzoekt [gedaagde/eiser2] namens [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] c.s. om betaling van factuur 2018-08-022. In deze brief schrijft [gedaagde/eiser2] onder meer, over factuur 2018-08-022: 
        
          ‘Doordat uw betaling uitblijft stagneert uw bouw nu.
        
        
          (…)
        
        
          Helaas zijn wij een klein bedrijf, wat zelf een gedeelte kan voorschieten maar nu op het punt in de bouw zijn dit niet te kunnen.’
        
      
      
    
    
      3.23.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. betalen factuur 2018-08-022 op 5 september 2018.
      
    
    
      3.24.
      
        Op 23 oktober 2018 factureert [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] c.s. een bedrag van 
        € 32.480,94 inclusief BTW. Dit is factuur ‘2018-10-025’ met als omschrijving van de werkzaamheden ‘4, termijn 15% van de aanneemsom bij gereedkomen ruwe 1e verdiepingsvloer’. Bij e-mail van 24 oktober 2018 schrijft [C.] namens [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] over deze factuur: ‘Het is echt van belang dat deze snel word afgehandeld, zodat we door kunnen’ [eiser/gedaagde1] c.s. betalen de factuur vervolgens op 25 [naar de rechtbank begrijpt] oktober 2018. 
      
      
    
    
      3.25.
      Bij e-mail van 19 december 2018 schrijft [C.] namens [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] c.s. de materialen volgend jaar weer zullen stijgen en stelt (onder meer) voor om de volgende nota al te sturen om de materialen voor de huidige prijs aan te kopen.
      
    
    
      3.26.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. geven per e-mail van 19 december 2018 akkoord op het voorstel van [gedaagde/eiser2] Beheer, op voorwaarde dat [gedaagde/eiser2] Beheer per e-mail bevestigt dat [eiser/gedaagde1] c.s. de 5de factuur betalen in verband met de stijgende prijzen terwijl conform de aannemingsovereenkomst de 2de verdieping gereed zou moeten zijn, zodat betaling van de volgende periode daarmee vervalt.
      
    
    
      3.27.
      Bij e-mail van 20 december 2018 bevestigt [gedaagde/eiser2] Beheer dat zij in overleg met [eiser/gedaagde1] c.s. de vijfde factuur eerder stuurt wegens ‘de grote prijsstijgingen die de leveranciers weer opvoeren in 2019’ en factureert zij aan [eiser/gedaagde1] c.s. een bedrag van € 21.653,92 inclusief BTW. Dit is factuur ‘2018-12-029’ met als omschrijving van de werkzaamheden ‘5, termijn 10% van de aanneemsom bij gereedkomen ruwe 2e verdiepingsvloer’. [eiser/gedaagde1] c.s. betalen de factuur op 20 december 2018.
      
    
    
      3.28.
      In de periode van 4 februari 2019 tot en met 30 april 2019 informeren [eiser/gedaagde1] c.s. per e-mail naar de voortgang van de bouw op de kavel en vragen zij om bonnen/facturen van de bestellingen die [gedaagde/eiser2] Beheer c.s.in december 2018 zou doen. Op 15 april 2019 schrijft [eiser/gedaagde1] aan [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. onder meer: ‘Een maand geleden hebben we aan tafel gezeten over de situatie van [A.] [[A.], rechtbank] en over de voortgang van onze kavel. (…) En als we eerlijk mogen zijn vinden we het wel erg lang duren. Zouden we hier een update over kunnen krijgen? Zoals we destijds hebben aangegeven, we betalen nu een jaar lang dubbele lasten. Dit kunnen we niet lager meer volhouden.’
      
    
    
      3.29.
      Op 30 april 2019 vindt er overleg plaats tussen [eiser/gedaagde1] c.s. en [gedaagde/eiser2] Beheer, vertegenwoordigd door [gedaagde/eiser2]. [gedaagde/eiser2] meldt dat er conservatoir (derden)beslag op de bankrekening van [gedaagde/eiser2] Beheer is gelegd en stelt voor dat [eiser/gedaagde1] c.s. de facturen van leveranciers en/of onderaannemers rechtstreeks voldoen. [eiser/gedaagde1] c.s. gaan hiermee akkoord.
      
    
    
      3.30.
      
        In de periode van 12 mei 2019 tot en met 13 november 2020 betalen [eiser/gedaagde1] c.s. de facturen van leveranciers en/of onderaannemers rechtstreeks, zoals vermeld in onderstaand overzicht. 
        De totaalsom van deze bedragen in deze periode is volgens [eiser/gedaagde1] c.s. € 83.988,01.
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.31.
      
        Bij brief van 15 augustus 2019 kondigt de gemeente [woonplaats], naar aanleiding van een controle op 14 augustus 2019, met onmiddellijke ingang een bouwstop met last onder dwangsom af voor de bouw van de nieuwbouwwoning, omdat is gebouwd in afwijking van de verleende omgevingsvergunning:
        
          ‘De navolgende onderdelen zijn in uitvoering genomen zonder dat hiervoor constructieve goedkeuring door ons is gegeven:
        
      
      
        
          
            Paalwapening
          
        
        
          
            Wapening begane grondvloer
          
        
        
          
            Wapening verdiepingsvloer
          
        
        
          
            Ankerplan
          
        
        
          
            Staalconstructie.’ 
        
      
      In de brief staat verder onder meer dat de bouwwerkzaamheden pas hervat mogen worden indien alle in uitvoering zijnde dan wel inmiddels uitgevoerde constructieve onderdelen door of namens [eiser/gedaagde1] c.s. worden ingediend en door de gemeente zijn goedgekeurd.
      
    
    
      3.32.
      
        Op 22 augustus 2019 schrijft [eiser/gedaagde1] aan [D.] (hierna: [D.]) van de gemeente [woonplaats] onder meer het volgende:
        
          ‘U hebt gelijk, als vergunninghouder ben ik verantwoordelijk voor wat er op de bouw gebeurt. Ik had al die tijd gedacht dat dhr. [gedaagde/eiser2] gemachtigde is omtrent EKW370. Maar daar ben ik dus nalatig in geweest om de machtiging te wijzen van dhr. [A.] naar dhr. [gedaagde/eiser2].
        
        
          (…)
        
        
          Om hem als gemachtigde te laten intrekken is mij helemaal ontgaan van al het gestress. En heb ik sinds vorig jaar alles door dhr. [gedaagde/eiser2] laten regelen. Ook de aanvullende stukken vertrouwde ik hem toe. Ik heb alles uit handen laten nemen. Daarna heb ik mezelf op de achtergrond gehouden.’
        
      
      
    
    
      3.33.
      Bij brief van 23 augustus 2019 wijst de gemeente [woonplaats] [eiser/gedaagde1] c.s. er op dat in strijd met de opgelegde bouwstop op 19 en 20 augustus 2019 werkzaamheden zijn uitgevoerd op de kavel.
      
    
    
      3.34.
      Op enig moment na 15 augustus 2019 wordt via [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. [E.] van Bouwkundig Advies- en Ontwerpbureau [E.] (hierna: [E.]) ingeschakeld om de aanvullende stukken aan te leveren. 
      
    
    
      3.35.
      Op enig moment na 20 augustus 2019 staakt [gedaagde/eiser2] Beheer de bouwwerkzaamheden. Vervolgens worden op verschillende momenten aanvullende constructieve (detail)tekeningen en/of berekeningen ingediend. Uiteindelijk verstrekt de gemeente bij brief van 15 januari 2020 de nadere constructieve goedkeuring en komt de bouwstop ten einde.
      
    
    
      3.36.
      In maart 2020 heeft [gedaagde/eiser2] Beheer de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouwwoning hervat.
      
    
    
      3.37.
      Per oktober 2020 staakt [gedaagde/eiser2] Beheer de bouwwerkzaamheden.
      
    
    
      3.38.
      Tussen 13 november 2020 en 13 juli 2021 hebben [eiser/gedaagde1] c.s. nog twee keer een bedrag van € 403,90 betaald, aan Grondverzet Visscher (op 16 november 2020 en op 24 maart 2021). 
      
    
    
      3.39.
      
        [gedaagde/eiser2] Beheer verlaat de bouwplaats in december 2020.
      
    
    
      3.40.
      Bij e-mail van 11 februari 2021 vraagt [eiser/gedaagde1] c.s. aan [gedaagde/eiser2] of hij er voor kan zorgen dat [eiser/gedaagde1] c.s. per 16 september 2021 kunnen gaan verhuizen naar de [adres]. 
      
    
    
      3.41.
      
        Nadat [C.] namens [gedaagde/eiser2] Beheer per e-mail van 12 februari 2021 reageert dat [gedaagde/eiser2] is geveld door Corona, schrijven [eiser/gedaagde1] c.s. bij e-mail van 16 februari 2021 aan [gedaagde/eiser2] en [C.] onder meer:
        
          ‘Zoals we [gedaagde/eiser2] [[gedaagde/eiser2], rechtbank] al hebben gemeld zijn we niet tevreden over de voortgang, zie whatsapp berichten. Als je verzuimt door ziekte of andere redenen dan heb je personeel in dienst om dit verder op te pakken. Sinds het begin zien we dit telkens weer terugkomen. Het kan niet zo zijn dat wij totaal afhankelijk zijn van [gedaagde/eiser2].
        
          We hebben uitstel gekregen van mevr. [F.] [van de gemeente [woonplaats], rechtbank] om het huis woonklaar te krijgen op 16 september 2021, maar we zijn bang dat [gedaagde/eiser2] dit niet gaat redden aangezien [gedaagde/eiser2] vaak op andere projecten werkzaam is of verzuimt door ziekte en/of door andere lichamelijke klachten.’
      
      
    
    
      3.42.
      Bij e-mail van 2 maart 2021 sommeert de toenmalig gemachtigde van [eiser/gedaagde1] c.s. [gedaagde/eiser2] Beheer (onder andere) de verdere (af)bouwwerkzaamheden voort te zetten en binnen twee weken te bevestigen dat de nieuwbouwwoning binnen zes maanden zal worden voltooid en opgeleverd. Ook stelt de gemachtigde [gedaagde/eiser2] Beheer in gebreke indien [gedaagde/eiser2] Beheer na ommekomst van de genoemde termijn hiertoe niet is overgegaan.
      
    
    
      3.43.
      Op 16 april 2021 sommeert de advocaat van [eiser/gedaagde1] c.s. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. binnen een week de bouwactiviteiten te hervatten en stelt hij [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. 
      
    
    
      3.44.
      Op 17 april 2021 reageert [gedaagde/eiser2] per brief en wijst – samengevat – de aansprakelijkheid van de hand. In deze brief schrijft [gedaagde/eiser2] onder meer dat [eiser/gedaagde1] c.s. op grond van de aannemingsovereenkomst verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de juiste vergunningen en dat er lange tijd stilstand was omdat de vergunningen niet op orde waren. Bij brief van 22 april 2021 reageert de advocaat van [eiser/gedaagde1] c.s. hier op en kondigt hij aan dat een bouwcalculatiedeskundige contact met [gedaagde/eiser2] zal zoeken en dat [gedaagde/eiser2] wordt uitgenodigd om de stand van het werk opgenomen te krijgen.
      
    
    
      3.45.
      
        
          [eiser/gedaagde1] schakelt in mei 2021 [G.] van Top Expertise BV (hierna: [G.] en Top Expertise) in voor een onderzoek ‘naar gebreken en stand van zaken bouwwerkzaamheden nieuwbouwwoning’. Op 19 mei 2021 verricht [G.] onderzoek aan de nieuwbouwwoning. In zijn rapport van 12 juli 2021 (hierna ook: het rapport van Top Expertise) concludeert [G.] onder meer:
        
          ‘De volgende werkzaamheden zijn door de wederpartij uitgevoerd:
        
      
      
        
          
            Maatvoering, uitzetten bouwkuip;
          
        
        
          
            Grondwerk, ontgraven bouwput;
          
        
        
          
            Fundering, heipalen, prefab funderingsbalken;
          
        
        
          
            Riolering en leidingwerk onder vloer;
          
        
        
          
            PS-combinatievloer begane grond;
          
        
        
          
            Kalkzandsteen binnenspouwbladen en binnenwanden;
          
        
        
          
            Betonlateien;
          
        
        
          
            Staalconstructie;
          
        
        
          
            Steigerwerk;
          
        
        
          
            Kanaalplaatvloer 1e verdieping;
          
        
        
          
            Kanaalplaatvloer 2e verdieping;
          
        
        
          
            Houten stelkozijnen.
          
        
      
      
        
          (…)
        
        
          Wij hebben de totale tot op heden uitgevoerde werkzaamheden gecalculeerd met prijspeil 2019. De totale bouwkosten van de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden bedragen 
        
        
          € 115.183,93 inclusief btw
          . Als 
          bijlage 2
           voegen wij de calculatie toe.
        
        
          (…)
        
        
          Ja, er is sprake van enkele gebreken in de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden:
        
      
      
      a. Plafonds:
      
        Dit betreft de vlakheid van de plafonds van de begane grond en de eerste verdieping. Wij constateerden aanzienlijke hoogteverschillen in de plafonds, waardoor deze volledig gestuukt zullen moeten worden tijdens de afbouw.
      
      
      
        Binnenspouwbladen en binnenmuren:
      
        
          Doordat het pand zeer lang bloot heeft gestaan aan weersinvloeden, zijn meerdere wanden ernstig aangetast door vervuiling en alg. Deze zullen moeten worden behandeld en hersteld.
        
        
          (…)
        
        
          Wij ramen de (extra) kosten voor het stukadoren van de plafonds van de begane grond en eerste verdieping op een bedrag van 
          € 3.825,- - inclusief btw
          .
        
        
          (…)
        
        
          Wij ramen de kosten voor het behandelen en herstellen van de binnenspouwbladen en binnenwanden op alle verdiepingen op een bedrag van 
          € 1.750,- - inclusief btw
          .’
      
      
      
        Bij het onderzoek op 19 mei 2021 waren [gedaagde/eiser2] Beheer c.s., hoewel uitgenodigd, niet aanwezig.
      
      
    
    
      3.46.
      Bij brief van 13 juli 2021 van hun advocaat sturen [eiser/gedaagde1] c.s. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. het rapport van Top Expertise, ontbinden zij de aannemingsovereenkomst, en verzoeken zij als voorschot op een nader vast te stellen schadevergoeding op grond van onverschuldigde betaling binnen een week een bedrag van € 99.000,00 te betalen.
      
    
    
      3.47.
      Op 9 oktober 2021 stelt constructeur [H.] in opdracht van Building Supply B.V. een waarnemingsrapport van de ‘Woning familie [eiser/gedaagde1]’ op. In dit rapport staat een aantal kennelijk op 7 september 2021 gedane waarnemingen van de nieuwbouwwoning met daarbij suggesties voor verbetering. Bij brief van hun advocaat van 13 oktober 2021 hebben [eiser/gedaagde1] c.s. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. dit rapport gestuurd.
      
    
    
      3.48.
      Op 16 november 2021 is [gedaagde/eiser2] ten val gekomen en naar de spoedeisende hulp gebracht.
      
    
    
      3.49.
      
        Op 3 mei 2022 leggen [eiser/gedaagde1] c.s. op grond van het onder 2.1 genoemde verstekvonnis van 19 januari 2022 executoriaal beslag op het op naam van [gedaagde/eiser2] gestelde onroerend goed aan de [adres] en de [adres]. Op 4 mei 2022 is het proces-verbaal van beslag betekend aan [gedaagde/eiser2]. Op 30 mei 2021 heeft de advocaat van [eiser/gedaagde1] c.s. een afschrift van het verstekvonnis aan de advocaat van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. gestuurd, naar aanleiding van een verzoek daartoe van laatstgenoemde op 27 mei 2022.
        
          4.	Het geschil 
        
        
          in conventie en in reconventie
        
      
      
    
    
      4.1.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. hebben in de verstekprocedure – samengevat – gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
      
        
          voor recht verklaart dat [eiser/gedaagde1] c.s. de aanneemovereenkomst met [gedaagde/eiser2] Beheer terecht heeft ontbonden en voorts dat [gedaagde/eiser2] Beheer aansprakelijk is uit hoofde van onrechtmatige daad en/of onverschuldigde betaling,
        
        
          bepaalt dat [gedaagde/eiser2] Beheer uit hoofde van toerekenbare tekortkoming en/of uit hoofde van onrechtmatige daad of onverschuldigde betaling aan [eiser/gedaagde1] c.s. moet voldoen ten titel van voorschot € 100.000,00, althans een door de rechtbank toe te wijzen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van de inleidende dagvaarding,
        
        
           (gelijk in rang) bepaalt dat [gedaagde/eiser2] uit hoofde van onrechtmatige daad aan [eiser/gedaagde1] c.s. moet voldoen ten titel van voorschot € 100.000,00, althans een door de rechtbank toe te wijzen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van de inleidende dagvaarding, met dien verstande dat [gedaagde/eiser2] niet gehouden is te voldoen indien en voor zover [gedaagde/eiser2] Beheer zal hebben betaald,
        
        
          de procedure verwijst naar de schadestaat procedure voor verdere schadeafhandeling,
        
        
          
            [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. veroordeelt in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis, als ook in de nakosten.
        
      
      
    
    
      4.2.
      Bij het verstekvonnis zijn de vorderingen van [eiser/gedaagde1] c.s. toegewezen, behalve de gevorderde verklaring voor recht dat [gedaagde/eiser2] Beheer ook aansprakelijk is uit hoofde van onverschuldigde betaling. De wettelijke rente is toegewezen met ingang van de datum van het verstekvonnis. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. zijn voorts hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten, waaronder de nakosten, aan de zijde van [eiser/gedaagde1] c.s. tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal € 2.841,21.
      
    
    
      4.3.
      
        [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. vorderen in het verzet – samengevat –:
      1. dat zij worden ontheven van de veroordelingen in het verstekvonnis en dat het verstekvonnis wordt vernietigd, met veroordeling van [eiser/gedaagde1] c.s. in de kosten van het verzet, te vermeerderen met de wettelijke rente, alsmede dat [eiser/gedaagde1] c.s. niet-ontvankelijk worden verklaard in hun oorspronkelijke vorderingen althans dat deze vorderingen hen worden ontzegd, met veroordeling van [eiser/gedaagde1] c.s. in de kosten van de (oorspronkelijke) procedure;
      2. opheffing van het door [eiser/gedaagde1] c.s. op 3 mei 2022 gelegde beslag op het onroerend goed aan de [adres], althans [eiser/gedaagde1] c.s. te gebieden het beslag op te laten heffen binnen twee dagen na dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 voor iedere dag of dagdeel dat [eiser/gedaagde1] c.s. hieraan niet voldoen, zulks met een maximum van € 100.000,00;
      3. opheffing van het door [eiser/gedaagde1] c.s. op 3 mei 2022 gelegde beslag op het onroerend goed aan de [adres], althans [eiser/gedaagde1] c.s. te gebieden het beslag op te laten heffen binnen twee dagen na dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 voor iedere dag of dagdeel dat [eiser/gedaagde1] c.s. hieraan niet voldoen, zulks met een maximum van € 100.000,00;
      4. een verbod voor [eiser/gedaagde1] c.s. om nieuw beslag te leggen op het vermogen, althans het onroerend goed, van [gedaagde/eiser2].
      
    
    
      4.4.
      Partijen hebben over en weer verweer gevoerd en geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid danwel afwijzing van elkaars vorderingen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
      
    
  
  
    
      5De beoordeling
    Ontvankelijkheid; [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. zijn tijdig in verzet gekomen
    
    
      5.1.
      Ingevolge artikel 143 lid 1 en 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) kan de gedaagde die bij verstek is veroordeeld daartegen verzet doen bij exploot van dagvaarding binnen vier weken na de betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijkerwijs voortvloeit dat het vonnis aan hem bekend is.
      
    
    
      5.2.
      Het verstekvonnis is niet in persoon betekend aan [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. en aangezien is gesteld noch gebleken dat [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. voor 2 mei 2022 een daad van bekendheid hebben gepleegd, kan niet worden vastgesteld dat de verzetstermijn van vier weken al was verlopen toen [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. op 31 mei 2022 de verzetsdagvaarding liet betekenen. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. zijn gelet hierop ontvankelijk in hun verzet.
      
      
        
          Inhoudelijk
        
      
      
    
    
      5.3.
      De rechtbank leest de vorderingen van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. in het verzet onder 2 tot en met 4, met partijen, als reconventionele vorderingen en zal deze na de conventionele vorderingen bespreken. 
      
      
        
          in conventie 
        
      
      
    
    
      5.4.
      De vragen die partijen verdeeld houden, zijn in de kern (i) of [eiser/gedaagde1] c.s. het recht toekwam de aannemingsovereenkomst met [gedaagde/eiser2] Beheer buitengerechtelijk te ontbinden en zo ja, wat de (financiële) gevolgen van deze ontbinding zijn en (ii) of [gedaagde/eiser2] persoonlijk aansprakelijk is jegens [eiser/gedaagde1] c.s. op grond van onrechtmatige daad wegens bestuurdersaansprakelijkheid.
      
      
        
          Ontbinding aannemingsovereenkomst
        
      
      
    
    
      5.5.
      Een schuldeiser is in beginsel bevoegd een overeenkomst te ontbinden, indien de schuldenaar tekortschiet en in verzuim is, en voor zover de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is. 
      
    
    
      5.6.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. stellen dat zij gerechtigd waren de aannemingsovereenkomst op 13 juli 2021 te ontbinden omdat [gedaagde/eiser2] Beheer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en in verzuim was. De rechtbank begrijpt de stellingen van [eiser/gedaagde1] c.s. aldus dat zij – samengevat – aan de ontbinding ten grondslag leggen (primair) dat [gedaagde/eiser2] Beheer het werk niet tijdig (uiterlijk 3 augustus 2019) heeft opgeleverd en (subsidiair) dat [gedaagde/eiser2] Beheer na de brieven van 2 maart 2021 (zie punt 3.42) en 16 april 2021 (zie punt 3.43) het werk niet heeft hervat en de nieuwbouwwoning niet heeft afgebouwd.
      
      
        - Geen termijn overeengekomen van 180 (werkbare werk-) dagen na 3 augustus 2018
      
      
    
    
      5.7.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. stellen zich primair op het standpunt dat zij ervan uit mochten gaan dat de bouw van de nieuwbouwwoning één jaar (180 werkbare werkdagen) na het gereed komen van de begane grond vloer in beslag zou nemen en dat dit daarom onderdeel van de afspraken tussen partijen was. [eiser/gedaagde1] c.s. leggen hieraan ten grondslag dat tussen partijen voor het sluiten van de overeenkomst is gecommuniceerd over de te verwachten bouwtijd. Dit is volgens [eiser/gedaagde1] c.s. mondeling gebeurd met [A.] en/of [gedaagde/eiser2]. Ook heeft [A.] per e-mail van 6 februari 2018 geantwoord dat de aannemer na het gereedmaken van de begane grondvloer +/- 180 dagen nodig heeft voor het opleveren van de woning (zie punt 3.6). Op 3 augustus 2018 heeft [gedaagde/eiser2] Beheer aan [eiser/gedaagde1] c.s. een bedrag van € 21.653,95 inclusief BTW gefactureerd bij factuur ‘2018-08-022’ met als omschrijving van de werkzaamheden ‘3e termijn 10% aanneemsom bij gereedkomen van heiwerk, fundering en ruwe begaande grondvloer’ conform het betalingsschema uit artikel 2c. van de aanneemovereenkomst. Volgens [eiser/gedaagde1] c.s. geeft [gedaagde/eiser2] Beheer met deze facturatie te kennen dat de ruwe begane grondvloer gereed was gekomen zodat [eiser/gedaagde1] c.s. er dus vervolgens gerechtvaardigd van uit mochten gaan dat de woning één jaar na 3 augustus 2018 opgeleverd zou worden.  
      
    
    
      5.8.
      
        De rechtbank volgt dit standpunt van [eiser/gedaagde1] c.s. niet. In de aannemingsovereenkomst is geen uiterste opleverdatum of een maximum aantal werkbare dagen opgenomen. [eiser/gedaagde1] c.s. erkennen ook dat de aannemingsovereenkomst, in het bijzonder artikel 3, ‘feitelijk niets zegt’ over de opleveringstermijn van de nieuwbouwwoning. Het antwoord van [A.] in de e-mail van 6 februari 2018 werkt niet door in de overeenkomst tussen partijen. [A.] is immers geen partij bij deze overeenkomst en het enkele gegeven dat [gedaagde/eiser2], via het e-mailadres van Collect Bouwgroep dat cc was opgenomen, kennis heeft kunnen nemen van  deze e-mail maakt niet dat [gedaagde/eiser2] Beheer zich aan deze toezegging, die ook niet was opgenomen in de overeenkomst tussen [eiser/gedaagde1] c.s. en Collect Bouwgroep, heeft gecommitteerd. 
        Bovenstaande leidt tot de conclusie dat partijen geen uiterste opleverdatum zijn overeengekomen en dat het niet opleveren van de woning op 3 augustus 2019 dus geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. uit de overeenkomst is.
      
      
      
        - Werkzaamheden ondanks ingebrekestellingen niet hervat en voltooid; geen tekortkoming van [eiser/gedaagde1] c.s., [gedaagde/eiser2] Beheer kan geen beroep op opschorting doen en de tekortkoming is aan [gedaagde/eiser2] Beheer toerekenbaar.
      
      
    
    
      5.9.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. voeren subsidiair aan dat zij [gedaagde/eiser2] Beheer voldoende tijd hebben gegeven om de overeengekomen werkzaamheden te hervatten en te voltooien. Feitelijk lag het werk sinds oktober 2020 stil. [gedaagde/eiser2] Beheer had in elk geval na de sommaties en ingebrekestellingen van 2 maart 2021 en 16 april 2021 van de (toenmalig) gemachtigde van [eiser/gedaagde1] c.s. en de advocaat van [eiser/gedaagde1] c.s. (zie punt 3.42 en 3.43), ruim drie jaar na de start van de werkzaamheden, het werk weer moeten oppakken en afbouwen. [gedaagde/eiser2] Beheer heeft de woning evenwel niet afgebouwd en dus ook niet opgeleverd. Dit betekent dat [gedaagde/eiser2] Beheer in verzuim kwam, aldus nog steeds [eiser/gedaagde1] c.s.
      
    
    
      5.10.
      
        
          [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. betwisten dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van [gedaagde/eiser2] Beheer. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. voeren – samengevat – aan dat het niet [gedaagde/eiser2] Beheer, maar [eiser/gedaagde1] c.s. zijn die in hun verplichtingen uit de overeenkomst zijn tekortgeschoten. Volgens [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. waren [eiser/gedaagde1] c.s. op grond van artikel 4c. van de overeenkomst verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de juiste/correcte tekeningen en constructieve berekeningen aan de gemeente voor het werk en hadden [eiser/gedaagde1] c.s. deze werkzaamheden uitbesteed aan OZRA. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. verwijzen hierbij ook naar de algemene leveringsvoorwaarden (met name artikel 9 lid 3 daarvan) en de brief van 8 april 2018 waarin wordt opgesomd welke stukken [eiser/gedaagde1] c.s. zelf dienen aan te leveren/completen (zie punt 3.12). [eiser/gedaagde1] c.s. erkennen volgens [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. bovendien in hun brief van 22 augustus 2019 aan de gemeente [woonplaats] ook dat zij nalatig zijn geweest (zie punt 3.32). Doordat OZRA heeft gefaald in de nakoming van zijn verplichtingen jegens [eiser/gedaagde1] c.s, hebben [eiser/gedaagde1] c.s. hun verplichtingen jegens [gedaagde/eiser2] Beheer verzaakt en is [gedaagde/eiser2] Beheer belet in de uitvoering van de werkzaamheden waardoor het werk ernstig is vertraagd. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. wijzen er in dit verband ook op dat [A.] als gemachtigde van [eiser/gedaagde1] c.s. staat aangemerkt, dat [gedaagde/eiser2] Beheer niet staat geregistreerd als architectenbureau en ook niet beschikt over een architectennummer waarmee zij de benodigde gegevens en wijzigingen in OLO zou kunnen doorvoeren. 
        Een en ander maakt dat niet van [gedaagde/eiser2] Beheer verwacht kon worden het werk voor te zetten en op te leveren, dat zij terecht het werk heeft opgeschort en dat de vermeende tekortkoming, het staken en niet voortzetten van de bouw, niet aan [gedaagde/eiser2] Beheer kan worden toegerekend (overmacht). 
        Deze verweren van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. gaan niet op. De rechtbank licht dit hieronder toe.
      
      
    
    
      5.11.
      
        Naar het oordeel van de rechtbank was [gedaagde/eiser2] Beheer, anders dan [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. betogen, op grond van de afspraken tussen partijen wel degelijk verplicht tot het tijdig aanleveren van de benodigde constructieve (detail)tekeningen en/of berekeningen. 
        In de eerste plaats staat in artikel 5a van de aannemingsovereenkomst dat [gedaagde/eiser2] Beheer het werk met inachtneming van – onder meer – de toepasselijke beschikkingen van overheidswege moet uitvoeren. In artikel 5 b van de aannemingsovereenkomst staat met zoveel woorden dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen voor het werk tot de verplichtingen van [gedaagde/eiser2] Beheer behoort. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was de omgevingsvergunning voorwaardelijk afgegeven. Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde/eiser2] Beheer in het bezit was van deze voorwaardelijk afgegeven vergunning. In deze vergunning stond expliciet welke constructieve (detail)tekeningen en/of berekeningen nog moesten worden ingediend. Het was daarom op grond van de artikelen 5a en 5b. van de overeenkomst aan [gedaagde/eiser2] Beheer om aan de gestelde nadere voorwaarden – het indienen van aanvullende stukken bij de gemeente [woonplaats] – te voldoen. Anders dan [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. betogen is in de overeenkomst en de genoemde voorwaarden geen verplichting van [eiser/gedaagde1] c.s. te lezen om de benodigde  aanvullende stukken in te dienen. In de tweede plaats blijkt uit de onder 3.16 tot en met 3.18 aangehaalde e-mailcorrespondentie bovendien dat [gedaagde/eiser2] Beheer de verplichting tot het indienen van de benodigde aanvullende stukken voorafgaand aan het sluiten van de aannemingsovereenkomst expliciet op zich heeft genomen: wanneer [eiser/gedaagde1] [gedaagde/eiser2] Beheerop 17 april 2018 e-mailt dat de gemeente [woonplaats] nog aanvullende stukken wil ontvangen alvorens er gebouwd mag worden, welke aanvullende stukken bovendien expliciet worden genoemd in de bij de e-mail gevoegde e-mail van [B.], en daarbij meldt dat hij de aanvullende stukken niet heeft, antwoordt [C.] dat zij [B.] heeft gesproken en dat hij een e-mail zal sturen met de laatste stand van zaken ‘zodat we hier op kunnen reageren, en de aanvullingen in 1 keer kunnen verzenden’. [eiser/gedaagde1] geeft daarna aan blij te zijn te horen dat [gedaagde/eiser2] en [C.] ‘dit uit handen nemen’ en verzoekt om in de cc te worden geplaatst wanneer de aanvullende stukken worden verstuurd naar [B.]. Na deze e-mailcorrespondentie mocht [eiser/gedaagde1] c.s. er dus vanuit gaan dat [gedaagde/eiser2] Beheer de benodigde aanvullende stukken zou aanleveren. Dat [gedaagde/eiser2] Beheer niet als gemachtigde in OLO stond doet hier niet aan af. Dit aspect had [eiser/gedaagde1] immers afgekaart met [B.] en bovendien had hij [gedaagde/eiser2] Beheer hiervan op de hoogte gesteld, zoals blijkt uit de 3.14 tot en met 3.18 aangehaalde e-mailcorrespondentie. 
        Het antwoord op de vraag of [eiser/gedaagde1] c.s. alle in de brief van 8 april 2018 genoemde stukken al hadden aangeleverd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en of en in hoeverre dit de benodigde aanvullende (constructie) tekeningen en berekeningen waren als genoemd in de voorwaardelijk afgegeven omgevingsvergunning, kan gelet op de nadien tussen partijen gemaakte afspraken in het midden blijven. 
        Tot slot noemt [eiser/gedaagde1] in zijn brief van 22 augustus 2019 aan de gemeente [woonplaats] weliswaar dat hij nalatig is geweest, maar hiermee doelt hij op het niet intrekken van de machtiging aan [A.] in OLO. [eiser/gedaagde1] erkent dus geen nalatigheid ten opzichte van [gedaagde/eiser2] Beheer in het kader van de overeenkomst. Voor zover [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. bedoelen te betogen dat [gedaagde/eiser2] Beheer afhankelijk was van door [eiser/gedaagde1] c.s. aan [gedaagde/eiser2] Beheer aan te leveren stukken, gaat ook dit betoog niet op nu [gedaagde/eiser2] Beheer gedurende de bouw verschillende redenen voor vertraging heeft aangevoerd, zoals een coronabesmetting, maar nooit (aantoonbaar) om specifieke stukken aan [eiser/gedaagde1] c.s. heeft gevraagd. Gelet op de verplichtingen van [gedaagde/eiser2] Beheer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst had het op de weg van [gedaagde/eiser2] Beheer gelegen bij [eiser/gedaagde1] c.s. aan de bel te trekken indien [gedaagde/eiser2] Beheer nog stukken van [eiser/gedaagde1] c.s. nodig zou hebben. Pas in zijn brief van 17 april 2021, meer dan een jaar na het einde van de bouwstop en het hervatten van de werkzaamheden, beroept [gedaagde/eiser2] zich erop dat de vergunningen niet in orde zouden zijn geweest.  
      
      
    
    
      5.12.
      Daarnaast constateert de rechtbank dat de opgelegde bouwstop niet de reden was voor álle vertraging in de werkzaamheden van [gedaagde/eiser2] Beheer. Op 15 januari 2020 verstrekt de gemeente [woonplaats] immers de aanvullende constructieve goedkeuring en wordt de bouwstop opgeheven. Pas in maart 2020 hervat [gedaagde/eiser2] Beheer vervolgens de bouwwerkzaamheden, om deze vervolgens in oktober 2020 weer neer te leggen. Van een bouwstop is op dat moment geen sprake meer. Niet valt dan ook in te zien dat de bouwstop een reden kan zijn geweest om geen gehoor te geven aan de sommaties die weer enkele maanden daarna, in maart en april 2021, namens [eiser/gedaagde1] c.s. aan [gedaagde/eiser2] Beheer werden gestuurd. 
      
    
    
      5.13.
      
        De rechtbank concludeert dat [gedaagde/eiser2] Beheer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en dat het beroep van [gedaagde/eiser2] Beheer op opschorting faalt. Op 2 maart 2021 is [gedaagde/eiser2] Beheer per brief in gebreke gesteld. Zij is twee weken na deze brief, dus per 17 maart 2021 in verzuim komen te verkeren. Dit betekent dat [eiser/gedaagde1] c.s. op 13 juli 2021 gerechtigd waren de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden per diezelfde datum. Gelet op de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden kan, anders dan [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. betogen, niet gezegd worden dat de tekortkoming van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s.de ontbinding niet rechtvaardigt. De gevorderde verklaring voor recht dat [eiser/gedaagde1] c.s. de aanneemovereenkomst met [gedaagde/eiser2] Beheer terecht heeft ontbonden zal daarom worden toegewezen. 
        
          Gevolgen van de ontbinding
        
      
      
    
    
      5.14.
      Als gevolg van de ontbinding ontstaan er voor partijen op grond van artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) over en weer verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. Daarnaast moet [gedaagde/eiser2] Beheer op grond van artikel 6:277 BW aan [eiser/gedaagde1] c.s. vergoeden de schade die [eiser/gedaagde1] c.s. lijden, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt. [eiser/gedaagde1] c.s. hebben in dit verband gewezen op kosten gemoeid met herstel van gebreken, dubbele woonlasten, kosten van een hypotheekadvies, juridische kosten en expertisekosten.
      
      
        
          Geen verwijzing naar schadestaatprocedure
        
      
      
    
    
      5.15.
      In deze procedure hebben [eiser/gedaagde1] c.s. in eerste instantie gevorderd een voorschot op, onder meer, de door [gedaagde/eiser2] Beheer te betalen ongedaanmakingsverbintenissen, vooruitlopend op een volledige schadevergoeding op te maken bij staat. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. hebben aangevoerd dat er geen noodzaak bestaat tot verwijzing naar de schadestaatprocedure. De rechtbank overweegt dat het uitgangspunt van artikel 612 Rv inderdaad is dat de schade zo veel mogelijk direct, in deze procedure, wordt vastgesteld; de rechter moet de schade in beginsel begroten in het vonnis waarin tot schadevergoeding wordt veroordeeld. Alleen als dit niet mogelijk is wordt een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat uitgesproken. Ter zitting is met partijen besproken of verwijzing naar de schadestaatprocedure nodig is en is van de zijde van [eiser/gedaagde1] c.s. aangeboden in deze procedure met concrete cijfers ter onderbouwing van de overige schadeposten te komen. De rechtbank zal daarom de omvang van de schade in deze procedure vaststellen en niet verwijzen naar de schadestaatprocedure. De gevorderde voorschotten zullen dan ook niet in dit vonnis worden toegewezen. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat [eiser/gedaagde1] c.s. zich nader kunnen uitlaten over de hoogte van de ongedaanmakingsverbintenissen en de door hen overigens geleden schade in de zin van artikel 6:277 BW, waarna [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. in de gelegenheid zullen worden gesteld te reageren. Wel zal de rechtbank in dit vonnis alvast ingaan op de bij de berekening van de waarde van de ongedaanmakingsverbintenissen te hanteren uitgangspunten.
      
      
        
          Ongedaanmakingsverbintenissen
        
      
      
    
    
      5.16.
      De prestatie van [gedaagde/eiser2] Beheer, de reeds verrichte werkzaamheden aan de woning, kan niet worden teruggegeven. Deze prestatie dient daarom op grond van artikel 6:272 BW op geld te worden gewaardeerd. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de uitgevoerde werkzaamheden alsook met de redelijke kosten van herstel van de gebreken in de uitgevoerde werkzaamheden. De prestatie van [eiser/gedaagde1] c.s. bestaat uit de betalingen van (een groot deel van) de aanneemsom. Deze betalingen zijn deels aan [gedaagde/eiser2] Beheer en deels, na de daarover door partijen op 30 april 2019 gemaakte afspraken, rechtsreeks aan leveranciers en/of onderaannemers gedaan. Deze betalingen moeten, voor zover zij zijn gedaan voor de datum van ontbinding van de overeenkomst, worden terugbetaald, voor zover het totaal betaalde bedrag de waarde van de prestatie van [gedaagde/eiser2] Beheer overstijgt.
      
    
    
      5.17.
      Het verweer van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. dat de betalingen die rechtsreeks aan leveranciers en/of onderaannemers zijn gedaan (al of niet deels) betalingen voor door partijen overeengekomen meerwerk en/of hogere materiaalkosten en/of doorlopende kosten zijn, gaat niet op. Het had op de weg van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. gelegen dit verweer met stukken te onderbouwen. Dit hebben [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. niet gedaan. Niet gesteld en niet gebleken is bovendien dat [gedaagde/eiser2] Beheer op enig moment met [eiser/gedaagde1] c.s. heeft gesproken over meerwerk en/of doorlopende kosten en een daarmee verband houdende stijging van de (vaste) aanneemsom. Verder hebben [eiser/gedaagde1] c.s. op verzoek van [gedaagde/eiser2] Beheer een van de facturen eerder betaald dan op grond van de overeenkomst was bepaald, juist om geen last te hebben van de - volgens [gedaagde/eiser2] Beheer - voorziene ‘grote prijsstijgingen die de leveranciers weer [zouden] opvoeren in 2019’.  De rechtbank houdt het er daarom voor dat alle tot de datum van ontbinding van de aannemingsovereenkomst (13 juli 2021) door [eiser/gedaagde1] c.s. gedane betalingen, zowel de betalingen aan [gedaagde/eiser2] Beheer als de betalingen rechtsreeks aan leveranciers en/of onderaannemers, betrekking hebben gehad op de overeengekomen aanneemsom.   
      
    
    
      5.18.
      De rechtbank is voorshands van oordeel dat bij het vaststellen van de ongedaanmakingsverplichtingen die op [gedaagde/eiser2] Beheer rusten, kan worden aangesloten bij het rapport van Top Expertise. De rechtbank licht dit als volgt toe.  Als onbetwist staat vast dat [eiser/gedaagde1] c.s. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. hebben uitgenodigd aanwezig te zijn bij de bouwkundige opname van de nieuwbouwwoning door [G.] van Top Expertise. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. hebben er evenwel voor gekozen niet aanwezig te zijn bij deze opname. Dat [gedaagde/eiser2] verhinderd was door ziekte, zoals van de zijde van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. is aangevoerd, is niet onderbouwd, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Het rapport is op 13 juli 2021 met [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. gedeeld. Uit niets is gebleken dat [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. eerder dan in deze procedure, meer in het bijzonder bij conclusie van antwoord, hebben gereageerd op het rapport. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. hebben daarbij volstaan met een summiere betwisting. Hierdoor hebben [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. het rapport van Top Expertise, een (naar [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. niet heeft bestreden) ter zake deskundige, onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat dat rapport in beginsel als uitgangspunt zal worden genomen.
      
      
        - Verrekening
      
      
    
    
      5.19.
      
        [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. stellen nog een vordering van € 60.000,00 op [eiser/gedaagde1] c.s. te hebben uit hoofde van de stilstand en onbetaalde facturen en wensen dit bedrag te verrekenen met een eventuele vordering van [eiser/gedaagde1] c.s. op [gedaagde/eiser2] Beheer. [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. hebben deze stelling in het geheel niet onderbouwd en de stelling vindt ook geen steun in de stukken. Niet gesteld en niet gebleken is immers dat [eiser/gedaagde1] c.s. enige factuur van [gedaagde/eiser2] Beheer onbetaald heeft gelaten. Verder blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen dat de stilstand in de bouw niet aan [eiser/gedaagde1] c.s. toerekenbaar is geweest. Tot slot herhaalt de rechtbank in dit verband dat zij het ervoor houdt dat alle tot de datum van ontbinding van de aannemingsovereenkomst (13 juli 2021) door [eiser/gedaagde1] c.s. gedane betalingen, zowel de betalingen aan [gedaagde/eiser2] Beheer als de betalingen rechtsreeks aan leveranciers en/of onderaannemers, betrekking hebben gehad op de overeengekomen aanneemsom. Aan dit verrekeningsverweer gaat de rechtbank daarom voorbij. Het bewijsaanbod wordt als onvoldoende gespecificeerd gepasseerd.
      
      
        - Eigen schuld
      
      
    
    
      5.20.
      
        [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. stellen tot slot dat [eiser/gedaagde1] c.s. en de door hun ingeschakelde architect (OZRA) een aanzienlijk eigen aandeel hebben gehad aan het ontstaan van de vermeende schadeveroorzakende gebeurtenis. Verwezen wordt naar het handelen en/of nalaten van [eiser/gedaagde1] c.s. en ORZA. In rov. 5.11 is reeds overwogen dat [eiser/gedaagde1] c.s. niet tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst. Het beroep op eigen schuld gaat dus niet op. 
      
      
        
          Onrechtmatig handelen [gedaagde/eiser2] Beheer en bestuurdersaansprakelijkheid [gedaagde/eiser2]
        
      
      
    
    
      5.21.
      
        [eiser/gedaagde1] c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat [gedaagde/eiser2] Beheer tevens onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser/gedaagde1] c.s. en dat [gedaagde/eiser2] persoonlijk aansprakelijk is voor de door [eiser/gedaagde1] c.s. geleden schade wanneer [gedaagde/eiser2] Beheer geen verhaal biedt voor hun vordering. 
      
    
    
      5.22.
      Ten aanzien van [gedaagde/eiser2] Beheer is de rechtbank voorshands van oordeel dat geen zelfstandige betekenis toekomt aan een verklaring voor recht dat zij tevens aansprakelijk is uit hoofde van onrechtmatige daad – wat daar verder ook van zij; [gedaagde/eiser2] Beheer stond immers in een contractuele verhouding met [eiser/gedaagde1] c.s. – omdat geoordeeld wordt dat de aannemingsovereenkomst terecht buitengerechtelijk is ontbonden en [gedaagde/eiser2] Beheer op grond van de artikelen 6: 271 en 6: 277 BW gehouden is tot het voldoen van ongedaanmakingsverbintenissen en het vergoeden van overige schade die [eiser/gedaagde1] c.s. geleden hebben door de ontbinding. [eiser/gedaagde1] c.s. wordt verzocht zich bij nadere akte uit te laten over de vraag of er naast een verklaring voor recht dat de aannemingsovereenkomst terecht is ontbonden ook belang bestaat bij een verklaring voor recht dat [gedaagde/eiser2] Beheer onrechtmatig heeft gehandeld en of er naast door [gedaagde/eiser2] Beheer te betalen bedragen op grond van de artikelen 6: 271 en 6: 277 BW nog ruimte is voor een verdere schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad.
      
    
    
      5.23.
      
        Aan de vordering tot schadevergoeding jegens [gedaagde/eiser2] hebben [eiser/gedaagde1] c.s. ten grondslag gelegd dat sprake is van wanbeleid en een ernstig persoonlijk verwijt van [gedaagde/eiser2] door – samengevat – de volgende gedragingen van [gedaagde/eiser2]: 
        1) het doen van onware en suggestieve mededelingen over lidmaatschappen en keurmerken. 
        Op het briefpapier van de overeenkomst, in artikelen 1 sub f en 2 e van de overeenkomst, in de brief van 8 april 2018 en op de facturen van [gedaagde/eiser2] Beheer presenteren [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. naast het eigen logo de logo’s van Bouwkeurmerk BouwOké, Bouwend Nederland en Woningborg Bouwzekerheid (hierna: Woningborg), met onder het laatste logo in kleine letters dat het lidmaatschap is aangevraagd. Achteraf is echter gebleken dat het bouwkeurmerk BouwOké ‘gebakken lucht’ is, omdat het in de markt geen actief of passief keurmerk is, dat [gedaagde/eiser2] Beheer slechts tot 31 december 2019 lid is geweest bij Bouwend Nederland, en dat een lidmaatschap bij Woningborg nooit is aangevraagd. Vooral dit laatste is volgens [eiser/gedaagde1] c.s. kwalijk omdat [gedaagde/eiser2] met het gebruik van het logo van Woningborg de suggestie heeft gewekt dat [eiser/gedaagde1] c.s. ingeval van wanprestatie of faillissement van de aannemer niet in de kou zou staan. 
        2) het in strijd met artikel 7:767 BW telkens bij [eiser/gedaagde1] c.s., die afhankelijk was van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s., aandringen op het doen van premature factuurbetalingen en vanaf 30 april 2019 op rechtstreekse betalingen aan leveranciers en/of (onder)aannemers terwijl [gedaagde/eiser2] toen al had moeten weten dat [gedaagde/eiser2] Beheer haar verplichtingen jegens [eiser/gedaagde1] c.s. niet zou kunnen nakomen. Dit terwijl de waarde van de door [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. verrichte werkzaamheden niet correspondeerde met dit geïncasseerde bedrag. 
        3) het bewerkstelligen van een uitermate traag vorderende bouw, en het uiteindelijk geheel staken van de bouw. 
      
      
    
    
      5.24.
      
        
          [gedaagde/eiser2] betwist dat hem een ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur kan worden gemaakt. [gedaagde/eiser2] benadrukt dat de gelden die [eiser/gedaagde1] c.s. op basis van de overeenkomst hebben betaald zijn aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering van [gedaagde/eiser2] Beheer, waaronder ook valt het bekostigen van het aangenomen werk van [eiser/gedaagde1] c.s. [gedaagde/eiser2] heeft [eiser/gedaagde1] c.s. die gelden dus absoluut niet bewust aan de vennootschap laten betalen om deze vervolgens aan verhaal te onttrekken. Voor [gedaagde/eiser2] bestond er ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geen enkele aanleiding om te voorzien dat [gedaagde/eiser2] Beheer de verplichtingen niet zou kunnen nakomen. 
        Ten aanzien van  de verbondenheid aan en de lidmaatschappen van BouwOké, Bouwend Nederland en Woningborg heeft [gedaagde/eiser2] geen onware voorstelling van zaken gegeven. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was [gedaagde/eiser2] Beheer lid van Bouwend Nederland. BouwOké is per 2021 uitgeschreven uit het Handelsregister. De uitgeschreven stichting betrof geen garantiefonds of vangnet voor opdrachtgevers als [eiser/gedaagde1] c.s. [eiser/gedaagde1] c.s. zijn dus in geen enkel opzicht benadeeld. Met [eiser/gedaagde1] c.s. is ook niet afgesproken dat er door [gedaagde/eiser2] Beheer gebouwd zou worden onder ‘Woningborg-garantie’. Omdat op de overeenkomst en de facturen lidmaatschap in aanvraag staat, hadden [eiser/gedaagde1] c.s. moeten begrijpen dat [gedaagde/eiser2] Beheer dus nog geen lid was. 
        
          [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. betogen verder dat [eiser/gedaagde1] c.s. vier termijnfacturen van [gedaagde/eiser2] Beheer hebben betaald en daarna zelf leveranciers en (onder)aannemer rechtstreeks zijn gaan betalen. De aanneemsom was volgens [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. verlaten en uiteindelijk is alles gerealiseerd waarvoor [eiser/gedaagde1] c.s. betaald hebben.
      
      
    
    
      5.25.
      De rechtbank stelt voorop dat voor bestuurdersaansprakelijkheid de strenge eis geldt dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken en dat dus vastgesteld moet kunnen worden dat de wijze waarop de bestuurder zijn functie heeft vervuld ten opzichte van de schuldeiser in min of meer aanmerkelijke mate onrechtmatig is en dat daarbij alle bijzondere omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. In dit geval maakt de combinatie van de verschillende omstandigheden naar het oordeel van de rechtbank dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank licht dit hieronder toe.
      
    
    
      5.26.
      
        Vast staat dat het bestuur van [gedaagde/eiser2] Beheer bestaat uit één persoon, [gedaagde/eiser2], dat deze enig aandeelhouder is en dat hij dus de volledige zeggenschap in de onderneming van [gedaagde/eiser2] Beheer heeft. 
        Anders dan [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. betogen, wist [gedaagde/eiser2] wel degelijk hoe belangrijk de lidmaatschappen van BouwOké, Bouwend Nederland en, met name, Woningborg waren voor [eiser/gedaagde1] c.s. Ter zitting heeft [gedaagde/eiser2] immers verklaard dat [eiser/gedaagde1] c.s. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst meermaals hebben aangegeven dat deze lidmaatschappen vereist waren voor hun hypotheekverstrekker. Verder heeft [gedaagde/eiser2] verklaard dat hij wel telefonisch contact heeft gezocht met Woningborg, maar kon hij niet bevestigen dat hij ooit een formele aanvraag voor lidmaatschap heeft gedaan. Volgens [gedaagde/eiser2] zou dit geen nut hebben gehad nu [gedaagde/eiser2] Beheer niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap zou voldoen. Deze informatie heeft [gedaagde/eiser2] echter nooit met [eiser/gedaagde1] c.s. gedeeld. Ook heeft [gedaagde/eiser2] verzaakt om het logo met onderschrift ‘lidmaatschap in aanvraag’ van de nadien verstuurde facturen te verwijderen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagde/eiser2] [eiser/gedaagde1] c.s. hiermee op het verkeerde been gezet en kan dit [gedaagde/eiser2] worden aangerekend.
        Verder hebben [eiser/gedaagde1] c.s. voldoende onderbouwd dat zij op aandringen van [gedaagde/eiser2] facturen prematuur hebben betaald. Ter zitting is vast komen te staan dat ten tijde van het versturen van factuur ‘2018-08-022’ met als omschrijving van de werkzaamheden ‘3e termijn 10% aanneemsom bij gereedkomen van heiwerk, fundering en ruwe begaande grondvloer’ op 3 augustus 2018, de ruwe begane grondvloer nog niet was gestort. Dit is pas op 16 november 2018 gebeurd. Ook blijkt uit de e-mailcorrespondentie van 19 en 20 december 2018 dat de 5e betalingstermijn – met toestemming van [eiser/gedaagde1] c.s. – prematuur is gefactureerd. In zoverre wordt dus erkend dat de facturatie vanaf 3 augustus 2018 uit de pas liep met de voortgang van de bouw. Het betalingsschema is per 30 april 2019 losgelaten. [eiser/gedaagde1] c.s. zijn toen leveranciers en/of (onder)aannemers rechtstreeks gaan betalen. [eiser/gedaagde1] c.s. voelden zich bij dit alles onder druk gezet door mededelingen van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. dat de bouw vertraging zou oplopen indien [eiser/gedaagde1] c.s. niet zouden betalen, de door [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. aangekondigde prijsstijgingen en het op de bankrekening van [gedaagde/eiser2] Beheer gelegde beslag. Feitelijk hebben [eiser/gedaagde1] c.s. door de rechtstreekse betalingen aan onderaannemers en/of leveranciers bovendien dubbel betaald voor het door [gedaagde/eiser2] Beheer geleverde werk. Vast staat immers dat [eiser/gedaagde1] c.s. bijna de volledige aanneemsom hebben betaald, terwijl de nieuwbouwwoning verre van afgebouwd is. Bovendien liepen [eiser/gedaagde1] c.s. op het moment dat zij leveranciers en/of onderaannemers rechtsreeks gingen betalen al voor op het betalingsschema uit de overeenkomst. Het verweer dat de aanneemsom was verlaten nadat [eiser/gedaagde1] c.s. vier termijnfacturen van [gedaagde/eiser2] Beheer hebben betaald en dat de rechtstreekse betalingen zijn aan te merken als meerwerk gaat gelet op hetgeen onder 5.17 is overwogen niet op.
        
          [gedaagde/eiser2], die nauw betrokken was bij deze hele gang van zaken, wordt dus met recht verweten dat hij persoonlijk onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van [eiser/gedaagde1] c.s. Dit, terwijl bovendien op grond van de namens [gedaagde/eiser2] Beheer ter zitting ingenomen stellingen moet worden geconcludeerd dat [gedaagde/eiser2] Beheer niet in staat is enige betaling aan [eiser/gedaagde1] c.s. te doen, en dus geen verhaal biedt voor de gevolgen van haar toerekenbare tekortkoming. Aan de eis dat de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt valt te maken is dan ook voldaan. [gedaagde/eiser2] is in ieder geval persoonlijk aansprakelijk voor het gehele bedrag dat [eiser/gedaagde1] c.s. op aandringen van [gedaagde/eiser2] te veel heeft betaald. Naar het voorshands oordeel van de rechtbank bestaat dit bedrag in ieder geval uit het bedrag dat [eiser/gedaagde1] c.s. tot 13 juli 2021 rechtstreeks aan leveranciers en/of (onder)aannemers hebben betaald. Ook hier geldt dat de rechtbank de omvang van de schade in deze procedure zal vaststellen en niet zal verwijzen naar de schadestaatprocedure. Ook het jegens [gedaagde/eiser2] gevorderde voorschot zal daarom niet in dit vonnis worden toegewezen. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat [eiser/gedaagde1] c.s. zich nader kunnen uitlaten over de hoogte van de schade die zij hebben geleden door het onrechtmatig handelen van [gedaagde/eiser2], waarna [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. in de gelegenheid zullen worden gesteld te reageren. 
      
      
      
        
          in reconventie
        
      
      
    
    
      5.27.
      Nu de vorderingen in reconventie voor het overgrote deel zullen worden toegewezen, zullen de reconventionele vorderingen, strekkende tot het ontheffen van [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. van de veroordeling uitgesproken bij het verstekvonnis, tot het opheffen van de gelegde executoriale beslagen en tot het verbieden om opnieuw beslag te leggen, worden afgewezen. 
      
      
        
          in conventie en in reconventie
        
      
      
      
        In afwachting van de door [eiser/gedaagde1] c.s. en [gedaagde/eiser2] Beheer c.s. nog te nemen aktes over – uitsluitend – hetgeen is vermeld onder 5.15, 5.22 en 5.26, houdt de rechtbank iedere verdere beslissing aan.
      
      
    
  
  
    
      6De beslissing
    De rechtbank
    
    
      
        in conventie
      
    
    
    
      6.1.
      bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 29 maart 2023 voor het nemen van een akte door [eiser/gedaagde1] c.s. waarin zij zich nader uitlaten als vermeld onder 5.15, 5.22  en 5.26,
      
    
    
      6.2.
      houdt iedere verdere beslissing aan,
      
      
        
          in reconventie
        
      
      
    
    
      6.3.
      houdt iedere beslissing aan.
      
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. P.M. Wamsteker en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2023.
      
    
  
  
     Het petitum van de verzetsdagvaarding vermeldt als vonnisdatum van het verstekvonnis 27 januari 2022. Ter zitting is met partijen vastgesteld dat dit – gelet op de overige tekst van de verzetsdagvaarding – een kennelijke verschrijving is en dat het voor iedereen steeds duidelijk is geweest dat hier bedoeld is het verstekvonnis van 19 januari 2022.
  
  
    type: 1535
    coll: