Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007; Jaarverslag van het Fonds Economische Structuurversterking (D)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31444-D, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

21-05-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31444-D nr. 1

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInhoudsopgave blz. A ALGEMEENOndertekeningLichaamBedrijfsvoeringsparagraaf van het Fonds Economische StructuurversterkingB JAARREKENING1. VERANTWOORDINGSSTAAT1.1. De verantwoordingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor de uitgaven en de ontvangsten 2. FINANCIELE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTATENAlgemeenI. InleidingII. Financieel beheerIII. Grondslagen van de financiële verantwoording2.1 Toelichting bij de uitgavenartikelen1 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingenArtikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van verkeer & vervoer Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van milieu en duurzaamheid Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van kennis en innovatie Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van ruimtelijke ordening Artikel 15 Projecten in voorbereiding 2.2 Toelichting bij de ontvangstenartikelen1 Ontvangsten van het fondsArtikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten Artikel 22 Voeding uit incidentele baten Volledigheid ontvangstenBerekeningswijze Fes-voedingRealisatie 2007SaldiArtikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo 3 Saldibalans Toelichting (bedragen x € 1 000)Uitgaven ten laste van de begroting (€ 2 288 971)Rekening-courant RIC ultimo 2007 (€ 4 667 090)Ontvangsten ten gunste van de begroting (€ 2 807 406)Rekening-courant RIC ultimo 2006 (€ 4 148 655)BIJLAGE IBIJLAGE IIMonitoringsrapportage Fes 2007(periode 2005 tot en met
2007)BereikbaarheidAd 9. Programma filevermindering (V&W/IF)Ad 10. Dynamische Verkeersmanagement (V&W/IF)Vitale stedenAd 1. Sleutelprojecten (VROM)Ad 2. BIRK A2 Maastricht (V&W/IF)Milieu en WaterAd 1. Bodemsanering (VROM)Ad 3. Luchtkwaliteit (roetfilters) (V&W)Westerschelde (inrichting EHS) (LNV)Ruimtedruk & ruimtelijk kwaliteitAd 3. Malta (OCW)Duurzame energieAd 2. MEP (EZ)Onderwijs, Kennis & InnovatieAd 3. Holst (EZ)Ad 5. VMBO/Funderend onderwijs/ Voortgezet onderwijs
(OCW)Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek
-WCFS+ (EZ)Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek
-Topinstituut Pharma (VWS)Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek
-scheidingstechnologie (EZ)Ad 6. Innovatieprogramma’s en toponderzoek –
TTI Groene Genetica (LNV)Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek –
Haaglanden (V&W/IF)Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek –
VIA (ICTschil CT infobox) (BZK)Ad 7. Vitale Infrastructuur – bescherming tegen
elektronische aanvallen (BZK)Ad 7. Vitale Infrastructuur – National adviescentrum
vitale infrastructuur (NAVI) (BZK)Ad 7. Vitale Infrastructuur – XIRAF (Justitie)Ad 7. Vitale Infrastructuur – 3D-camerabeelden
(Justitie)Ad 7.Vitale Infrastructuur – Project CBRN-security
(Justitie)Ad 7. Vitale Infrastructuur – Compartimentering
dijken (V&W/IF)Ad 9. Leren door te Experimenteren (OCW)Ad 9. Rendement & excellentie (OCW)Ad 9. Beelden voor de Toekomst (OCW)Ad 11. Transitie samenwerking Technische Universiteiten
(OCW)Ad 11. TTI Watertechnologie (EZ)Ad 11. Centre for Translational Molecular Medicine
(EZ)Ad 11. Biomedical materials (EZ)BIJLAGE III
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31444-DToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 86 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 444 DJaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007nr. 1JAARVERSLAG VAN HET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING (D)Aangeboden 21 mei 2007Inhoudsopgave blz. A.Algemeen4 Aanbieding
van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening4 Bedrijfsvoeringsparagraaf9    BJaarrekening101.Verantwoordingsstaten101.1.De verantwoordingsstaat
van het Fonds economische structuurversterking voor de uitgaven en de ontvangsten102.Financiële
toelichting bij de verantwoordingsstaten11 I.Inleiding11 II.Financieel beheer11 III.Grondslagen van
de financiële verantwoording12 2.1.toelichting bij
de uitgavenartikelen13 2.2.toelichting bij
de ontvangstenartikelen193.Saldibalans21A ALGEMEENAanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening
van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën aan
de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal.Hierbij bieden wij het jaarverslag over het jaar 2007 van het Fonds economische
structuurversterking aan.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoeken wij de beide Kamers van de Staten-Generaal de Ministers van
Economische Zaken en Financiën decharge te verlenen over het in het jaar
2007 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van
de begroting van het Fonds economische structuurversterking (Fes).Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in het jaarverslag;d. de saldibalans;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoeringvan het Fes.Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal
aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavig jaarverslag
en het hierboven genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende,
wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. Het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2007. Dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden.b. De slotwet van het Fes over het jaar 2007. De slotwet is als afzonderlijk
kamerstuk gepubliceerd.c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2007 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk,
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2007 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2007, alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2007 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).
Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de verklaring
van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De Minister van Economische Zaken,M. J. A. van der HoevenDe Minister van Financiën,W. J. BosDechargeverlening door de Tweede Kamer Onder
verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor
gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe
strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van Tweede Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de
voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste Kamer Onder
verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor
gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe
strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van de Eerste Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.Bedrijfsvoeringsparagraaf van het Fonds Economische StructuurversterkingDe Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën verklaren
hierbij als volgt:Het kabinet besluit dat de projecten binnen de Fes-wet vallen en stelt
de toekenning vast van de bijdragen uit het Fes aan de departementen.Volgens de bestaande afspraken is de controle op de rechtmatigheid van
de uitgaven en de ontvangsten onderdeel van de accountantscontrole van de
financiële overzichten, die deel uitmaken van het jaarverslag van de
departementen waaraan bijdragen in de begroting worden verleend respectievelijk
van welke ontvangsten worden overgedragen aan het Fes. De uitkomsten van deze
accountantscontrole maken derhalve onderdeel uit van de jaarverslagen van
deze departementen.De Fes-beheerder ontvangt in januari van het jaar t+1 verrekenstukken
van de betrokken departementen betreffende de projectuitgaven in het jaar
t. Een medeparaaf van de betrokken departementale auditdienst op het verrekenstuk
zorgt voor assurance.In het voorjaar van jaar t+1 ontvangt de Fes-beheerder van elk betrokken
departement een verantwoording over de uitgaven in jaar t vanuit het Fes voorzien
van een specifieke accountantsverklaring van de desbetreffende departementale
auditdienst.In 2007 is op een gestructureerde wijze aandacht besteed aan het financieel
beheer, het materieel beheer en de daartoe behorende administraties van het
Fes. Dit heeft geleid tot beheerste bedrijfsprocessen.B JAARREKENING1. VERANTWOORDINGSSTAAT1.1. De verantwoordingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor de uitgaven en de ontvangsten Verantwoordingsstaat 2007 van het Fonds
economische structuurversterkingBedragen in € 1000  (1)(2)(3)=(2)-(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie*Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting  uitgavenontvangstenuitgavenontvangstenuitgavenontvangsten Bijdragen
van het fonds aan andere begrotingen      11Bijdragen aan andere
begrotingen in het kader van verkeer en vervoer2 160 995  1 444 941– 716 054 12Bijdragen aan andere
begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid205 927 224 046 18 119 13Bijdragen aan andere
begrotingen in het kader van kennis en innovatie729 999 604 619 – 125 380 14Bijdragen aan andere
begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening224 268 15 365 – 208 903 15Projecten in voorbereiding200 904   – 200 904          Sub-totaal
uitgaven3 522 093 2 288 971 – 1 233 122          Ontvangsten van het fonds      21Ontvangsten uit aardgasbaten 3 131 000 2 219 728 – 911 27222Voeding uit incidentele
baten 564 114 587 678 23 564         Sub-totaal ontvangsten 3 695 114 2 807 406 – 887 708         Saldi      31Voordelig eindsaldo/beginsaldo3 786 4413 613 4204 667 0904 148 655880 649535 235         Totaaltelling7 308 5347 308 5346 956 0616 956 061– 352 473352 473* De gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000).
De gerealiseerde ontvangstenbedragen zijn steeds rekenkundig afgerond (€ 1000).De Minister van Economische Zaken,De Minister van Financiën,2. FINANCIELE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTATENAlgemeenI. InleidingIn 2007 is vanuit het fonds € 2 289,0 mln aan bijdragen
verstrekt aan de diverse begrotingen en is € 2 807,4 mln ontvangen. (x € 1 000)uitgavenontvangstenRaming in de begroting 20073 522 0933 695 114Realisatie 20072 288 9712 807 406Verschil– 1 233 122– 887 708Dit overzicht is exclusief de voordelige- en/of nadelige beginen eindsaldi.
Deze saldi houden (boekhoudkundig) de ontvangsten en de uitgaven per jaar
in evenwicht. Het cumulatieve eindsaldo van het fonds ultimo 2007 is € 4 667,1
mln.Bijdragen aan begrotingen worden verstrekt op basis van door de fondsbeheerders
verstuurde toezeggingsbrieven. In deze brieven is in totaal ultimo 2007 € 26 734,1
mln toegezegd, waarvan tot en met 2007 € 21 919,0 mln is verrekend
met het fonds. In Bijlage I bij dit jaarverslag
vindt u een specificatie van de toezeggingsbrieven.II. Financieel beheerHet Fes is een verdeelfonds dat bijdragen verstrekt aan de begrotingen
van de vakdepartementen ten behoeve van economische structuurversterkende
projecten. Ten laste van het fonds komen derhalve geen directe betalingen
aan projecten. De feitelijke projectuitgaven worden verantwoord in de jaarverslagen
van de desbetreffende vakdepartementen. Deze departementen zijn verantwoordelijk
voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van de met Fes-bijdragen gedekte uitgaven.Met verschillende investeringsimpulsen hebben diverse kabinetten een breed
pallet van investeringsmaatregelen genomen ter versterking van de economische
structuur. De maatregelen hebben vooral betrekking op thema’s bereikbaarheid,
vitaliteit steden, milieu, ruimtedruk & ruimtelijke kwaliteit, duurzame
energie en kennis & innovatie (inclusief onderwijs).Vanaf 1998 (de Drempelbrief1 ) is het Kabinet
gestart met het monitoren en evalueren van investeringsimpulsen. De Minister
van Economische Zaken stuurt periodiek een globale monitoringsrapportage naar
de Tweede Kamer. Daarin wordt op hoofdlijnen de voortgang van de uit het Fes
gefinancierde projecten weergegeven. Doel van de rapportages is om inzicht
te geven in de belangrijkste ontwikkelingen rond de investeringsprojecten
en -programma’s. Deze rapportage werd eerst jaarlijks toegezonden, maar
met ingang van 2003 is besloten om dit tweejaarlijks te doen.In de begeleidende brief bij de laatste monitoringsrapportage van juli
2005 (kamerstuk II, 2004–2005, 25 017, nr. 53, 7 juli 2005) is
opgemerkt dat de voortgang van de Fes-projecten niet langer via een separate
monitoringsrapportage zal worden gemeld, maar dat deze tweejaarlijks
zal worden gecombineerd met de uitgebreidere informatieverschaffing rondom
de Fes-begroting in het Jaarverslag. Daarbij zal alleen worden gerapporteerd
over projecten en programma’s die met Fes-middelen worden gefinancierd.De opzet van de bij dit Jaarverslag gevoegde rapportage is anders dan
in 2005 en eerder. In de monitoringsrapportage 2007, die de periode 2005 tot
en met 2007 bestrijkt, wordt alleen ingegaan op lopende projecten en programma’s
(uit het Regeerakkoord 1998 en alle latere (deels) uit het Fes gefinancierde
projecten en programma’s) die afwijken in budget en/of planning. Voor
een inzicht in de stand van zaken en belangrijkste ontwikkelingen van alle
projecten/programma’s verwijs ik naar de afzonderlijke departementale
begrotingen, waar beleidsmatig verantwoording wordt afgelegd. Voor grote projecten
zoals HSL en Betuweroute wordt verwezen naar de departementale begroting van
V&W, deze projecten maken geen deel uit van deze verantwoording. De inhoudelijke
en financiële voortgang van de ICES/KIS-programma’s worden net
als in het verleden apart gerapporteerd. De monitoringsrapportage vindt u
in Bijlage II bij dit jaarverslag.III. Grondslagen van de financiële verantwoordingDe financiële verantwoording is opgesteld overeenkomstig de Comptabiliteitswet.
In de instellingswet van 21 december 1995 is opgenomen dat in afwijking van
de Comptabiliteitswet de begroting en de financiële verantwoording van
het Fes uitsluitend op kasbasis worden gepresenteerd. De uitgaven en ontvangsten
worden middels verrekeningen ten laste, respectievelijk ten gunste van het
Fes gebracht. Bepalend voor het dienstjaar waarin de verrekeningen worden
geboekt is de valutadatum waarop de boeking door de Rijkshoofdboekhouding
(RHB) is verwerkt.In afwijking van de Wet Fonds economische structuurversterking en op basis
van het Belastingplan 2007, zijn de aardgasbaten die ten gunste van het Fes
komen, vastgesteld op 40,9% van de totale aardgasbaten (excl. vennootschapsbelasting)
die door EZ zijn ontvangen. Daarnaast is in het Belastingplan 2007 een beperking
van deze voeding van het Fes in het jaar 2007 met € 1 mld geregeld.
Dit ten behoeve van de voorfinanciering van lastenverlichting.De EZ-ontvangsten van Energie beheer Nederland (EBN) B.V., voortkomend
uit de verwerving van de certificaten EBN, hoeven o.b.v. het Belastingplan
2007 niet te worden uitgezonderd voor de berekening van de voeding Fes.De realisatie 2007 van de aardgasbaten is als volgt:  Realisatie aardgasbaten,7 872 195 211,88(zie tevens jaarverslag 2007 van de EZ-begroting) waarvan 40,9% voor het Fes3 219 727 841,65Afdracht voorfinanciering lastenverlichting uit het Fes– 1 000 000 000,00Totaal2 219 727 841,652.1 Toelichting bij de uitgavenartikelen1 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingenArtikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van verkeer & vervoer Uitgavenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) UitgavenStand vastgestelde begroting 20072 160 995Realisatie 20071 444 941Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)– 716 054Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die zijn verrekend met
het Infrastructuurfonds en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ten behoeve
van het onderdeel Verkeer & Vervoer, de Enveloppe Mobiliteit, diverse
bereikbaarheidsprojecten en het amendement van het lid Snijder-Hazelhoff van
november 2005 ten behoeve van het versneld aanpakken van zwakke schakels in
de Nederlandse kust en dijkversterking (Kamerstukken II 2005–2006, 30 300,
nr. 9). De verschillen tussen raming en realisatie in het jaar 2007 worden
in onderstaande tabel gepresenteerd. Specificatie(x € 1 000)RamingRealisatieVerschilBegr.Art.1. Overig V&V IF4 7644 763– 1IFDivers2. Enveloppe Mobiliteit246 000–– 246 000IFDivers3. Amendement Snijder-Hazelhoff–8 8598 859IF114. Bereikbaarheid/Voorfinanciering1 100 0111 100 010– 1IFDivers5. Bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling316 826316 826–IFDivers6. Fes-brug406 133–– 406 133IFDivers7. Vit. Infra-bescherming OV tegen terroristische aanslagen–3 4833 483IF138. Vit. Infra-bescherming OV tegen terroristische aanslagen–1 2001 200VenW339. Programma filevermindering41 08613 214– 27 872IF1210. Dynamisch verkeersmanagement20 000–– 20 000IF1211. Versnelling hoofdwegen26 175– 3 414– 29 589IF12Totaal2 160 9951 444 941– 716 054  De voornaamste mutaties zijn:2, 6 en 11.   Deze reeds bij Miljoenennota verwerkte mutaties betreffen het beëindigen
van de Fes-brug en het niet meer via het Fes financieren van de reeks «Enveloppe
mobiliteit». Daarnaast betreft de mutatie de opschoning van het Fes
van de voorfinancieringsconstructie Versnelling hoofdwegen van het Infrastructuurfonds.Al deze middelen vloeien nu rechtstreeks naar het Infrastructuurfonds.
Het betreft budgettair neutrale verschuivingen.3 en 7.   Op de eerste plaats betreffen de mutaties de doorwerking van de
Slotwet 2006 naar 2007 (€ 27 mln). Daarnaast wordt de mutatie met
name veroorzaakt doordat de gerealiseerde uitgaven voor het amendement
Snijder-Hazelhoff lager zijn uitgevallen dan was geraamd (het verschil is
ca. € 14 mln). Deze middelen schuiven bij Slotwet 2007 door naar
latere jaren.9 en 10.   De mutaties zijn het gevolg van het doorschuiven van middelen naar
het jaar 2008 bij Najaarsnota 2007. De vertraging in het project Programma
Filevermindering is veroorzaakt door het bestuurlijk afstemmingsproces met
de regio ten behoeve van het grootste deelproject Maatregelen Ring A10.Het project Dynamisch verkeersmanagement is vertraagd doordat het innovatieve
karakter van dit project tot meer tijd voor de voorbereiding leidt dan eerder
aangenomen.Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van milieu en duurzaamheid Uitgavenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) UitgavenStand vastgestelde begroting 2007205 927Realisatie 2007224 046Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)18 119Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor projecten in het kader
van milieu en duurzaamheid, die door de Interdepartementale Commissie voor
Ruimtelijke Economie (ICRE) zijn goedgekeurd. De verschillen tussen raming
en realisatie in het jaar 2007 worden in onderstaande tabel gepresenteerd. Specificatie(x € 1 000)RamingRealisatieVerschilBegr.Art.1. Milieutechnologie/IS9 0762 935– 6 141EZ22. Milieutechnologie PromT4 5374 082– 455VROM303. Westerschelde5 0007 0862 086LNV23.114. Bodemsanering12 50013 334834VROM27.215. Luchtkwaliteit130 414186 61956 205VROM286. Luchtkwaliteit (roetfilters), VenW8 0005 555– 2 445VenW367. Luchtkwaliteit, LNV500954454LNV21.138. Groningen pijpleiding–1 0001 000VROM27.219. Duurzaamheid – biobrandstoffen–2 2782 278VenW3610. Duurzaamheid – Europese aanbestedingsregeling CO2 opslag–203203VROM26.9911. MEP35 900–– 35 900EZ4Totaal205 927224 04618 119  De belangrijkste verschillen zijn:1.   De mutatie betreft de doorwerking van de Slotwet 2006 (– € 3
mln) en de aanpassing van de raming aan de kasuitgaven bij Slotwet 2007 (– € 3,1
mln).3.   De opwaartse mutatie in 2007 is veroorzaakt door de doorwerking
in 2007 van de bij Najaarsnota 2006 en Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven
voor het project in dat jaar.5,6 en 7.   De mutaties zijn te verklaren door de doorwerking van de Najaarsnota
2006 en de Slotwet 2006 naar 2007 (€ 36 mln). Daarnaast betreffen
de mutaties de aanpassing van de raming bij Slotwet 2007 aan de werkelijke
realisaties (in totaal € 21 mln). Deze Slotwet 2007 mutatie betreft
voornamelijk het project Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM en is
veroorzaakt doordat de kasbetalingen voor het project in het laatste deel
van het jaar sneller zijn verlopen dan aanvankelijk geraamd.9en 10.   De mutaties zijn grotendeels te verklaren door de overboeking van
middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 12/ Bijdragen
aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid voor het project
Biobrandstoffen van het Ministerie van VenW (bij Voorjaarsnota 2007) en het
project Europese aanbestedingsregeling CO2 opslag van het Ministerie
van VenW (bij Miljoenennota 2008).11.   De Rijksbijdrage aan de MEP is in 2007 lager dan geraamd. Daarom
is de Fes-bijdrage ter waarde van € 35,9 mln bij Slotwet 2007 doorgeschoven
naar latere jaren.Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van kennis en innovatie Uitgavenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) UitgavenStand vastgestelde begroting 2007729 999Realisatie 2007604 619Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)– 125 380Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor projecten in het kader
van kennis en innovatie, die door de Interdepartementale Commissie Ruimtelijke
Economie (ICRE) zijn goedgekeurd. De verschillen tussen raming en realisatie
in het jaar 2007 worden in onderstaande tabel gepresenteerd. Specificatie(x € 1 000)RamingRealisatieVerschilBegr.Art.1. Bsik-projecten153 849117 398– 36 451DiversDivers2. Diverse onderwijs projecten391 208327 791– 63 417DiversDivers3. Inn. programma’s en toponderzoek23 57516 299– 7 276DiversDivers4. Vitale infrastructuur13 4008 326– 5 074DiversDivers5. MS&ICT–5 2605 260DiversDivers6. Overig147 967129 545– 18 422DiversDiversTotaal729 999604 619– 125 380  In Bijlage III bij dit jaarverslag vindt u
een uitgebreide specificatie van de verschillen op artikel 13 Kennis en innovatie.De belangrijkste verschillen:1. De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het soms sneller maar
met name trager verlopen van de desbetreffende ICES/KIS-3 projecten.2. Het verschil is met name te verklaren door een tragere uitfinanciering
van diverse onderwijs projecten. De voornaamste mutaties betreffen de projecten:• Beelden voor de toekomst (€ 13 mln), VMBO/funderend onderwijs
(€ 10 mln), Investeringsagenda beta en techniek (€ 10
mln), Leren door te experimenteren (€ 7 mln) en Rendement en excellentie
(€ 5 mln) van het Ministerie van OCW;• Kennis, innovatie en onderwijs (€ 8 mln), Fonds versterking
beroepsonderwijs -bedrijfsleven (€ 8 mln) en Onderwijs en ondernemerschap
(€ 5 mln) van het Ministerie van EZ.3. De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het trager verlopen
van diverse projecten uit de enveloppe Innovatieprogramma’s en toponderzoek.4. De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het trager verlopen
van diverse projecten uit de enveloppe Vitale Infrastructuur.5. De mutaties zijn voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van de
toezeggingen in het kader van diverse projecten uit de enveloppe Maatschappelijke
sectoren en ICT bij de Voorjaarsnota 2007 waarbij de middelen zijn overgeboekt
vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding.6. De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het trager verlopen
van diverse projecten. De voornaamste mutaties zijn in de projecten:• CTMM (€ 13 mln), Innovatievouchers (€ 13 mln)
en TTI Watertechnologie (€ 4 mln) van het Ministerie van EZ;• RSV (€ 5 mln) van het Ministerie van VWS;• Impuls veterinaire aviaire influenza (€ 4 mln) van het
Ministerie van LNV.  Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen vanuit
artikel 15/Projecten in voorbereiding voor het project TTI Farma, Ministerie
van VWS (€ 10 mln) bij de Voorjaarsnota 2007.  Ten slotte betreft de mutatie de doorwerking van de bij de Slotwet
2006 vermeldde lagere uitgaven voor het project ITER van het Ministerie van
OCW (€ 15 mln).Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader
van ruimtelijke ordening Uitgavenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) UitgavenStand vastgestelde begroting 2007224 268Realisatie 200715 365Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)– 208 903Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor projecten in het kader
van ruimtelijk ordening, die door de Interdepartementale Commissie Ruimtelijke
Economie (ICRE) zijn goedgekeurd. De verschillen tussen raming
en realisatie in het jaar 2007 worden in onderstaande tabel gepresenteerd. Specificatie(x € 1 000)RamingRealisatieVerschilBegr.Art.1. Sleutelprojecten180 2783 400– 176 878VROM252. Bedrijventerreinen–3 0003 000EZ33. BIRK en saneringsregeling31 99013 232– 18 758VROM6.164. BIRK A2 Maastricht5 000– 7 698– 12 698IF125. Monumenten–2 5002 500OCW146. Malta7 000931– 6 069OCW14Totaal224 26815 365208 903  De belangrijkste verschillen zijn:1. De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking naar 2007 van
de bij Najaarsnota 2006 en de Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor
de Sleutelprojecten (NSP) van het Ministerie van VROM (€ 64 mln).
Daarnaast betreft de mutatie het doorschuiven van middelen naar het jaar 2008
voor de Sleutelprojecten Amsterdam, Utrecht, Breda en Den Haag (bij Najaarsnota
2007 en Slotwet 2007). De projecten komen langzamer van de grond dan eerder
werd verondersteld (in totaal ca. € 242 mln).2. De mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte
kasvertraging van de projecten Bedrijventerreinen van het Ministerie van EZ.3. De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking naar 2007 van
de bij Najaarsnota 2006 en de Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor
de BIRK-projecten van het Ministerie van VROM (€ 40 mln). Ten tweede
wordt de mutatie veroorzaakt door het overboeken van € 15 mln van
de BIRK middelen naar artikel 15/Projecten in voorbereiding van het Fes bij
Vorjaarsnota 2007. De middelen zijn binnen het Fes gereserveerd voor het BIRK
project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV.  Ten slotte betreft de mutatie een kasritme aanpassing aan het daadwerkelijke
uitgavenpatroon van de BIRK-projecten van het Ministerie van VROM, verwerkt
bij Najaarsnota 2007 en Slotwet 2007 (€ 44 mln).4. Deze, bij de Slotwet 2007 verwerkte mutatie, is veroorzaakt door een
gewijzigde planning van de onroerend goed aankopen.5. De mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte
kasvertraging van het project Monumenten van het Ministerie van OCW.6. In de eerste plaats betreft de mutatie de doorwerking van de bij Slotwet
2006 verwerkte kasschuif van het project Malta van het Ministerie van OCW
(€ 1 mln). De in het jaar 2007 geraamde middelen zijn echter niet
volledig benodigd en zijn bij de Najaarsnota 2007 doorgeschoven naar het jaar
2008(€ 7 mln).Artikel 15 Projecten in voorbereiding Uitgavenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) UitgavenStand vastgestelde begroting 2007200 904Realisatie 2007–Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)– 200 904Op het artikel «Projecten in voorbereiding» worden bijdragen
geraamd aan projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen
nog geen daadwerkelijke (definitieve) toezegging heeft plaatsgevonden, omdat
deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Daarnaast worden op dit
artikel alle middelen geraamd die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld
naar de desbetreffende departementale begrotingen. Voor zover middelen niet
in 2007 werden aangewend, schuiven ze ten behoeve van die projecten door naar
latere jaren.De voornaamste mutaties zijn:1. Bij Voorjaarsnota 2007 is een bedrag van circa € 120 mln
doorgeschoven uit het jaar 2006 (diverse projecten).2. Bij Voorjaarsnota 2007 en Najaarsnota 2007 zijn meerdere mutaties verwerkt
(in totaal circa € 160 mln), die de overboeking van middelen van
artikel 15/Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen
betreffen. Het gaat om onder andere projecten in het kader van de duurzaamheidsenveloppe
(€ 88 mln), het project TTI Farma van het Ministerie van VWS (€ 34
mln) en het project Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM (€ 18
mln). Daarnaast is het overboeken van de resterende reservering voor prijscompensatie,
die gereserveerd was binnen het Fes, naar de aanvullende post verwerkt (€ 17
mln).3. De overige middelen (ca. € 153 mln) worden bij Slotwet 2007
doorgeschoven naar latere jaren. De slotwetmutatie betreft voornamelijk de
reserveringen voor het project Bijdrage systeemkosten tolheffing van het Infrastructuurfonds
(€ 70 mln), de enveloppe integrale gebiedsopgaven (€ 25
mln, diverse departementen), de enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT
(€ 23 mln, diverse departementen), het BIRK-project Nationale Landschappen
van het Ministerie van LNV (€ 15 mln), de Duurzaamheidsenveloppe
(€ 8 mln, diverse departementen), de enveloppe Innovatieprogramma’s
en toponderzoek (€ 5 mln, diverse departementen) en het project
Milieutechnologie (€ 5 mln, diverse departementen).2.2 Toelichting bij de ontvangstenartikelen1 Ontvangsten van het fondsArtikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten Ontvangstenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) OntvangstenStand vastgestelde begroting 20073 131 000Realisatie 20072 219 728Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)– 911 272De belangrijkste oorzaak van de mutatie ten opzichte van de ontwerpbegroting
2007 is de lagere productie als gevolg van de warme winter 2006–2007.
De olieprijzen waren in het kalenderjaar 2007 gemiddeld hoger dan geraamd.
Dit kwam echter door de hoge prijzen in het laatste kwartaal, die vrijwel
geen invloed meer op de kasinkomsten in 2007 hadden. In de eerste drie kwartalen
van het jaar 2007 was de gemiddelde olieprijs lager dan geraamd, 66 $ per
vat. De lage dollarkoers drukte voorts de olieprijs in euro’s. Kengetallen aardgasraming (x € mln) Raming Ontwerpbegroting 2007Realisatie
2007VerschilPrijsgegevens   Euro/dollarkoers1,251,370,12Olieprijs in dollar per vat70,072,52,5Hoeveelheidgegevens (mrd m3)   Nederlandse productie8068– 12Ontvangsten aardgasbaten (mld €)   Niet belasting middelen:10 1007 8722 228-EZ-begroting6 9695 6521 317-Fes3 1312 220911Artikel 22 Voeding uit incidentele baten Ontvangstenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) OntvangstenStand vastgestelde begroting 2007564 114Realisatie 2007587 678Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)23 564Volledigheid ontvangstenDe in 2007 gerealiseerde vervreemdingen van staatsdeelnemingen en veilingen
van rechten alsmede de hiermee gemoeide verkoopkosten zijn gebaseerd op de
beschikbare, door de departementen verstrekte en door hun Departementale Accountants-
of Auditdiensten (DAD’s) gecontroleerde opgaven. Op basis van deze opgaven
is de omvang van de in 2007 gerealiseerde rentevrijval bepaald. Voorzover
nagekomen informatie bijstellingen noodzakelijk maakt, zullen deze in 2008
worden verwerkt.Berekeningswijze Fes-voedingDe netto hoofdsom van vervreemdingen van staatsdeelnemingen wordt in mindering
gebracht op de staatsschuld, gerekend vanaf de dag waarop deze hoofdsom daadwerkelijk
op een rekening van het Rijk is bijgeschreven. De rentevrijval die dit tot
gevolg heeft, wordt berekend vanaf de dag van ontvangst, verminderd met eventuele
dividendderving. De dividendderving wordt vastgesteld conform de van de departementen
ontvangen en door de DAD’s gecontroleerde opgave. De netto opbrengst
van veilingen wordt ten gunste van het Fes gebracht via een annuïteit
met een looptijd die overeenkomt met de looptijd van de geveilde vergunning.Realisatie 2007Een belangrijk deel van de ontvangsten in 2007 bestaat uit de doorwerking
van vervreemdingen en veilingen in voorgaande jaren (€ 564,0 mln).
Daarnaast is in 2007 een deel van het belang van het Rijk in TNT, SDU, Connexxion
en in NOVEC vervreemd. Dit heeft geleid tot een netto rentevrijval in 2007
van ca. € 17,4 mln. Verder zijn er zero base ontvangsten ter waarde
van € 5,8 mln gerealiseerd.Daarnaast is bij de realisatie over het jaar 2007 een reeds bekende bijstelling
naar aanleiding van een correctie over de realisatie over het jaar 2006 verwerkt
(€ 0,5 mln).SaldiArtikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo Uitgavenraming vastgestelde begroting
versus realisatie (x € 1000) Uitgaven (eindsaldo)Ontvangsten
(beginsaldo)Stand vastgestelde begroting 20073 786 4413 613 420Realisatie 20074 667 0904 148 655Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)880 649535 235Het voordelig eindsaldo is gelijk aan het positieve verschil in enig jaar
tussen de ontvangsten (eventueel inclusief batig beginsaldo) en de uitgaven
(eventueel inclusief nadelig beginsaldo).Het verschil tussen de stand in de vastgestelde begroting 2007 en de realisatie
ontstaat door mutaties bij de ontvangsten en de uitgaven en de uiteindelijke
realisatie van het eindsaldo 2006. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten leiden
daarbij tot een hoger voordelig eindsaldo en omgekeerd.De mutatie in het voordelig beginsaldo is het gevolg van de realisatie
2006 die na Miljoenennota 2007 tot stand is gekomen. Specificatie(x € 1 000)Stand in vastgestelde begroting 2007 3 786 441Mutaties in eerste suppletore begroting: – 937 483– per saldo hogere uitgaven– 355 962 – per saldo lagere ontvangsten (incl. hoger voordelig
eindsaldo 2006)– 581 521 Mutatie in tweede suppletore begroting: 1 244 358– per saldo lagere uitgaven1 140 736 – per saldo hogere ontvangsten103 622 Mutatie in slotwet: 573 774– per saldo lagere uitgaven448 348 – per saldo hogere ontvangsten125 426 Realisatie 4 667 0903 Saldibalans Saldibalans per 31 december 2007 van
het Fonds economische structuurversterking(bedragen x € 1 mln)Uitgaven ten laste van de begroting2 289,0Ontvangsten ten gunste
van de begroting2 807,4Rekening-courant RIC ultimo 20074 667,1Rekening-courant RIC ultimo
20064 148,7Totaal6 956,1Totaal6 956,1Omdat regelgeving op het punt van autorisatie voorschrijft dat uitgaven
in de jaarrekening altijd naar boven en ontvangsten rekenkundig worden afgerond,
is de optelling van de uitgaven in de jaarrekening altijd hoger dan de werkelijke
begrotingsbelasting. Daardoor zijn de saldo’s rekening-courant in werkelijkheid
iets hoger dan in de jaarrekening. Zodra dit verschil significant wordt, zal
de Fes-begroting hiervoor worden gecorrigeerd.Toelichting (bedragen x € 1 000)Uitgaven ten laste van de begroting (€ 2 288 971)Betreft de in 2007 verrekende bijdragen aan andere departementen.Rekening-courant RIC ultimo 2007 (€ 4 667 090)Saldo op valutadatum 31 december 2007.Ontvangsten ten gunste van de begroting (€ 2 807 406)Betreft de in 2007 verrekende ontvangsten.Rekening-courant RIC ultimo 2006 (€ 4 148 655)Saldo op valutadatum 31 december 2006.BIJLAGE ISpecificatie
toezeggingsbrievenTen behoeve vanToegezegd
(mln)Betaald t/m 2007 (mln)StatusV&V Impuls2 777,32 777,3afgerondOverig V&V IF887,6887,6 Overig V&V VROM11,311,1afgerondVoorfinanciering GIS169,0169,0 Hubertustunnel11,411,4afgerondEnveloppe mobiliteit492,0492,0afgerondAmendement Snijder-Hazelhoff50,019,7 Bodemsanering VROM136,1135,0afgerondBodem V&V/VINEX69,569,7afgerondBodem NS22,722,7afgerondNOBIS11,311,3afgerondHPCN15,915,3afgerondAgro-ketenmanagement13,613,6afgerondTransporttechnologie15,915,9afgerondOndergronds bouwen18,218,2afgerondLWI18,218,1afgerondMIBITON9,19,0afgerondMainport Rotterdam11,311,3afgerondMarin45,445,4afgerondKenniswijk33,729,5 Betuweroute2 814,42 814,4afgerondHSL1 710,31 710,3 SWAB549,4549,4afgerondBereikbaarheid/voorfinanciering4 281,84 281,8 Nieuwe Sleutelprojecten341,340,7 Milieutechnologie (EET)/SPS IS72,664,0 Milieutechnologie (ProMT)45,421,1 Kennis NIDO12,712,7afgerondKennis SKB15,915,9afgerondKennis OLS4,14,1afgerondKennis experiment. faciliteiten11,311,3afgerondKennis Gigaport64,464,4afgerondKennis Konnekt15,915,9afgerondKennis EMR15,915,9afgerondKennis Watergraafsmeer13,613,6afgerondKennis Biomade6,86,8afgerondKennis Technocentra91,162,7 KLICT13,213,2afgerondDelfts kenniscluster19,119,1afgerondBereikbaarh en stedelijke ontwikkeling3 494,53 494,5 Impuls 2001: Kennis491,6348,3 Natuur milieu en stedelijke ontwikkeling (bedrijventerreinen)47,747,7 Kennis onderzoek en innovatie (EZ)238,7182,4 Kennis onderzoek en innovatie (OCW)119,485,1 BIRK&Saneringsregeling343,6160,1 BIRK (VenW)70,118,2 BIRK Narionale Landschappen (LNV)15,1  FES-brug1 540,11 540,1afgerondICES/KIS-3 impuls801,2412,3 Modernisering VMBO scholen, OCW283,7255,2 Modernisering VMBO scholen, LNV16,316,3 VVE19,010,0 Beroepskolom MBO, OCW76,776,7afgerondBeroepskolom MBO, LNV4,34,3afgerondInnovatievouchers60,012,4 Faciliteiten nanotechnologie (cleanrooms)17,017,0afgerondHolst Center40,020,7 Technostarters12,04,5 Plantkundig onderzoek9,02,0 TNO Automotive10,810,8afgerondSleutelgebieden40,06,7 Westerschelde (inrichten EHS)30,08,0 Zuidas100,0  Monumenten (restauratie rijksmonum.)100,0100,0 Malta (archeologisch bodemonderzoek)10,02,9 Topinstituut Farma130,816,1 Bodemsanering, VROM50,313,3 Luchtkwaliteit VROM391,5226,6 Luchtkwaliteit V&W (roetfilters)9,69,6 Luchtkwaliteit LNV1,91,1 Transgene gewassen10,11,5 Grootschalige researchfaciliteiten100,760,1 Transitie samenwerking TU’s50,310,1 Inn.progr. en toponderzoek-GATE10,13,1 Inn.progr. en toponderzoek-Haaglanden3,00,5 Inn.progr. en toponderzoek-Phytophthora10,01,8 Inn.progr. en toponderzoek-WCFS+33,23,7 Inn.progr. en toponderzoek-scheidingstechnologie PPS15,11,8 Inn.progr. en toponderzoek-technostarters in de creatieve industrie5,01,1 Inn.progr. en toponderzoek-potato genoom sequencing3,00,6 Inn.progr. en toponderzoek-TTI Groene Genetica20,10,5 Inn.progr. en toponderzoek-VIA(ICT schil CT infobox), Just3,1  Inn.progr. en toponderzoek-VIA, BZK1,9  Inn.progr. en toponderzoek-uitwerking voorstel RSV1,01,0 Inn.progr. en toponderzoek-uitwerking voorstel/init. kn Passie3,73,7 Inn.progr. en toponderzoek-uitwerking voorstel NICIS0,80,8afgerondInn.progr. en toponderzoek-uitwerking voorstel/init. kn ITER3,63,6 Inn.progr. en toponderzoek-uitwerking voorstel/init. kn Delta-instituut3,73,7 Vit. Infra-compartimentering dijken2,00,2 Vit. infra-cybercrime4,02,8 Vit. infra-centrale technische fall back voorziening5,05,0 Vit. infra-bescherming tegen elektronische aanvallen1,5  Vit. infra-nationaal adviescentrum vitale infrastructuren (NAVI)5,00,3 Vit. infra-XIRAF2,30,5 Vit. infra-reconstructie dmv 3D camerabeelden2,90,7 Vit. infra-CBRN-security1,40,8 Vit. infra-cameratoezicht sensoring en triggering1,0  Vit.infra-bescherming OV tegen terroristische aanslagen5,04,7 MS&ICT-Madonna1,20,6 MS&ICT-Koala1,21,1 MS&ICT-Opschaling beveiligingsketens1,21,2 MS&ICT-Contentstimuleringsregeling1,2  MS&ICT-MulitModaal Mobiliteitsplatform1,20,8 MEP993,62,7 Bijdrage systeemkosten tolheffing100,7  MS&ICT-Frequentie Nu: Games Atelier0,50,3 MS&ICT- Groeien door Games1,20,5 MS&ICT- Leren in een virtuele wereld1,20,5 MS&ICT- Games to learn1,10,1 MS&ICT- LOGO0,60,1 MS&ICT- Virtuele games als uitdagend Leermiddel1,10,1 MS&ICT-Telemedisch Centrum Nederland1,20,6 MS&ICT-Landelijke uitrol sectorspecifiek EPD1,00,2 MS&ICT-Opschaling VideoTeleconsult in de revalidatiezorg1,00,2 MS&ICT-Business games a la carte1,20,6 MS&ICT-Slimmer veilig0,8  MS&ICT-Beste Zorg Beloond1,0  MS&ICT-Toegankelijke Internetbehandeling0,6  Duurzaamheid-UKR15,4  Duurzaamheid-Biobrandstoffen12,52,3 Duurzaamheid-Europese aanbestedingsregeling CO2 opslag60,00,2 Duurzaamheid-UKR CO2 afvangtechnologie20,0  Duurzaamheid-Energietender in Technopartner Seed Faciliteit8,0  Duurzaamheid-Innovatieprogramma duurzaam openbar busvervoer10,0  Duurzaamheid-ophogen budget EOS Demoregelingtender2,6  Duurzaamheid-Verhoging van het budget voor vierde tender UKR25,0  Duurzaamheid-Energiebesparingstender URK10,0  Duurzaamheid-Innovatieve Energiebesparing en Duurzame WGO28,5  Duurzaamheid-Energy Efficiency Bedrijfsleven19,0  Duurzaamheid-Verhoging budget besparingstender UKR4,1  Parelsnoer35,011,8 Impuls veterinaire aviaire influenza10,0  TTI watertechnologie17,52,9 NICIS15,00,8 Centre for Translational Molecular Medicine75,01,7 ITER15,015,0 RSV27,9  Rendement&excellentie50,0  Investeringsagenda beta&techniek60,013,3 Leren door te experimenteren25,00,9 Leerwerktrajecten voor jongeren op maat26,326,3 Fonds «versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven»
(incl. Regie regionale keten)27,51,6 EVC trajecten en procedures10,510,2 EVC trajecten Leren en Werken5,02,0 Docentstages in het bedrijfsleven16,016,0 Leermateriaal en examenmateriaal29,529,5 Beelden voor de toekomst154,212,4 Onderwijs&ondernemerschap20,0  VVE (versnelling)45,09,4 Programma filevermindering (betere benutting hoofdwegen)65,015,2 Dynamisch verkeersmanagement (betere benutting hoofdwegen)50,0  Slimme benuttingsmaatregelen spoor20,0  Groninger pijpleiding9,01,0 Luchtkwaliteit Lokale maatregelen150,7  Kennis voor klimaat50,0  Biomedical materials45,01,0 Genomics245,0  Quick Wins Wegen/Aanpak knooppunten50,0  Praktijkproef verbetering doorstroming A10 Amsterdam50,0  Quick Wins Vaarwegen55,0  Luchtkwaliteit VROM (nieuw geld)150,0  Totaal uitgaven26 734,121 919,0 BIJLAGE IIMonitoringsrapportage Fes 2007(periode 2005 tot en met
2007)BereikbaarheidMet uit het Fes gefinancierde bereikbaarheidsmaatregelen wordt onder meer
beoogd de bereikbaarheid en de leefbaarheid in Nederland en meer specifiek
de Randstad te verbeteren. Als gevolg van de economische groei en de toegenomen
mobiliteit staat deze bereikbaarheid continu onder druk.Het pakket van bereikbaarheidsmaatregelen behelst o.a. de volgende onderdelen:1. Investeringsimpuls 1994 (V&W/IF)2. Samenwerking aan Bereikbaarheid en Transport in Balans (SWAB/TIB) (V&W/IF)3. Impulsbrief 1998 (V&W/IF)4. Investeringsimpuls Regeerakkoord 1998 (V&W/IF)5. Bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling (V&W/IF)6. Enveloppe Mobiliteit (V&W/IF)7. Amendement Snijder-Hazehoff (V&W/IF)8. Project Mainport Rotterdam (PMR/IF)9. Programma filevermindering (V&W/IF)10. Dynamische Verkeersmanagement (V&W/IF)Projecten waar de planning afwijkt en/of belangrijke budgettaire verandering
op zijn getreden:Ad 9. Programma filevermindering (V&W/IF)Bestuurlijke afstemming met de regio en langere voorbereidingstijd in
verband met het innovatieve karakter van de deelprojecten (o.a. maatregelen
Ring A10) leidt tot vertraging.Ad 10. Dynamische Verkeersmanagement (V&W/IF)De landelijke en regionale projecten zijn vertraagd. Uitwerking, contracteren,
marktfase en realisatie van deze grootschalige projecten vergen meer tijd
dan voorzien.Vitale stedenHet investeringsthema Vitaliteit Steden heeft als doelstelling de economische
structuur in de steden te versterken en de leefbaarheid in de steden te vergroten.Vitaliteit Steden behelst o.a. de volgende onderdelen:1. Sleutelprojecten (VROM)2. Natuur, milieu en stedelijke ontwikkeling (EZ)3. BIRK (VROM en V&W/IF)Projecten waar de planning afwijkt en/of belangrijke budgettaire verandering
op zijn getreden:Ad 1. Sleutelprojecten (VROM)De onderhandelingen tussen de gemeente, Rijk en NS duren langer dan voorzien.
De onzekerheid in verband met moment van oprichting NV Zuidas speelt mee.Ad 2. BIRK A2 Maastricht (V&W/IF)De lagere uitgaven wordt veroorzaakt door een gewijzigde planning van
de onroerend goedaankopen.Milieu en WaterBij het investeringsthema Milieu en Water is sprake van o.a. de volgende
uiteenlopende programma’s:1. Bodemsanering (VROM)2. Milieutechnologie: IS-regeling en ProMT-regeling (EZ, VROM)3. Luchtkwaliteit (VROM, V&W, LNV)4. Groninger pijpleiding (VROM)Projecten waar de planning afwijkt en/of belangrijke budgettaire verandering
op zijn getreden:Ad 1. Bodemsanering (VROM)De wijzigingen in de uitvoering van het programma bodemsanering zijn substantieel.
Locaties zijn geïdentificeerd maar overeenkomst tussen het bevoegd gezag
en de betrokken partijen vergt meer tijd dan voorzien.Ad 3. Luchtkwaliteit (roetfilters) (V&W)Het budget voor roetfilters is onderuitgeput. Dit komt omdat er minder
roetfilters zijn ingebouwd dan voorzien. Een deel van het beschikbaar budget
is bij Najaarsnota ingeleverd (€ 2,5 mln EUR).Westerschelde (inrichting EHS) (LNV)Er is vertraging opgestreden naar aanleiding van het debat over het natuurherstelplan
in de Tweede Kamer (dec. 2007) waarbij door de Tweede Kamer is aangegeven
dat grondverwerving op vrijwillige basis plaats moet vinden. Vrijwillige grondverwerving
kost meer tijd.Ruimtedruk & ruimtelijk kwaliteitHet investeringsthema Ruimtedruk en kwaliteit bestaat uit de volgende
projecten/programma’s:1. Glastuinbouw (LNV)2. Reconstructie/ kwaliteitsimpuls zandgronden (LNV)3. Malta (OCW)Projecten waar de planning afwijkt en/of belangrijke budgettaire verandering
op zijn getreden:Ad 3. Malta (OCW)De invoering van het verdrag van Malta in Nederland heeft verdere politieke
vertraging gekend. Uiteindelijk is de wet op 1 september 2007 in werking getreden.
De besteding van de middelen voor excessieve opgravingskosten als gevolg van
dit verdrag is ook vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke raming.Duurzame energieHet investeringsthema Duurzame energie bestaat uit de volgende projecten/programma’s:1. Duurzaamheid -biobrandstoffen, UKR (V&W, EZ)2. MEP (EZ)Projecten waar de planning afwijkt en/of belangrijke budgettaire verandering
op zijn getreden:Ad 2. MEP (EZ)De MEP-bijdragen zullen in latere jaren plaatsvinden, aansluitend bij
de liquiditeitsbehoefte.Onderwijs, Kennis & InnovatieIn een kenniseconomie wordt de mate waarin welvaart wordt voorgebracht
voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit en productiviteit van onderwijs,
wetenschap en technologie. Belangrijk daarbij zijn de kwaliteit van de beroepsbevolking,
de kwaliteit van en de vernieuwing in het wetenschappelijk onderzoek, maar
ook de mate waarin dat onderzoek wordt geabsorbeerd door innoverende ondernemingen.Het pakket Onderwijs, Kennis & Innovatie bestaat o.a. uit de volgende
onderdelen:1. ICT en Onderwijs (OCW)2. Kaderregeling Technocentra (OCW)3. Kennis, Onderzoek en Innovatie (EZ, OCW)4. Kenniswijk (EZ)5. Funderend onderwijs (OCW, LNV, EZ)6. Innovatieprogramma en toponderzoek (diverse departementen)7. Vitale Infrastructuur projecten (diverse departementen)8. MS&ICT (OCW, VWS, V&W)9. Diverse onderwijs programma’s (OCW, EZ, LNV)10. Sleutelgebieden (EZ)11. Overige (diverse departementen)Projecten waar de planning afwijkt en/of belangrijke budgettaire verandering
op zijn getreden:Ad 3. Holst (EZ)Het project is vertraagd. De vertraging is veroorzaakt door opstartproblemen:
o.a. het aannemen van personeel heeft extra tijd gekost. Een verdere vertraging
wordt niet verwacht. Het programma ligt inhoudelijk nu goed op koers.Ad 5. VMBO/Funderend onderwijs/ Voortgezet onderwijs
(OCW)Het betreft hier het bedrag van in totaal € 300 mln met de bestemming
praktijkgerichte leeromgeving en brede scholen (€ 150 mln in 2006
en € 150 mln in 2007). Het grootste gedeelte van dit bedrag is primair
gereserveerd voor het inrichten van een praktijkgerichte leeromgeving in VMBO
en praktijkonderwijs(€ 237 mln). Voorts is € 36 mln besteed
aan de stimulering van Brede scholen in het PO en € 27 mln voor
praktijklokalen in het Voortgezet speciaal onderwijs. Van het eerstgenoemde
bedrag bleef na uitvoering van de regeling € 37 mln over.1) € 12 mln hiervan is besteed aan een regeling in het vmbo
voor de achterblijvers. Met andere woorden, vmbo-scholen die onder de doelgroep
van de primaire regeling vallen, maar geen aanvraag hebben ingediend.2) € 2 mln is besteed aan Brede scholen PO.3) Het resterende bedrag van € 23 mln is bij Voorjaarsnota 2007
aangevuld met € 17 mln (dus totaal € 40 mln). De € 40
mln is besteed aan Genomics en beschikbaar gesteld aan de stimulering van
Brede scholen in het PO. Het feitelijk stimuleren van Brede scholen in het
PO, o.a. het creëren van 2500 combinatiefuncties, zal vanaf 2008 plaatsvinden.Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek
-WCFS+ (EZ)De start van het WCFS+/TopInstituut Food and Nutrition (TIFN) heeft eind
2006 plaatsgevonden. De start is enigszins vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke
planning van WCFS+/TIFN vanwege het kabinetsbesluit op basis van de beoordelingen
door het CPB en de Commissie van Wijzen ICES/KIS begin december 2005 dat een
verbeterd projectplan moest worden ingediend. Op basis van dit verbeterde
projectplan heeft het kabinet eind april 2006 besloten onder voorwaarden Fes-middelen
toe te kennen aan WCFS+/TIFN. Eén van de Fes-voorwaarden was het met
voorrang voltooien van het plan voor Food & Nutrition Delta fase 2 voor
kennisuitwisselingen met bedrijven die niet deelnemen aan het TIFN programma,
waaronder het MKB. Dit plan is eind juni 2006 ingediend en in juli positief
beoordeeld. Op basis daarvan is het WCFS+/TIFN in oktober 2006 door EZ gecommitteerd.
De planning van de Fes-middelen is vervolgens in lijn gebracht met de nieuwe
TIFN-begroting en dit is verwerkt in de EZ-begroting voor 2008.Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek
-Topinstituut Pharma (VWS)Er is vertraging opgetreden omdat de opstartfase langer heeft geduurd
dan voorzien. Met name de juridische contracten hebben meer tijd gevergd.
Per 1 januari 2008 zijn 41 van de 44 projectcontracten getekend.Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek
-scheidingstechnologie (EZ)Er is vertraging opgetreden omdat de opstartfase langer heeft geduurd.
Onder andere de juridische contracten en het opzetten van de organisatie vergden
meer tijd. Wat betreft het laatste is voor het PPS Scheidingstechnologie een
nieuwe organisatie (DSTI) opgezet, met noodzakelijke activiteiten m.b.t. de
inrichting van de organisatiestructuur, de huisvesting, de voorzieningen en
bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden.Ad 6. Innovatieprogramma’s en toponderzoek –
TTI Groene Genetica (LNV)Er is vertraging opgetreden bij de uitvoering van een voorhang procedure,
waarbij het parlement toestemming moet verlenen voor de oprichting van de
Stichting Groene Genetica.Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek –
Haaglanden (V&W/IF)Dit project heeft enige vertraging opgelopen door aanbestedingsproblemen
bij de gemeente Haaglanden.Ad 6. Innovatie programma’s en toponderzoek –
VIA (ICTschil CT infobox) (BZK)In het algemeen geldt dat de voortgang van het programma nog enigszins
achterblijft op de prognoses. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de nogal
moeizame samenwerking tussen de projecten Kennisontwikkeling in Modellen (KiM)
en Patroonherkenning.De businesscases van de projecten zijn ongewijzigd gebleven, maar projectspecifiek
vindt er momenteel een verschuiving in de focus en scope van de projecten
plaats, wat consequenties heeft voor de planning (tijd, geld en kwaliteit).Onlangs is besloten de projecten KiM en Patroonherkenning meer snelheid
te laten maken. Na een lange aanloop bij het project KiM bevindt het merendeel van de deelprojecten zich in een startfase. Aandachtspunten
bij dit project zijn dan ook het «doorpakken» op de deelprojecten
en deze naar de initiatiefase trekken en daarnaast het beheersen van de afhankelijkheid
naar de operationele diensten. Vanuit de leiding van het KLPD is hier meer
aandacht voor gekomen.Ook in financieel opzicht is er sprake van een achterblijven op de prognose
voor 2007. In 2007 zijn nog geen middelen aangewend.Ad 7. Vitale Infrastructuur – bescherming tegen
elektronische aanvallen (BZK)Een van de belangrijkste problemen op het gebied van ICT beveiliging is
het duiden van het actuele dreigingniveau. Project BEA realiseert technische
middelen om de benodigde gegevens te verzamelen. Het gaat hierbij om verdere
ontwikkeling van het open source product Argos; een systeem dat zich opzettelijk
laat aanvallen om aanval en aanvaller te bestuderen. Argos is ontwikkeld aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU).Het project heeft vertraging opgelopen in verband met langdurige onderhandelingen
met de VU en afwezigheid/wisseling van projectleiders. Besloten is om de onderhandelingen
met de VU stop te zetten en over te gaan naar een aanbestedingstraject.Door de afgebroken onderhandelingen is het budget in 2007 niet aangesproken
en wordt het doorgeschoven naar 2008.Ad 7. Vitale Infrastructuur – National adviescentrum
vitale infrastructuur (NAVI) (BZK)Het NAVI kent een FES-budget van € 5 mln voor de periode 2005–2009.
In 2006 en begin 2007 zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van
het NAVI. In november 2007 is het NAVI geopend door de Minister van BZK. Door
het laat in 2007 operationeel worden van het NAVI is slechts een deel van
het budget voor 2007 uitgeput. Aangezien 2008 en 2009 de eerste jaren zullen
zijn dat het NAVI volledig operationeel zal zijn, zullen de resterende middelen
uit 2007 (ca. € 1 mln) alsnog in 2008 (en later) noodzakelijk zijn
voor verbetering en verbreding van het producten- en dienstenpakket.Ad 7. Vitale Infrastructuur – XIRAF (Justitie)De oorzaak van de onderuitputting ligt in het feit dat het erg lang heeft
geduurd voordat er voor enkele posities binnen het onderzoeksteam geschikte
kandidaten gevonden waren. Redenen hiervoor zijn het gewenste opleidings-
en kennisniveau, maar ook de verplichte screening van nieuwe collega’s.Ad 7. Vitale Infrastructuur – 3D-camerabeelden
(Justitie)De onderuitputting en de kleine achterstand in de planning wordt veroorzaakt
door 2 factoren:1. Het heeft lang geduurd voordat de opdrachtbeschrijving voor het fundamentele
onderzoek voldoende is ingebed in de wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s
van de projectpartners om tot aanstelling over te kunnen gaan van promovendi.2. Het heeft lang geduurd om duidelijk te krijgen hoe en bij welke projectpartners
de projectmedewerkers het beste ingezet kunnen worden.Ad 7.Vitale Infrastructuur – Project CBRN-security
(Justitie)In 2007 heeft de nadruk in het project CBRN-security gelegen op het starten
van de invoering van proportionele maatregelen bij risicovolle CBRN-onderzoeksinstellingen
gericht op bescherming van opslag en transport van CBRN-agentia en bescherming
van CBRN-kennis. Na identificatie van deze instellingen in 2005 en 2006 zijn
de verschillende verantwoordelijke ministeries gestart met het maken van afspraken
met de instellingen over de treffen maatregelen (210 000 RIVM in 2005).
In een aantal instellingen is reeds gestart met het treffen van deze maatregelen.
Om de juiste maatregelen te kunnen vaststellen is in 2006 een aantal standaard
maatregelenpakketten voor bepaalde type instellingen (zoals ziekenhuizen,
laboratoria, universiteiten) ontwikkeld (225 000 CAP etc in 2006).In 2007 is de ministeries van VWS, VROM en LNV financiële ondersteuning
geboden om de projecten gericht op het treffen van maatregelen bij CBRN-instellingen
onder condities de juiste impulsen op gebied van projectmanagement en kennis
te geven. De NCTb heeft in 2007 de trajecten security onderzoeksinstellingen,
informatie, voorlichting en grenscontrole verder vormgegeven. Ook is in 2007
in nauwe samenwerking met de EC en de EU een vertrouwelijke CBRN-werkconferentie
georganiseerd waarin producten zijn uitgewisseld en waarin intelligence is
gedeeld. Gevolg van deze conferentie is dat vele producten, zoals opleidingsmodules,
niet meer ontwikkeld hoeven te worden, maar kunnen worden verkregen van buitenlandse
collega’s.Ad 7. Vitale Infrastructuur – Compartimentering
dijken (V&W/IF)Er is een vertraging in de aanbesteding opgetreden o.a. door een nieuwe
werkwijze van de Delta Instituut.Ad 9. Leren door te Experimenteren (OCW)Voorjaar/zomer 2007 is een drietal onderzoeken/experimenten gestart in
het kader van dit programma onder andere t.a.v. ICT en de werkdruk van leraren.
De doelstellingen van experimenten ten behoeve van evidence based onderwijsbeleid,
te weten efficiency en hoogbegaafdheid zijn gekoppeld aan de onderwijsthema’s
uit de kabinetsbeleidsagenda die medio 2007 bekend werden. Deze koppeling
heeft enige vertraging veroorzaakt. Het uitzetten van experimenten wordt via
de Europese aanbestedingsvorm van een prijsvraag nu opgepakt.Ad 9. Rendement & excellentie (OCW)Dit project gaat vertraagd in uitvoering (2008 in plaats van 2007). Het
project heeft vertraging opgelopen omdat er meer tijd nodig was voor de preciese
invulling van het project. Uitstel is veroorzaakt door een discussie tussen
OCW en EZ over de reikwijdte van de toe te passen ruimte voor collegegelddifferentiatie
en selectie binnen de voorstellen. Discussie is beslecht en is overgegaan
tot een subsidieregeling.Ad 9. Beelden voor de Toekomst (OCW)De uitvoering van het project Beelden voor de Toekomst zou begin 2007
van start gaan maar is met een half jaar vertraagd. Dit komt door overleg
tussen OCW en het uitvoerende consortium over de oprichting van het consortium
en de formulering van de precieze voorwaarden voor de subsidieverlening. Begin
juli 2007 is een consortiumovereenkomst getekend, is de subsidie toegekend
en is het project van start gegaan.Ad 11. Transitie samenwerking Technische Universiteiten
(OCW)Project gaat één jaar vertraagd in uitvoering (2007 in plaats
van 2006) o.a. in verband met het laat aantrekken van hoogleraren eind 2006.
Er zijn hierdoor dus ook amper kosten gemaakt in 2006. De looptijd zal ook
een jaar verschuiven naar 2011 in plaats van 2010. Inmiddels is tussen EZ,
CFI en de drie TU’s in 2007 akkoord bereikt op alle onderdelen van het
project en is samenwerking van start gegaan.Ad 11. TTI Watertechnologie (EZ)De behandeling van de aanvraag is verlaat waardoor het project vertraging
heeft opgelopen.Ad 11. Centre for Translational Molecular Medicine
(EZ)Het Centre for Molecular en Translational Medicine (CTMM) is in september
2007 van start gegaan. Bij het opstellen van de definitieve subsidieaanvraag
heeft CTMM een vertraging opgelopen van zes maanden. Met name de onderhandelingen
met de kennisinstellingen over de verdeling van de met het CTMM-onderzoek
te verwerven octrooirechten hebben veel tijd in beslag genomen. Dit tijdrovende
traject is in september 2007 afgerond met het versturen van de subsidiebeschikking
door SenterNovem. CTMM heeft sindsdien verder gewerkt volgens planning. Medio
november jl. is de eerste tender afgesloten; in het komend voorjaar zal door
het CTMM het besluit worden genomen over de toekenning van de eerste serie
projecten. Hiermee ligt dan de inzet van de eerste tranche, waarvoor een subsidie
van € 75 mln beschikbaar is, vast. Op basis van dit eerste resultaat
kan een besluit worden genomen over de vrijgave van de reservering van de
tweede subsidietranche van € 75 mln.Ad 11. Biomedical materials (EZ)De besluitvorming over de inzet van de Fes-middelen voor kennis en innovatie
is ten tijde van de Kabinetswisseling vertraagd, waardoor het kabinetsbesluit
om BMM te ondersteunen pas op Prinsjesdag 2007 bekend is gemaakt. BMM heeft
in januari 2008 de eerste call geplaatst en is dus momenteel geheel operationeel.BIJLAGE IIISpecificatie
Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie(x € 1 000)RamingRealisatieVerschilBegr.Art.1. Bsik-projecten     Kennis Bsik VenW/IF13 63014 559929VenW/IFDiversKennis Bsik VWS8 6464 643– 4 003VWS42Kennis Bsik EZ61 03142 377– 18 654EZ2 en
4Kennis Bsik OCW44 54234 973– 9 569OCW16Kennis Bsik VROM20 00014 881– 5 119VROMDiversKennis Bsik LNV6 0005 965– 35LNV07.142. Diverse onderwijs projecten     Kennis ICT en onderwijs47 77647 776–OCW10Kennis, onderzoek en innovatie18 88811 100– 7 788EZ2Kennis, onderzoek en innovatie11 94411 9473OCW16VMBO/funderend onderwijs128 335118 395– 9 940OCW1 en 3VMBO/funderend onderwijs8 1658 1727LNV26.13VVE9 5009 072– 428OCW1 en 19Rendement en excellentie5 000–– 5 000OCW7Investeringsagenda beta en techniek23 00013 277– 9 723OCW1, 3 en 6Leren door te experimenteren7 500947– 6 553OCW3Leerwerktrajecten voor jongeren op maat26 25026 250–OCW4Fonds beroepsonderwijs – bedrijfsleven9 7501 589– 8 161EZ3 en 5Leren en werken–2 0002 000OCW4EVC trajecten en procedures10 50010 201– 299OCW4Docentstages in het bedrijfsleven16 00016 000–OCW4Leermateriaal en examenmateriaal29 50029 500–OCW4Beelden voor de toekomst24 70012 190– 12 510OCW14Onderwijs en ondernemerschap5 000–– 5 000EZ3Versnelling VVE9 4009 375– 25OCW13. Inn. programma’s en toponderzoek     GATE2 0002 000–OCW16Haaglanden1 500520– 980IF11Phytophthora9751 192217LNV26.11WCFS+8 2503 718– 4 532EZ2Scheidingstechnologie PPS3 7501 392– 2 358EZ2Technostarters in de creative industrie1 2501 091– 159EZ2Potato genoon sequencing750550– 200LNV26.11TTI Groene Genetica2 800500– 2 300LNV26.13VIA (ICT schil CT infobox)1 900–– 1 900BZK5.1VIA400–– 400Just13Voorstel RSV–– 2 690– 2 690VWS41Voorstel Passie–730730Def25.30Voorstel Delta instituut–3 6503 650IF11Voorstel ITER–3 6463 646OCW164. Vitale Infrastructuur     Compartimentering dijken1 000208– 792IF11Cybercrime2 1001 911– 189EZ10Centrale technische fall back voorziening4 4004 400–BZK4.3Bescherming tegen elektronische aanvallen1 000–– 1 000BZK5.1NAVI2 000245– 1 755BZK15.2XIRAF600470– 130Just13Reconstructie dmv 3D camerabeelden900562– 338Just13CBRN-security1 400530– 870Just135. MS&ICT     Madonna–400400VWS42Koala–480480VWS42Opschaling beveiligingsketens–240240BZK4.2Frequentie Nu: Games atelier–325325OCW10Groeien door games–480480OCW10Leren is een virtuele wereld–480480OCW10Games to Learn–134134OCW10LOGO–142142OCW10Virtuele Games als uitdagend Leermiddel–127127OCW10TeleMedisch Centrum Nederland–626626VWS42Landelijke uitrol sectorspecifieke EDP–247247VWS42Opschaling Video Teleconsult–244244VWS42MultiModaal Mobiliteitsplatform–762762VenW35Business games a la carte–573573OCW106. Overig     Kenniswijk–2 5952 595EZ10Technocentra9 1369 024– 112OCW5Innovatievouchers23 00010 070– 12 930EZ2Holst Center14 00011 000– 3 000EZ2Technostarters4 0003 995– 5EZ2Plantkundig onderzoek1 9451 523– 422LNV21.12Sleutelgebieden8 7786 182– 2 596EZ2TTI Farma–10 00010 000VWS42Transgene gewassen1 2501 250–VROM29Grootschalige research faciliteiten30 64230 642–OCW16Transitie samenwerking TU’s10 06610 066–OCW7Parelsnoer11 75011 750–OCW16Impuls veterinaire aviaire influenza4 300–– 4 300LNV26.11TTI Watertechnologie7 0002 879– 4 121EZ2NICIS2 600838– 1 762WWI37.70CTMM15 0001 731– 13 269EZ2ITER–15 00015 000OCW16RSV4 500–– 4 500VWS42BMM–1 0001 000EZ2Totaal729 999604 619– 125 380  XNoot1Op de drempel van de 21e eeuw: het investeringsprogramma voor de ruimtelijk-economische
structuurversterking (1999 2010) (kamerstukken II, 1998–1999, 25 017
nr. 11, 23 oktober 1998). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31444-D-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl