Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief staatssecretaris over de veertiende Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 190

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

16-10-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

18106 nr. 190

09-10-2008

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamUitvoering kadeverhogingenHoogwatergeul Well-AijenSluitstukkadenVerschillende normenOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Gerelateerde publicaties

Kamerstuk 18106, nr. 190 b1Gerelateerde publicatie

 
 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 19 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 190BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 oktober 2008In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede namens
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de veertiende Voortgangsrapportage
Zandmaas en Grensmaas aan.1 De rapportage bestrijkt
de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008.Uitvoering kadeverhogingenDe belangrijkste doelstelling van de projecten Zandmaas en Grensmaas is
het verbeteren van de bescherming van inwoners van Limburg en Noord-Brabant
tegen hoogwater in de Maas. Voor 70% van de bewoners langs de Zandmaas
wordt de hoogwaterbescherming met voorrang gerealiseerd. Over een totale lengte
van circa 40 kilometer worden daartoe kaden in de stedelijke gebieden van
Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar aangelegd en verhoogd. Eind 2007
was circa 90% van de betreffende kaden op hoogte.Het streven was om ook de resterende 10% kaden zo snel mogelijk
te realiseren, bij voorkeur voor de start van het hoogwaterseizoen 2008/2009.
In de eerste helft van 2008 werd duidelijk dat dit voor drie kadevakken niet
zou lukken: een kadevak in Venlo-Blerick, een klein deel van het traject Haven
Heijen in de gemeente Gennep en een kadevak in het centrum van gemeente Gennep.
De afronding van deze kadevakken (met een totale lengte van circa 1 km) schuift
door naar volgend jaar. Voor deze kadevakken zal in de toegezegde hoogwaterbescherming
worden voorzien met behulp van tijdelijke voorzieningen, zoals ook het afgelopen
hoogwaterseizoen is gebeurd.Vlak voor de peildatum van VGR 14 werd bovendien duidelijk dat mogelijk
ook een vierde traject, een kadevak in Venlo Centrum met een lengte van circa
175 meter, niet voor de start van het hoogwaterseizoen 2008/2009 kan worden
afgerond. Op dit traject bleek aanvullend onderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid
van «niet geëxplodeerde explosieven». Inmiddels
is duidelijk dat het terrein uit veiligheidsoverwegingen inderdaad nog niet
vrijgegeven kan worden. Het definitief op hoogte brengen van dit kadevak zal
daarmee ook doorschuiven naar volgend jaar. Er zijn tijdelijke voorzieningen
voorhanden om tijdens het komende hoogwaterseizoen de hoogwaterbescherming
ter plaatse te kunnen garanderen.Met uitzondering van deze vier kadevakken zullen de overige kadevakken
gerealiseerd zijn voor de start van het hoogwaterseizoen 2008/2009. Daarmee
zal dit najaar in totaal bijna 39 kilometer van de in totaal aan te leggen
40 kilometer aan stedelijke kaden gerealiseerd zijn.Hoogwatergeul Well-AijenZoals aangegeven in de VGR is de kans afgenomen dat de hoogwatergeul Well-Aijen
volgens het principe van zelfrealisatie tijdig en budgettair neutraal uitgevoerd
zal kunnen worden. Voor de beoogd zelfrealisator, Kampergeul BV, lijkt uitvoering
van de hoogwatergeul financieel alleen rendabel te zijn als de uitvoering
van de hoogwatergeul gecombineerd kan worden met uitvoering van het grotere
gebiedsplan ter plaatse, het plan Maaspark Well en de daarmee gepaard gaande
extra zandwinning. Het gebiedsplan Maaspark Well is een initiatief van onder
meer Kampergeul BV en de gemeente Bergen. De provincie Limburg ondersteunt
het plan.Ik heb in 2006 richting de betrokken partijen aangegeven de budgetneutrale
zelfrealisatie van de hoogwatergeul in combinatie met de gebiedsontwikkeling
Maaspark Well een kans te willen geven, maar daar wel belangrijke voorwaarden
aan te verbinden. Zo dient, vanwege mijn verantwoordelijkheid voor de hoogwaterbescherming
en mijn belofte aan de bewoners in het Maasdal, de hoogwaterbescherming ter
plaatse uiterlijk in 2015 gerealiseerd te zijn. Om dit te waarborgen ben ik
met Kampergeul BV in 2006 contractueel overeengekomen dat Kampergeul BV eind
2008 gestart moet zijn met de uitvoering van de hoogwatergeul. Daarnaast heb
ik onder meer duidelijk aangegeven dat de uitwerking van dit gebiedsplan voor
rekening en risico komt van de initiatiefnemers en/of de provincie Limburg.Geconstateerd moet worden dat de financiering van het Maaspark Well in
combinatie met de hoogwatergeul op dit moment nog niet rond is. Er is derhalve
ook nog geen finaal commitment van alle betrokken partijen voor de tijdige
realisatie van de hoogwatergeul en het Maaspark Well. Gelet op de resterende
tijd houd ik er rekening mee dat ik de realisatie van de hoogwaterbescherming
bij Well-Aijen eind 2008 zelf ter hand zal moeten nemen. Ik kan u wel melden
dat onlangs in bestuurlijk overleg de Provincie aangegeven heeft dat ze een
ultieme poging zal doen op korte termijn met de gemeente Bergen en Kampergeul
BV alsnog overeenstemming te bereiken over de uitvoering van het Maaspark
Well in combinatie met de hoogwatergeul.SluitstukkadenTijdens het Algemeen Overleg op 3 juni 2008 met de vaste commissie
voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en de commissie voor de Rijksuitgaven heb ik toegezegd u te informeren over
het overleg met de waterschappen over de hydraulische randvoorwaarden voor
de sluitstukkaden in relatie tot de toegezegde hoogwaterbescherming van 1:250. Ik kan u melden dat vertegenwoordigers van mijn ministerie overeenstemming
hebben bereikt met vertegenwoordigers van waterschap Roer en Overmaas, waterschap
Peel en Maasvallei en de provincie Limburg over een gezamenlijk uit te voeren
onderzoek naar de gevolgen van de eventuele toepassing van actuele hydraulische
randvoorwaarden in het Maasdal. De resultaten van het onderzoek zullen naar
verwachting begin 2009 beschikbaar komen. Daarnaast wordt op basis van de
Leidraad Rivieren een kader opgesteld voor het nadere ontwerp van de aan te
leggen sluitstukkaden. In de Aanbiedingsbrief bij VGR15 zal ik u informeren
over de besluiten die ik op basis van het onderzoek neem en over de eventuele
gevolgen die toepassing van het ontwerpkader heeft voor de scope sluitstukkaden.Verschillende normenVoorts heb ik u tijdens het eerder genoemde Algemeen Overleg toegezegd
nader in te gaan op het verschil tussen de norm van 1:250, zoals die is vastgelegd
in de Wet op de Waterkering (Wwk) voor het onbedijkte deel van de Maas en
de norm van 1:1250 die voortvloeit uit de Wet beheer rijkswaterstaatwerken
(Wbr).Voorop moet worden gesteld dat de Wwk en de Wbr elk een eigen, van elkaar
te onderscheiden, doel dienen. Er is dan ook geen sprake van discrepantie
tussen beide wetten en/of tussen de normen die aan deze wetten zijn gekoppeld
of hieruit voortvloeien.De Wwk regelt de beveiliging door waterkeringen tegen hoogwater van onder
meer grote rivieren. In de Wwk worden de te beschermen gebieden – de
zogeheten dijkringgebieden – specifiek aangeduid en wordt per gebied
een veiligheidsnorm bepaald. Voor het onbedijkte deel van de Maas is deze
veiligheidsnorm op 1:250 per jaar gesteld. Deze veiligheidsnorm zal in de
onbedijkte Maas worden bereikt ná uitvoering van alle rivierverruimingsmaatregelen
en de realisatie van de zogeheten sluitstukkaden: volgens de huidige planning
in 2015 voor de Zandmaas respectievelijk 2017 voor de Grensmaas. Het onderzoek
naar de sluitstukkaden waarover in de vorige paragraaf het een en ander is
opgemerkt, dient uitsluitsel te geven in hoeverre in de toegezegde veiligheid
wordt voorzien voor het hele Maasdal op basis van de actuele hydraulische
randvoorwaarden.De Wbr richt zich op een ander doel: namelijk op de bescherming van de
bij het rijk in beheer zijnde waterstaatswerken (zoals de rivier de Maas)
en de verzekering van een veilig en doelmatig gebruik daarvan. Het gaat dan
vooral om de bescherming van de aan een waterstaatswerk verbonden functies.
Bij een rivier betreft dit onder meer de waterafvoerende functie en het gebruik
van de rivier als vaarweg. Om de bij het rijk in beheer zijnde waterstaatswerken
goed te kunnen beschermen is het nodig de beheergrenzen van deze waterstaatswerken
te bepalen: binnen dit gebied kan het instrumentarium van de Wbr worden ingezet.
In het onbedijkte deel van de Maas is het beheergebied bepaald aan de hand
van de 1:1250 norm: tot het rivierbed en dus tot het beheergebied, wordt gerekend
het gebied dat door de rivier in beslag wordt genomen bij een afvoer die hoort
bij een kans van 1:1250 per jaar. Alle potentiële ingrepen die binnen
deze begrenzing worden beoogd, dienen te worden getoetst op hun effect op
het (waterafvoerend vermogen van het) riviersysteem. Indien dat effect negatief
is, kán dat een reden zijn een vergunning op grond van de Wbr te weigeren
of om daaraan specifieke voorwaarden te verbinden. Tot slot heb ik toegezegd u te informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de overdracht van de haven van Maasbracht door Rijkswaterstaat
aan de gemeente Maasgouw. Ik verwijs u hiervoor naar mijn brief aan u van
24 september 2008 (Kamerstuk 30 642, nr. 5).De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J. C. Huizinga-Heringa XNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-190.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl