Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief staatssecretaris met de 14e voortgangsrapportage inzake het Deltaplan Grote Rivieren (DGR), over het eerste halfjaar van 2002
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 120

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

23-10-2002

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

18106 nr. 120

17-10-2002

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVoortgang Deltaplan Grote RivierenFinanciën rijk Deltaplan Grote RivierenMaaswerken ICESRijkelse BemdenOverige aandachtspuntenOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 21 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 120BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 oktober 2002Hierbij doe ik u de 14e voortgangsrapportage inzake het Deltaplan Grote
Rivieren (DGR)1 over het eerste halfjaar 2002
toekomen, opgesteld conform de procedureregeling grote projecten.De inhoud van de voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren is in twee
delen gesplitst. Het deel over de voortgang van de dijkversterkingen en de
daarbij behorende rijksfinanciën is als bijlage 1 toegevoegd. De tweede
voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas is als bijlage 2 toegevoegd.Voortgang Deltaplan Grote RivierenBij de rapportage over de voortgang van de dijkversterkingen is mede gebruik
gemaakt van de 16e IPO-rapportage, met als peildatum 1 april 2002. Deze
rapportage heeft mijn ambtsvoorganger u separaat toegezonden per brief van
2 juli 2001 (TK 2001–2002, 18 106, nr. 117). Tussen 1 april
2002 en 1 juli 2002, de peildatum van de V&W-voortgangsrapportage,
hebben zich geen ontwikkelingen gemanifesteerd die de IPO-rapportage (peildatum
1 april 2001) substantieel beïnvloeden.Per 1 januari 2002 zijn de financiën voor de dijkversterkingsprojecten
van Rijkswaterstaat langs het IJsselmeer en Markermeer overgeheveld naar het
artikel IF 02.01 (Aanleg waterkeren). De voortgang van deze werkzaamheden
zal ik opnemen in het jaarverslag over het Infrastructuurfonds.Van de zogenaamde eerste tranche werken was
op de peildatum van 1 april 2002 alleen nog de bouw van de balgstuw Ramspol in volle gang, vanwege de geconstateerde beschadigingen
in de drie balgdoekconstructies. De balgstuw kan naar verwachting van het
IPO voor het stormseizoen 2002/2003 operationeel zijn.Het aantal projecten «veilig» van de tweede
tranche werken(1 april 2002) is ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage
gestegen naar 128 (was 123). Het aantal (deel)projecten die op de peildatum
van 1 april 2001 nog niet veilig waren, bedraagt 16. Het betreft 6 projecten
in het rivierengebied, 5 projecten langs het IJsselmeer en 5 projecten in
het deltagebied (inclusief kust en Waddengebied).Uit de 16e IPO-rapportage blijkt dat op de peildatum 1 april 2002
ruim 750 km waterkering (eerste en tweede tranche werken) reeds veilig is
(85% van het totaal aantal km).Het IPO verwacht dat eind 2002 circa 830 km (93%) waterkering veilig kan
zijn. Twee projecten – Dijken achter Ramspol, Andijk-Wervershoof –
kunnen volgens het IPO pas in 2003 veilig zijn. In 2004 zijn volgens het IPO
de vier projecten – Westervoortse dijk 2e deel, deel Dongemond, deel
Harlingen en Sliedrecht Kleindiep Baanhoek – veilig. De laatste projecten –
Zederik, Vianen, restant Harlingen en de Nieuwe Maasdijk te Krimpen a.d. Lek –
zijn pas in 2005 veilig.Voorzover mogelijk zullen voor de waterkeringen die thans nog niet als
veilig moeten worden beschouwd, voorzorgsmaatregelen worden getroffen om eventuele
risico's zoveel mogelijk te beperken.Financiën rijk Deltaplan Grote RivierenDe financiële verantwoording heeft betrekking op de rijksuitgaven
per 1 juli 2002.In de eerste helft van 2002 is door het rijk circa € 15 miljoen
uitgegeven.Op basis van de huidige inzichten blijkt dat het totale beschikbare budget
op het begrotingsartikel 03.04 van het Infrastructuurfonds toereikend is om
het DGR-programma te kunnen uitvoeren. Uitgangspunt is hierbij dat nog in
te dienen voorstellen bij Najaarsnota 2002 en Voorjaarsnota 2003 gehonoreerd
zullen worden. Deze voorstellen zijn erop gericht om het kasritme van het
beschikbare budget aan te passen aan het uitvoeringstempo.Maaswerken ICESVoor de financiering van de uitvoering van de maatregelen uit Zandmaas
pakket II is door mijn (voormalige) ambtsgenoot van het Ministerie van LNV,
ondersteund door mijn ambtsvoorganger, een ICES-claim ingediend van € 227
miljoen.Uit het Strategisch Akkoord blijkt echter dat er geen middelen aan de
ICES investeringsimpuls zijn toegekend. In de volgende voortgangsrapportage
wordt nader ingegaan op de consequenties hiervan ten aanzien van het bereiken
van de geformuleerde doelstellingen voor de Zandmaas pakket II. In dit kader
onderschrijf ik de door mijn ambtsvoorganger afgegeven garantie inzake de
uitvoering van de maatregelen uit Zandmaas pakket II ten aanzien van het bereiken
van de hoogwaterbescherming en de financiering (€ 13,6 miljoen)
ervan, hetgeen indien nodig, nog moet worden ingepast in de V&W-middelen.Rijkelse BemdenOp het moment wordt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat –
HID Limburg – een bemiddelingspoging gedaan waarbij de betrokken partijen
met elkaar een aantal oplossingsrichtingen verkennen. Er is nauwkeurig onderzoek
gedaan naar de samenstelling van de gestorte specie, mede in relatie tot de
kwaliteit van de bodem en oevers vóór het storten. Mede aan
de hand van de resultaten van dit onderzoek en de uitkomsten van de voornoemde
bemiddelingspoging zal binnenkort aan mij advies worden uitgebracht. Ik verwacht
eind oktober/begin november van dit jaar een definitief besluit
te kunnen nemen terzake van de oplossing van deze kwestie. Hierover wordt
u op separate wijze geïnformeerd.Overige aandachtspuntenVoor wat betreft de voortgang van de maatregelen die in internationaal
verband worden getroffen, verwijs ik u naar de Voortgangsrapportage 1995–2001
van de Werkgroep Hoogwater Maas en de rapportage over Voorzorgsmaatregelen
tegen hoogwater van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn.
Beide rapporten heb ik als bijlage toegevoegd.Deze veertiende voortgangsrapportage is de één na laatste
over het Deltaplan Grote Rivieren. Begin 2003 zal de vijftiende en tevens
laatste voortgangsrapportage verschijnen. Ter afsluiting zal ik een evaluatie
over het Deltaplan Grote Rivieren opstellen en naar uw Kamer zenden.Het IPO heeft aangegeven om met ingang van 2003 een jaarlijkse rapportage –
in plaats van een halfjaarlijkse rapportage – uit te brengen. Mijn ambtsvoorganger
heeft hiermee ingestemd. Na behandeling hiervan in de Stuurgroep Ruimte voor
de Rivier – opvolger van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren –
zal ik deze naar uw Kamer zenden.De voortgang van de resterende werkzaamheden in de jaren 2003 tot en met
2005 zal ik ook opnemen in het jaarverslag over het Infrastructuurfonds.De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,M. H. Schultz van Haegen-Maas GeesteranusXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-120.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl