Voortgang rivierdijkversterkingen; Verslag algemeen overleg over de voortgang van de rivierdijkversterkingen
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 91

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

20-11-1998

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

18106 nr. 91

05-11-1998

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVragen en opmerkingen uit de commissieAntwoord van de staatssecretarisNadere gedachtewisselingOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 30 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingnr. 91VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 5 november 1998De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1
heeft op 14 oktober 1998 overleg gevoerd met staatssecretaris J. M. de Vries
van Verkeer en Waterstaat over de voortgang rivierdijkversterkingen(18 106,
nr. 89).Van het gevoerde overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag
uit. Vragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Geluk (VVD) sprak zijn waardering uit voor de grote
inzet van alle betrokkenen bij het Deltaplan grote rivieren. Deze inzet heeft
inmiddels geleid tot de succesvolle afronding van de eerste fase. De tweede
fase kent nu enige vertraging vanwege inspraakprocedures, maar die zijn van
belang om het maatschappelijk draagvlak voor dergelijke grote projecten te
vergroten.De heer Geluk betreurde het dat de zesde voortgangsrapportage, en daarmee
de financiële verantwoording, pas korte tijd voor aanvang van dit overleg
ter beschikking van de Kamer kwam.Hij verzocht de regering om de Kamer op de hoogte te houden van het overleg
tussen de provincie Limburg en het Rijk in het kader van het Grensmaas-Zandmaasproject.
Ziet de regering mogelijkheden om het tekort aan financiële middelen
bij dit project te verhelpen?De uitvoering van veel projecten zal zich concentreren in de jaren 1999
en 2000. Hoe denkt de regering de mogelijke vertraging die deze concentratie
kan veroorzaken, tegen te gaan? De einddata van verschillende projecten staan,
hoe dan ook, veelal op scherp: hierdoor kunnen onverwachte gebeurtenissen
er gemakkelijk toe leiden dat een aantal projecten niet op tijd de eindstreep
halen en de uiteindelijke doelstelling, veiligheid in het jaar 2000, niet
wordt gehaald.De Raad van State gaat inmiddels vrijwel standaard over tot verlenging
van de wettelijke beroepstermijn van twaalf weken met zes weken. Niet zelden
gaat hierdoor een geheel werkseizoen verloren, hetgeen zeer te betreuren is.
Een verkorte onteigeningsprocedure is door de korte termijnen in de praktijk
vrijwel nooit haalbaar. Is hiervoor op dit moment voldoende ambtelijke capaciteit
beschikbaar?Het Nederlands centrum voor rivierkunde studeert op het concept ruimte
voor de rivier: het plan om het risico van wateroverlast te verkleinen door de Nederlandse rivieren meer ruimte te gunnen. De heer Geluk bespeurde
een nieuwe tendens bij deze en andere belangenorganisaties: waar zij in het
verleden hun argumentatie vooral ontleenden aan biologische aspecten en milieu,
hanteren zij nu vaak veiligheidsargumenten. Dergelijke organisaties wijzen
geregeld op de enorme investeringen die gemoeid zijn met het waarborgen van
de veiligheid voor de lange termijn. Voor een veiligheidsgarantie is echter,
naast geld, ook kennis nodig: kennis van de totale waterafvoer van de Nederlandse
rivieren over hun gehele loop, van de hoeveelheid land die nodig is om de
rivier meer ruimte te geven en van relevante demografische factoren. Het is
een goede zaak dat over dergelijke langetermijnopties wordt nagedacht. De
materie is echter zeer complex en eventuele gevolgen voor bewoners zijn ingrijpend.
Doorgaans vinden voorstellen van dit kaliber weinig steun bij de bevolking.
In dit licht is een gedegen kosten-batenanalyse van het concept ruimte voor
de rivier geboden.Tot slot vroeg de heer Geluk naar een inschatting van de overstromingskans
na de geplande versterking van de rivierdijken. Welke norm is hierbij gehanteerd?Ook de heer Atsma (CDA) sprak zijn waardering uit over de getoonde
inzet. Ook hij sprak enig ongenoegen uit over het late tijdstip waarop de
zesde voortgangsrapportage ter beschikking kwam, zeker gezien het feit dat
de achtste voortgangsrapportage van het IPO reeds voor de zomer beschikbaar
was.De heer Atsma constateerde onder andere bij het IPO bezorgdheid over de
overschrijding van de vastgestelde termijnen van de tweede fase. Deelt de
regering de zorg van het IPO dat de centrale doelstelling, veiligheid in het
jaar 2000, niet zal worden gehaald? Bij sommige projecten is een zekere vertraging
aanvaardbaar vanwege het optreden van win-winsituaties. Desondanks mogen vertragingen
niet uit de hand lopen. Indien mogelijk moet de uitvoering van werken worden
versneld.Het is een goede zaak dat de IJsselmeerdijken op 1 januari 2001 veilig
zullen zijn. Over de situatie rond het Markermeer worden door de regering
geen mededelingen gedaan. Beschouwt de regering het Markermeer als buitenwater
of niet? Een duidelijke stellingname op dit punt zal vergaande consequenties
hebben voor de benodigde maatregelen en investeringen.Ten slotte vroeg de heer Atsma hoe de reeds opgehoogde en de nog niet
opgehoogde dijken zich hebben gehouden tijdens de wateroverlast rond 13 en
14 september jl. Hebben de bevindingen aanleiding gegeven tot een bijstelling
van de reeds bestaande plannen?De heer Herrebrugh (PvdA) sloot zich aan bij de gelukwensen
rond de succesvolle uitvoering van de eerste fase. Hij constateerde dat een
groot deel van de vertragingen in de tweede fase een procedurele oorzaak kent.
Hoe nuttig of begrijpelijk de individuele beroepsprocedures, de MER's en de
problemen rond onteigeningen vaak zijn, bij elkaar veroorzaken al deze procedures
een niet onaanzienlijke vertraging. De heer Herrebrugh stelde voor om na het
jaar 2000, als het grootste deel van de werken is uitgevoerd, een bestuurlijke
evaluatie te doen plaatsvinden. Een analyse van het totale proces zou moeten
aantonen welke procedures tot de meeste vertraging aanleiding hebben gegeven.
Daarnaast worden vertragingen niet zelden veroorzaakt door een gebrek aan
ambtelijke capaciteit, hetgeen met name bij onteigeningen naar voren komt.
Hoe denkt de regering dit capaciteitsprobleem op te lossen?De nieuwe ideeën in het kader van ruimte voor de rivier brengen soms
vertragingen met zich. Gezien de meerwaarde die deze ideeën leveren voor
milieu en landschap, is enige vertraging acceptabel. In de uiterwaarden komt
de benodigde ruimte doorgaans beschikbaar door het opzeggen van kortlopende
pachtcontracten. Een bezwaar van deze praktijk is dat hiermee de grondgebonden
rechten, zoals melkquotarechten en mestquotarechten, van de exploitanten
van deze uiterwaarden verloren gaan. Overleg tussen betrokkenen en het ministerie
van LNV over deze problematiek heeft tot dusver niets opgeleverd. Zou de staatssecretaris,
samen met de bewindslieden van LNV, willen bezien of de overdracht van rechten
op een soepeler wijze kan geschieden?Overwogen wordt om de beschermingsdoelstellingen van de Grensmaas-Zandmaas
te verschuiven van 2005 naar 2015. Dit zou een gevolg zijn van onvoldoende
financiële middelen. De heer Herrebrugh vermoedde dat de introductie
van marktwerking bij de verkoop van het gewonnen zand en grind hieraan debet
is. Hij vond het ongewenst dat de introductie van marktwerking in dit geval
leidt tot een vertraging in dit project en daarmee tot een verhoogd veiligheidsrisico
voor de bevolking. Maatregelen zijn nodig om dit probleem te ondervangen.
Hij stelde voor om hiertoe in de contracten met aannemers de mogelijkheid
van depotvorming van zand en grind op te nemen.Tot slot vroeg de heer Herrebrugh in hoeverre de regering van plan is
om het advies van de stuurgroep Markermeer over te nemen. Hij doelde met name
op de conditie van de Oostvaardersdijk tussen Muiderberg en Lelystad en op
enkele delen van de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Een tweetal aanbevelingen
van de stuurgroep verdient opvolging: de verhoging van deze dijken en een
zeer spoedig onderzoek naar hun stabiliteit. De kosten die hiermee samenhangen
en de verdeling hiervan tussen het Rijk en de dijkbeheerders, dienen zo spoedig
mogelijk in kaart worden gebracht. Als het Markermeer als buitenwater wordt
gedefinieerd, zal de Deltawet hierop dan van toepassing zijn?De heer Van den Berg (SGP) wees op het belang van de portefeuille
van de staatssecretaris; veiligheid vormt immers de belangrijkste randvoorwaarde
voor alle activiteiten in het land. De recente wateroverlast heeft er wederom
op gewezen dat dit vraagstuk de voortdurende aandacht vereist, nu en in de
toekomst. Onlangs zijn een aantal studies gepresenteerd over de inschatting
van toekomstige veiligheidsrisico's. De Kamer is hierover echter nog niet
formeel ingelicht. Kan de staatssecretaris iets zeggen over het toekomstperspectief?De heer Van den Berg wees erop dat het tijdstip waarop de zesde voortgangsrapportage
ter beschikking kwam, het gevolg is van een verzoek van de Kamer tot versnelling
van de rapportage. Het gevolg hiervan was dat er een groot verschil ontstond
tussen de verschijning van de voortgangsrapportage van het IPO en de financiële
verantwoording. De regering valt in dezen weinig te verwijten.Over de eerste fase was de heer Van den Berg in grote lijnen tevreden.
Hij was met name te spreken over het feit dat ten aanzien van de voortgang
bij het project Lekdijk-West een bestuurlijke doorbraak was bereikt. Hij sprak
zijn bezorgdheid uit over de grote vertraging in het project rond de keersluis
Ramspol. Wat zijn de gevolgen van deze vertraging voor de veiligheid van dit
gebied?De vertragingen binnen de tweede fase baarden hem zorgen. Ongetwijfeld
zal de duur van een aantal projecten het jaar 2000 overschrijden. Desalniettemin
hechtte hij eraan, de centrale doelstelling van veiligheid in het jaar 2000
te handhaven.Het idee van ruimte voor de rivier kan in sommige gevallen een goede oplossing
bieden. Het mag echter niet tot gevolg hebben dat jarenlang wordt geschoven
met veiligheidsnormen. Bij alle overwegingen dient de veiligheidsdoelstelling
voorop te staan. De heer Van den Berg vroeg de staatssecretaris zich hieromtrent
duidelijk uit te spreken. In het kader van ruimte voor de rivier geniet de
aanpassing van bestaande wetgeving de voorkeur boven nieuwe wetgeving. Is
de beoogde aanpassing van de wetgeving door de regering reeds ter hand genomen?Ook de vertragingen bij een aantal projecten in het Deltagebied baarden
de heer Van den Berg zorgen. Met name vroeg hij aandacht voor het project
dijkvak 14 te Sliedrecht, waarbij sprake is van een impasse doordat omwonenden
bezwaren hebben geuit. Ook Rijkswaterstaat heeft te kennen gegeven, aan heroverweging
behoefte te hebben. Is het niet mogelijk om met alle betrokkenen rond de tafel
te gaan zitten en de knoop door te hakken?De SGP heeft zich altijd verzet tegen het verschuiven van de Maasprojecten
van 2005 naar 2015, omdat dit ten koste kan gaan van de veiligheid van dit
gebied. De vorige minister van VW verklaarde dat zij haar best zou doen om
de vertraging te beperken. In ieder geval zou zij ernaar streven om het beschermingsniveau
op de oorspronkelijke datum te optimaliseren. Hoe is het op dit moment met
dit voornemen gesteld?Bij een vorig overleg in april is uitgebreid gesproken over de steenzettingsproblematiek,
onder andere bij de Zeeuwse dijken. Bij die gelegenheid is gesproken over
een mogelijk plan van aanpak en zijn door de toenmalige minister financiële
toezeggingen gedaan. Sindsdien heeft de Kamer hierover weinig vernomen. Wat
is de stand van zaken? Verder vroeg de heer Van den Berg naar de stand van
zaken in het overleg met het IPO en de Unie van waterschappen rond de taakverdeling
van de financiering met betrekking tot de dijkversterkingen.Het advies om het Markermeer tot buitenwater te bestempelen, dient zo
snel mogelijk te worden opgevolgd. Wat zijn de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld
de Wet op de waterkering? In juni stelde de regering dat de randvoorwaarden
voor de IJsselmeerdijken bijna waren vastgesteld. Is dit inmiddels geschied? Antwoord van de staatssecretarisDe staatssecretaris zegde toe de waardering van de commissie
aan de betrokkenen door te geven.De ten opzichte van de achtste voortgangsrapportage van het IPO late verschijning
van de zesde voortgangsrapportage is het gevolg van het feit dat het IPO sneller
kan werken doordat het niet verplicht is een financiële verantwoording
te leveren. Dit laatste vergt veel tijd. Niettemin betreurde de staatssecretaris
de gang van zaken. Zij beloofde in het vervolg toe te zien op tijdige toezending.Het oorspronkelijke advies van de commissie-Boertien met betrekking tot
de Maaswerken omvatte een traject tot 2015. In het kader van het Deltaplan
grote rivieren is dit traject ingekort naar 2005, maar vanwege een gebrek
aan financiële ruimte is, met instemming van alle convenantspartners,
naderhand besloten om het project tot 2015 uit te strekken. Wel is de fasering
van het traject destijds zodanig gekozen, dat in 2005 70% tot 80% van de hoogwaterbescherming
zal zijn gerealiseerd. Naar het zich op dit moment laat aanzien, is die doelstelling
zeker haalbaar. Een belangrijk deel hiervan, de kades rond dichtbevolkte gebieden
in Roermond en Venlo, is op dit moment reeds afgerond. Al met al zijn hiermee
aanzienlijke bedragen gemoeid: het eerste pakket kost 560 mln., aan de kades
is inmiddels 180 mln. besteed, aan baggerbestekken 95 mln., de voorbereidingskosten
bedroegen 45 mln. en de kosten voor ruimte voor de rivier bedragen tot nu
toe 60 mln., in totaal dus 940 mln. Een complicerende factor is dat het bedrag
in kleine gedeelten ter beschikking komt, wat de noodzaak met zich brengt
om ook in tijd te faseren. Tegenvallende kosten kunnen een vertraging van
het totale traject veroorzaken. Omgekeerd kan sneller met het tweede pakket
worden begonnen als de kosten gaandeweg blijken mee te vallen. Een verdere
complicatie is dat de ontgrinding van de Grensmaas budgettair neutraal moet
geschieden. Exploitanten die zorgdragen voor de ontgrinding, moeten al hun
kosten, waaronder de kosten voor inrichting van het landschap, uit de grindverkoop
terugverdienen. De versnelling van het project door het aantrekken van een
groter aantal ontgronders en de aanleg van depots is om een aantal redenen
problematisch. Het aantrekken van meer ontgronders veroorzaakt
een neerwaartse druk op de prijzen en dus op de individuele verdiensten, waardoor
enerzijds de projecten voor ontgronders minder aantrekkelijk worden. Anderzijds
kunnen de kosten voor de inrichting van het gebied door de individuele ontgronder
niet meer worden opgebracht. Voor de Zandmaas komt 30 mln. per jaar beschikbaar.De geconcentreerde uitvoering van een aantal werken rond het jaar 2000
veroorzaakt, voorzover op dit moment is te overzien, geen vertraging.Het streven is om vertraging hoe dan ook tegen te gaan. Het is te betreuren
dat de Raad van State de wettelijke beroepstermijnen inmiddels standaard met
zes weken verlengt. De regering kan hier echter weinig aan doen. Een gedegen
procedurele gang van zaken komt het maatschappelijk draagvlak voor projecten
ten goede. Het zou derhalve onverstandig zijn om hieraan te tornen. De burger
moet volledig in de gelegenheid worden gesteld om zijn belangen middels de
wettelijk toegestane procedures te behartigen. Dit impliceert enige procedurele
vertraging, maar de overheid dient hiermee rekening te houden.Op het concept van ruimte voor de rivier zal in de Vierde nota waterhuishouding
uitgebreid worden ingegaan. Het staat vast dat dit concept, wil het van enig
nut zijn, internationaal navolging zal moeten krijgen. Zeer waarschijnlijk
zal Nederland in de toekomst te maken krijgen met de afvoer van een grotere
hoeveelheid rivierwater. Hoewel de kennis hieromtrent nog onvolledig is, is
grote behoedzaamheid bij het bouwen in de buurt van rivieroevers geboden.
In de toekomst zal in concrete gevallen voortdurend moeten worden afgewogen
tussen de mogelijkheid van verdere dijkverhoging of dijkversterking en het
laten overstromen van gebieden in de buurt van rivieren. Hierbij moet worden
gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak onder de bevolking, zonder
dat het de hoofddoelstelling van het totale beleid, de veiligheid, in gevaar
komt.Rond de versterking van de IJsselmeerdijken lopen nog verschillende onderzoeken.
Het Waterloopkundig laboratorium acht – voor wat betreft het risicoprofiel –
het Markermeer vergelijkbaar met het IJsselmeer en heeft geadviseerd om het
als buitenwater te bestempelen. De Technische adviescommissie voor de waterkeringen
(TAW) is over deze kwestie om nader advies gevraagd. Recent onderzoek met
nieuwe rekenmodellen heeft uitgewezen dat sommige dijken rond het IJsselmeer
op een aantal plaatsen minder versterkt behoeven te worden dan aanvankelijk
werd gedacht. Aan de TAW is gevraagd om de juistheid van deze nieuwe rekenmethodes
na te gaan. Al het voorwerk rond de dijkverzwaringen is reeds in gang, zodat
de adviesaanvragen geen vertraging behoeven te betekenen. Na het advies van
de TAW zal een definitief besluit worden genomen omtrent de status van het
Markermeer en zal – afhankelijk van het in te nemen standpunt –
een wijziging van de Wet op de waterkering worden voorgesteld. De Kamer zal
op korte termijn over alle adviezen worden bericht.De wateroverlast als gevolg van de zware regenval in september heeft geen
noemenswaardige problemen opgeleverd voor de hoofdwaterkeringen. Regenval
vormt een ander soort bedreiging dan de buitenwateren. Waar de bedreiging
ook vandaan komt, men dient zich te realiseren dat de kans op calamiteiten
nooit tot nul kan worden gereduceerd.De Wet op de waterkering zal in 1999 worden geëvalueerd. De evaluatie
van deze wet biedt een goede gelegenheid voor de evaluatie van alle bestuurlijke
procedures die daarin zijn vervat. Hierbij kan ook het instrument van ruimte
voor de rivier worden betrokken. De resultaten van de evaluatie kunnen aanleiding
geven tot het voorstellen van wijzigingen van de Wet op de waterkering en
aanverwante wetten.Met de departementen van LNV en Financiën is op dit moment overleg
gaande over een versoepeling van de regeling bij het opzeggen van kortlopende
pachtcontracten. Wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat, zal de Kamer
worden ingelicht.De TAW zal begin volgend jaar een oriënterende studie publiceren
waarin het overstromingsrisico van een achttal dijkkringen is onderzocht.
De veiligheid van deze dijken zal in dit onderzoek in andere termen en eenheden
worden uitgedrukt dan nu het geval is. Het rapport zal te zijner tijd aan
de Kamer worden gezonden.Op dit moment loopt een onderzoek naar de precieze aard en omvang van
de problematiek rond de keersluis Ramspol. Zolang het onderzoek loopt, ligt
het project stil. De staatssecretaris zei ervoor te waken dat het project
te veel vertraging zal ondervinden.Ten aanzien van het project bij Sliedrecht bestaat op dit moment onduidelijkheid
over de vraag of een hoge keermuur wel of niet gewenst is. Rijkswaterstaat
heeft erop gewezen dat een lagere keermuur dan voorzien, op een andere wijze
zal moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door de rivier meer ruimte te
bieden. De Staatssecretaris zegde toe na te gaan hoe verdere vertraging in
dit project voorkomen kan worden. De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd
over de stand van zaken.Over de financiering van de waterkeringszorg vindt thans overleg plaats
met de Unie van waterschappen en het IPO. Hierbij krijgt ook de financiering
van de blokbekledingen in Zeeland aandacht. Het IPO is van mening dat eventuele
extra gelden via het Provinciefonds moeten worden besteed, conform de afspraken
in het kader van decentralisatie. De regering staat op het standpunt dat nieuwe
ontwikkelingen een heroverweging van de decentralisatie op dit terrein rechtvaardigen.
De voortgang van de werken wordt door dit overleg niet belemmerd. De planning
van de werken kan doorgang vinden op de wijze waarop zij eerder is vastgesteld. Nadere gedachtewisselingDe heer Atsma (CDA) vroeg in hoeverre de vertragingen bij de
Maaswerken worden veroorzaakt door de gerezen ontgrindings- en ontgrondingsproblematiek.
Of zijn zij het gevolg van een gebrek aan financiën?Hij stelde voor het probleem van onvoldoende buffercapaciteit, de ontoereikende
opvangcapaciteit voor overtollig water bij calamiteiten die niet alleen het
gevolg is van de stijging van het waterniveau, maar ook te maken heeft met
de bodemdaling, bij de discussie rond ruimte voor de rivier te betrekken.De heer Van den Berg (SGP) benadrukte het belang van een snellere
parlementaire behandeling van de financiële rapportage. Zeker nu het
peiljaar 2000 nadert, zullen de termijnen aanzienlijk moeten worden bekort,
wil het parlement de vinger aan de pols kunnen houden. Hij vroeg de staatssecretaris
zich nogmaals uitdrukkelijk te committeren aan de centrale doelstelling van
veiligheid in het jaar 2000.Verder vroeg hij naar het precieze tijdschema rond de Vierde nota waterhuishouding.Hij pleitte ervoor, de formele discussie rond de IJsselmeerdijken zo snel
mogelijk af te ronden.Hij stelde voor bij de heroverweging van de decentralisatie-impuls in
de Wet op de waterkering ook een nieuwe verdeling van de financiële verantwoordelijkheid
te betrekken.De staatssecretaris stelde dat bij de Maaswerken onderscheid
moet worden gemaakt tussen de werken aan de Zandmaas en aan de Grensmaas.
Bij de Zandmaas kunnen meevallers op de begroting eventueel worden ingezet
om de afronding van het project te versnellen. Op het tempo van
de voortgang bij de Grensmaas kan echter weinig invloed worden uitgeoefend;
dit wordt geheel bepaald door de afzetmogelijkheden van grind en zand.De bufferproblematiek wordt veroorzaakt door een complex van factoren.
In de Vierde nota waterhuishouding zal meer in het algemeen aandacht worden
besteed aan meer fundamentele vragen met betrekking tot de omgang met water.Begin december zal de eerste bespreking van de Vierde nota waterhuishouding
in de ministerraad plaatsvinden. Op 15 december zal de besluitvorming plaatsvinden
en zal deze aan de Kamer worden gezonden.De staatssecretaris zegde toe haar uiterste best te doen om alle vastgestelde
termijnen met betrekking tot de dijkversterking te handhaven. Tot slot stelde
zij dat bij de evaluatie van de Wet op de waterkering ook de verdeling van
de financiële verantwoordelijkheden zal worden betrokken. De voorzitter van de commissie,BlaauwDe griffier van de commissie,Roovers XNoot1Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), voorzitter, Van den Berg (SGP), Reitsma
(CDA), Biesheuvel (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Van Gijzel (PvdA),
Valk (PvdA), Leers (CDA), ondervoorzitter, Van Heemst (PvdA), Feenstra (PvdA),
Verbugt (VVD), Giskes (D66), Stellingwerf (RPF), Crone (PvdA), Van Zuijlen
(PvdA), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), Van der Knaap (CDA), Ravestein
(D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Niederer (VVD), Nicolaï (VVD),
Van Bommel (SP), Eurlings (CDA) en Herrebrugh (PvdA).Plv. leden: Te Veldhuis (VVD), Bakker (D66), Th. A. M. Meijer
(CDA), Stroeken (CDA), Van Gent (GroenLinks), De Boer (PvdA), Waalkens (PvdA),
Atsma (CDA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Duivesteijn (PvdA), Voûte-Droste
(VVD), Augusteijn-Esser (D66), Schutte (GPV), Bos (PvdA), Spoelman (PvdA),
Geluk (VVD), Luchtenveld (VVD), Buijs (CDA), Van Walsem (D66), M. B. Vos (GroenLinks),
Weekers (VVD), Balemans (VVD), Poppe (SP), Dankers (CDA) en Dijksma (PvdA). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-91.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl