Ruimtetekort in mainport Rotterdam; Brief minister ter aanbieding van de zesde voortgangsrapportage PMR over de periode 1 januari 2009 - 30 juni 2009
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief regering
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST135127
 2009-2010
 
 24 691
 Ruimtetekort in mainport Rotterdam
 
 
 
 
 Nr. 
 102
 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 Den Haag, 29 september 2009
 
 Conform de Regeling grote projecten rapporteer ik uw Kamer elk half jaar
over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Hierbij
bied ik u de zesde Voortgangsrapportage PMR aan.
 
 In deze brief zal ik eerst een terugblik geven over de afgelopen verslagperiode
en daarna geef ik u een doorkijk naar de rest van 2009.
 Terugblik verslagperiode 1 januari 2009 tot en met
30 juni 2009
 Het deelproject Maasvlakte 2 verloopt voorspoedig. In de verslagperiode
zijn de laatste voor de aanleg benodigde besluiten onherroepelijk geworden:
de concessie voor de landaanwinning, de Natuurbeschermingswetvergunning en
de artikel 19 vrijstelling. Voor het bestemmingsplan Maasvlakte 2 is de termijn
voor het indienen van beroepen gesloten; op dit moment lopen beroepsprocedures.
 De uitvoering van de aanleg van Maasvlakte 2 die op 1 september 2008
gestart is vordert gestaag. De eerste zandplaten bevinden zich boven water.
 
 De natuurcompensatie is nagenoeg afgerond. In november 2008 is gestart
met de uitvoering van de aanleg van de duincompensatie. In mei 2009 heeft
de aannemer de uitvoering opgeleverd. Het duingebied is afgesloten zodat de
natuur de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen.
 De toegangsbeperkingsbesluiten die de toegang tot het bodembeschermingsgebied
en de rustgebieden beperken zijn vorig jaar zomer genomen. Tegen deze besluiten
loopt een beroepsprocedure. Als gevolg van de overeenkomst die Havenbedrijf
Rotterdam en Faunabescherming in de verslagperiode gesloten hebben zijn de
beroepen, voor zover deze betrekking hebben op de natuurcompensatie voor Maasvlakte
2, ingetrokken.
 
 In de verslagperiode heeft een scopewijziging plaatsgevonden bij de natuurcompensatie.
In de PKB PMR 2006 was de zogenaamde zeereep opgenomen als compensatie voor
Maasvlakte 2. Blijkens de Natuurbeschermingswetvergunning is de
zeereep als onderdeel van de natuurcompensatie niet meer noodzakelijk. Met
het onherroepelijk worden van de Natuurbeschermingswetvergunning in de verslagperiode
is deze scopewijziging geformaliseerd.
 
 Ook het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) ontwikkelt zich voorspoedig.
De leefbaarheidsprojecten lopen conform planning; een deel van de projecten
is reeds afgerond.
 
 Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied vordert gestaag. In
de afgelopen verslagperiode is gewerkt aan de planprocedures die eind 2009/begin
2010 moeten leiden tot vastgestelde bestemmingsplannen. 
 Doorkijk tweede helft 2009
 De komende periode zal in het teken staan van het afronden van de beroepsprocedures
tegen het bestemmingsplan Maasvlakte 2; op 13 ktober 2009 vindt een zitting
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State plaats.
 Voor de 750 ha natuur- en recreatiegebied is de inzet erop gericht om
eind 2009 (Schiezone) en in de eerste helft van 2010 (Buytenland en Vlinderstrik)
de bestemmingsplannen te laten vaststellen.
 Status groot project PMR
 In mijn brief van 6 april 2009 over de Vijfde Voortgangsrapportage
PMR heb ik aangekondigd u bij deze voortgangsrapportage een voorstel te doen
omtrent de status «groot project» van PMR. Het project ontwikkelt
zich voorspoedig en de rijksrisico’s nemen aanzienlijk af. Het deelproject
750 ha bevindt zich echter nog in de besluitvormingfase en het bestemmingsplan
Maasvlakte 2 bevindt zich nog in de beroepsfase. Ik zal daarom met een voorstel
komen wanneer deze procedures zijn afgerond.
 
 De minister van Verkeer en Waterstaat,
 C. M. P. S. Eurlings
 
 
 
 
 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.