Aanbieding 35e Voortgangsrapportage HSL-Zuid en jaarlijkse rapportage van de Auditdienst Rijk
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief
Datum: 2014-10-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 22 026
 
 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens
 
 
 Nr. 465
 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
 
 
 
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Den Haag, 13 oktober 2014
 Conform de Regeling Grote Projecten, bied ik u hierbij de vijfendertigste Voortgangsrapportage (VGR 35) HSL-Zuid aan1Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl. Deze voortgangsrapportage behandelt de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Daarnaast treft u aan de jaarlijkse rapportage van de Auditdienst Rijk2Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
 Risicoreservering HSL-Zuid project
 In deze aanbiedingsbrief ga ik kort in op de financiële risico’s van het HSL-Zuid project, zoals ook toegezegd tijdens het AO HSL van afgelopen 11 september. Aan het einde van de verslagperiode was in de risicoreservering nog een bedrag beschikbaar van € 29 mln. De verwachte waarde van het risicoprofiel bedraagt circa € 38 mln. Dit betreft voornamelijk risico’s op het gebied van omgevingsgeluid en zettingen/zakkingen van de baan. Het verwachte risicoprofiel kent een onzekerheid van plus € 16 mln en minus € 15 mln. De omvang van het risicoprofiel is aanleiding om de risicoreservering op dit moment nog ongewijzigd aan te houden.
 Auditrapportage
 Het rapport heeft betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft geen aanleiding tot het geven van commentaar.
 
 
 
 
 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
 
 W.J.
 Mansveld