Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief minister over tunnels van de A73
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31200-A, nr. 68

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

14-01-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31200-A nr. 68

08-01-2008

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamPlanning tijdelijke situatie/partiële openstellingTijdelijke situatie:Planning definitieve openstellingOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Gerelateerde publicaties

Kamerstuk 31200-A, nr. 68 b1Gerelateerde publicatie

 
 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31200-AToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 16 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 200 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2008nr. 68BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 januari 2008Tijdens de bespreking van het MIRT op 17 december 2007 heeft u mij
gevraagd naar de planning (tijdschema’s en stappen) voor de tunnels
van de A73.Met mijn brief van 1 november 2007 heb ik u geïnformeerd over
de voortgang van de openstelling van de tunnels en de uitkomst van het overleg
met de provincie Limburg, de gemeente Roermond en de opdrachtnemer (kamerstuk
31 200 A, nr. 12). In het overleg lag de keuze voor tussen
een volledige openstelling in één keer of een partiële
openstelling vanaf medio februari 2008 met als consequentie een latere volledige
openstelling. De voorkeur ging uit naar een partiële openstelling.Tegelijk met de brief van 1 november 2007 heb ik gereageerd op enkele
vragen van de Kamer. Op de vraag naar de detailplanning heb ik destijds aangegeven
dat ik u de planning op hoofdlijnen zal doen toekomen wanneer deze gereed
is.Planning tijdelijke situatie/partiële openstellingHierbij ontvangt u de planning van de opdrachtnemer op hoofdlijnen voor
de openstelling van de tunnels in de tijdelijke situatie1. De planning is gebaseerd op de contractuele afspraken tussen Rijk
en opdrachtnemer.De planning is onder voorbehoud toetsresultaten van eventuele onvoorziene
ontwikkelingen. Verder gaat de planning uit van de afspraak dat Rijk en regio
(bijvoorbeeld vergunningverlening) zich maximaal inspannen om tussen het einde
van januari en halverwege februari 2008 de tunnels van de A73 bij Swalmen
en Roermond partieel open te kunnen stellen.De planning op hoofdlijnen voor de tijdelijke situatie betreft de tunnelsystemen,
de organisatie, het advies traject van de veiligheidsbeambte, vergunningverlening
en de streefdatum voor de openstelling. Deze planning ziet er als volgt uit: Tijdelijke situatie:– Tunnel (deel-)systemen/installaties gereed in periode december
2007–januari 2008;– De organisatie van de tijdelijke handmatige bediening gereed in
periode november 2007–februari 2008;– Advies door de veiligheidsbeambte in de periode januari–februari
2008;– Vergunningverlening door het bevoegd gezag in de periode februari
2008;– Openstelling tunnels in tijdelijke situatie rond medio februari
2008.Planning definitieve openstellingDe planning op hoofdlijnen voor de definitieve openstelling is de volgende:Definitieve openstelling:– Oplevering tunnelinstallaties juni 2008;– Advies door de veiligheidsbeambte en vergunningverlening door
het bevoegd gezag in de periode juli–augustus 2008;– Openstelling tunnels tussen half augustus en half september 2008.Een detailplanning voor de definitieve openstelling is op dit moment nog
niet gereed.Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer geven op dit moment alle aandacht
aan het realiseren van de tijdelijke openstelling.Voorts merk ik op dat zodra deze detailplanning er is, nog met de regio
moet worden gesproken over het beperken van de weekendafsluitingen. De regio
wenst het aantal weekendafsluitingen van de tunnels na 15 maart 2008
zo beperkt mogelijk te houden in verband met de opening van het Roermond Retail
park.Zoals in mijn brief van 1 november 2007 aangegeven, kan het beperken
van de weekendafsluitingen van invloed zijn op de definitieve openstelling.
Zodra het overleg met de regio is afgerond, zullen de afspraken meegenomen
worden in de detailplanning.Ik verwacht dat de planning voor de definitieve openstelling in februari
2008 gereed is, ik zal u dan over de hoofdlijnen van deze planning nader informeren.De minister van Verkeer en Waterstaat,C. M. P. S. EurlingsXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-A-68.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl