Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier; Lijst van Vragen en Antwoorden
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30080, nr. 33

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

24-06-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

30080 nr. 33

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaam12345Kamerstuk 30 080-31123456789
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30080Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 29 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 080Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de riviernr. 33LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 19 juni 2008De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1
heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat over de brieven van 1 oktober 2007 en van 1 april 2008
inzake de tiende en de elfde voortgangsrapportage van het programma Ruimte
voor de Rivier (Kamerstukken 30 080/18 106, nr. 30 en 30 080,
nr. 31).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 18 juni
2008. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.De voorzitter van de commissie,Roland KortenhorstDe wnd. griffier van de commissieSneep1Verloopt de uitvoering van het Ruimte voor Ruimte-traject
voorspoedig, nu bewoners direct met de gevolgen worden geconfronteerd?De verschillende projecten van het programma Ruimte voor de Rivier bevinden
zich in de planstudiefase. Bewoners in het plangebied van een project worden
aan het begin van de planstudiefase geïnformeerd over en betrokken bij
het ontwerpproces. Hierbij is er bij de bewoners doorgaans vooral behoefte
aan snelle duidelijkheid ten aanzien van het detailontwerp en de compensatie-
en schaderegelingen. Er is binnen het programma vanaf het begin gestreefd
naar zeer korte doorlooptijden binnen bestaande regels en procedures om die
duidelijkheid zo spoedig mogelijk te verschaffen.2Hoe verlopen de gesprekken met diegenen die daadwerkelijk
plaats moeten gaan maken voor «de Ruimte voor de Rivier»?Tot nu toe is er met name voorlichting gegeven aan betrokkenen in «bewonersavonden».
In het beperkte aantal gevallen, waar wel reeds gesprekken op individuele
basis («keukentafelgesprekken») hebben plaatsgevonden, zijn deze
over het algemeen in een constructief te noemen sfeer verlopen.3Wordt bij bovengenoemde gesprekken ook uitgegaan van
uw eerdere toezegging, dat betrokkenen in aanmerking komen voor een ruimhartige
vergoeding?Ja. Zo wordt in het voortraject al uitgegaan van volledige schadeloosstelling.
Tevens wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd bij het vinden van ruilbedrijven
en vervangende grond.4Impliceert deze toezegging ook dat er (vrijwel) geen
kavels verworven worden op basis van onteigening?De inzet is dat het grootste deel van de benodigde kavels op minnelijke
basis kan worden verworven zonder dat een gerechtelijke onteigening nodig
is. Desondanks zal er rekening mee moeten worden gehouden dat in een aantal
gevallen de kavels via onteigening moeten worden verworven.5Hoe verhoudt zich momenteel, per Ruimte voor de Rivier-project,
het aantal minnelijke overeenkomsten ten opzichte van het aantal ingezette
onteigeningen?Wanneer onteigeningsprocedures nodig blijken te zijn, worden deze pas
gestart na de tervisielegging van projectbesluiten (meestal bestemmingsplan).
Dit is nu nog niet aan de orde.Kamerstuk 30 080-311Hoe denkt u te gaan voorzien in het mogelijk optredende
tekort, ervan uitgaande dat de prijsstijging in de grond-, weg- en waterbouwsector
groter is dan de op het programma toegepaste indexering? Dit geldt voor alle infraprojecten; zo ook Ruimte voor de Rivier. Door
het ministerie van VenW wordt dit onderwerp in breder kader overlegd met het
ministerie van Financiën.2Welke vertragingen treden op als gevolg van het feit
dat bestuurders op dit moment geen risico durven nemen, omdat er nog sprake
is van conceptaanwijzingsbesluiten, in plaats van definitieve aanwijzingsbesluiten
in het kader van Natura 2000?De ontwerp aanwijzingsbesluiten die in september aanstaande voorliggen
geven naar verwachting genoeg aanknopingspunten om vertraging in de uitvoering
van het Ruimte voor de Rivier programma te voorkomen.3Kunt u garanderen dat er bij alle projecten van Ruimte
voor de Rivier volledig uitvoering wordt gegeven aan de motie-Van Lith (30 080,
nr. 13)?Ik handel in de geest van deze motie. Echter gezien de recente prijsstijgingen
van landbouwgronden is het onzeker of uitvoering van deze motie zonder aanvullende
middelen gerealiseerd kan worden.4Wanneer is bekend wat de gevolgen zijn van de Hoogwaterrichtlijn
voor het programma? Op welke wijze zullen die worden doorvertaald in het programma?Uit de aard van de Richtlijn van het Parlement en de Raad inzake de beoordeling
en het beheer van overstromingsrisico’s (2007/60/EG), in Nederland aangeduid
als Richtlijn Overstromingsrisico’s, is
nu reeds bekend dat deze geen gevolgen heeft voor het programma. De Richtlijn Overstromingsrisico’s bevat geen veiligheidsnormen
maar verplicht per stroomgebied tot (a) het in beeld brengen van overstromingsrisico’s
met behulp van overstromingsgevaar- en overstromingsrisico-kaarten en (b) het in beeld brengen van de beheersing van deze risico’s
inoverstromingsrisicobeheerplannen. De eerste
generatie van deze plannen, gereed uiterlijk in 2015, zullen zich richten
op de periode na 2015 wanneer het programma reeds zal zijn afgerond.5Hoe groot is het aantal agrarische bedrijven dat verplaatst
moet worden in de Noordwaard en de Overdiepse Polder?Voor de Overdiepse Polder gaat het in totaal om 8 «wijkers».
Daarvan is met 2 eigenaren inmiddels overeenstemming bereikt. Voor de Noordwaard
gaat het om een voorlopig aantal van 17 bedrijven, waarbij 3 bedrijven hun
bedrijfsvoering in de polder Jannezand kunnen voortzetten.6Kunt u een overzicht geven van bedrijven in genoemde
gebieden, waar inmiddels succesvol bemiddeld is of wordt, voor een locatie
waar het bedrijf kan worden voortgezet?Zie antwoord op vraag 5.7Is er een prognose van de kosten van de bedrijfsverplaatsingen
en schadeloosstelling in het kader van het koploperproject? Zo ja, lopen deze
geprognosticeerde kosten in de pas met de werkelijke kosten van bedrijfsverplaatsingen
en schadeloosstelling? Ja voor alle projecten, inclusief de koploperprojecten, is een raming
opgesteld waarin ook opgenomen de vastgoedkosten. Tot nu toe lopen de kosten
en de prognose met elkaar in de pas. Echter zoals ook vermeld bij vraag 3
zijn er recent grote prijsstijgingen van landbouwgronden opgetreden.8Is er een achterstand ontstaan in de planning van het
koploperproject? Zo ja, hoe groot is deze achterstand?Op dit moment werken de koplopers aan de planstudiefase. Er tekent zich
bij een aantal vertraging af als gevolg van aanloopproblemen. Bij eventuele
optredende vertraging zal worden getracht deze weer in te lopen door procedures
parallel te schakelen.9Is de financieringsproblematiek tijdig opgelost, zodat
het Omwisselbesluit in het kader van bypass in de integrale gebiedsontwikkeling
van de IJsseldelta Zuid, voor 1 januari 2009 wordt aangenomen?Er kan geen omwisselbesluit genomen worden als de financiering van het
project IJsseldelta niet rond is. Het is aan de initiatiefnemers om ervoor
te zorgen dat er tijdig voldoende informatie en financiële dekking is.XNoot1Samenstelling:Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA),
Duyvendak (GL), Kortenhorst (CDA), voorzitter, Koopmans (CDA), Gerkens (SP),
Van der Ham (D66), Nicolaï (VVD), Haverkamp (CDA), De Krom (VVD), Samsom
(PvdA), Boelhouwer (PvdA), Roefs (PvdA), Jansen (SP), Cramer (CU), Roemer
(SP), Koppejan (CDA), Vermeij (PvdA), Madlener (PVV), Ten Broeke (VVD), ondervoorzitter,
Ouwehand (PvdD), Polderman (SP), Tang (PvdA) en De Rouwe (CDA).Plv. leden: Van der Vlies (SGP), Boekestijn (VVD), Bilder (CDA), Van Gent
(GL), Hessels (CDA), Jager (CDA), Van Bommel (SP), Koşer Kaya (D66),
Neppérus (VVD), Van Gennip (CDA), Aptroot (VVD), Dijsselbloem (PvdA),
Jacobi (PvdA), Besselink (PvdA), Vacature (algemeen), Anker (CU), Van Leeuwen
(SP), Knops (CDA), Depla (PvdA), Agema (PVV), Verdonk (Verdonk), Thieme (PvdD),
Lempens (SP), Waalkens (PvdA) en Van Heugten (CDA). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30080-33.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl