Ecologische hoofdstructuur; Brief minister ter aanbieding van de voortgangsrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over 2008
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief regering
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2008-2009
 
 
 
 KST134667
 2008-2009
 
 30 825
 Ecologische hoofdstructuur
 
 
 
 
 Nr. 
 49
 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 Den Haag, 14 september 2009
 
 Hierbij bied ik u aan, mede namens mijn ambtgenoten van VROM, V&W
en OCW, de voortgangsrapportage Investeringsbudget Landelijke Gebied (ILG)
2008 en de voortgangsrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
over 2008.
 
 Deze rapportages geven inzicht in de voortgang van de uitvoering van het
ILG over 2008 en de voortgang van de uitvoering van de EHS over 2008. De belangrijkste
bevindingen per rapportage zijn hieronder opgenomen.
 
 In het kader van het project Nulmeting op kaart (NOK) worden tussen Rijk
en provincies afspraken gemaakt over de te hanteren cijfers voor de taakstellingen
en de restanttaakstellingen per 1/1/2007 voor de onderdelen verwerving, inrichting
en beheer van de EHS en RodS. Deze cijfers zijn op systematische en grondige
wijze (onder andere eenduidige definities, bronnen en GIS-kaarten) tot stand
gekomen en kunnen afwijken van de tot dusverre gehanteerde cijfers. Verschillen
kunnen met name optreden bij de nulsituatie per 1/1/2007. Het project NOK
verkeert in een fase van afronding. Ik streef ernaar om de resultaten voor
de begrotingsbehandeling te communiceren met uw Kamer. In het najaar van 2009
zal de Tweede Kamer tevens geïnformeerd worden over de resultaten van
IBO-natuur. Deze vormt de rode lijn voor continuering, bijsturing en/of aanpassing
van het natuurbeleid.
 Voortgangsrapportage ILG 2008
 Deze rapportage is gebaseerd op de rapportages die ik van de provincies
heb ontvangen. De voortgang in de uitvoering over 2008 is veelal hetzelfde
als over 2007; het tempo wisselt sterk per doelstelling en per provincie.
Bij een aantal doelstellingen blijft de uitvoering achter bij de verwachtingen.
Eerder dit jaar is een temporisering van € 200 miljoen doorgevoerd
op de ILG-middelen voor verwerving EHS en RodS. Binnen de ILG-bestuursovereenkomsten
zijn geen tempoafspraken gemaakt, vandaar dat de voortgang in
bijgevoegde rapportage lineair wordt uitgedrukt. Na twee jaar is er ruim 21%
besteed en circa 24% verplicht.
 Ik benadruk dat deze rapportage een voortgangsrapportage is. Volgend jaar
wordt met de Mid Term Review (MTR) een (tussen)balans opgemaakt over het ILG,
zowel ter attentie van de doelrealisatie, als de werking van het systeem op
zich. Deze MTR-rapportage zal ik u, conform de motie Peters (TK 2008–2009,
30 825, nr. 40), voor de begrotingsbehandeling van 2011 sturen.
 
 Ten aanzien van Recreatie om de Stad (RodS) is met deze voortgangsrapportage
invulling gegeven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer inzake beleidsinformatie.
Rijk en provincies hebben gezamenlijk geconstateerd dat de realisatie van
de RodS-taakstelling in 2013 erg ambitieus is. Bij de MTR in 2010 zal blijken
in hoeverre deze ambities gerealiseerd zijn en op welke wijze het vervolgtraject
zal worden ingericht.
 
 Voor meer informatie over de voortgang van het ILG, verwijs ik u naar
de bijgevoegde rapportage.
 Rapportage groot project EHS 2008
 Eind 2008 is van de grondverwerving bijna 40% van de ILG-taakstelling
tot 2013 gerealiseerd. Meer dan de helft van het beschikbare budget is hieraan
besteed; de gestegen grondprijzen lijken een probleem te gaan opleveren voor
de realisatie van de resterende taakstelling. Bij de MTR van het ILG zal hier
nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.
 In 2008 is 3883 hectare EHS ingericht, bijna 1500 hectare meer dan in
2007.
 De inrichting blijft echter achterlopen op het gewenste realisatietempo.
Om de inrichting te versnellen, kiezen veel provincies voor het prioriteren
van gebieden, veelal in combinatie met andere initiatieven.
 Hoewel in 2008 een toename van beheerde hectares binnen de EHS waar te
nemen is van circa 4600 hectare ten opzichte van 2007, laat het beheer een
wisselend beeld zien: het particulier natuurbeheer/functiewijziging is met
7000 hectare in 2008 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2007. Een toename
is waar te nemen in het beheer door pnb’s en particulieren in 2008 met
bijna 11 000 tot ruim 284 000 hectare. Het agrarisch beheer is in
2008 ten opzichte van 2007 afgenomen met circa 3 000 tot ruim 56 000
hectare.
 Al met al wordt op onderdelen vooruitgang geboekt, maar tijdige realisatie
van de EHS blijft punt van aandacht.
 
 De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 G. Verburg 
 
 
 
 
 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.