Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief minister met het derde voortgangsrapport van het Deltaplan Grote Rivieren (DGR)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 78

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

04-03-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

18106 nr. 78

25-02-1997

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVoortgang versterkingswerkenFinanciënOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 18 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 78BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 25 februari 1997In het kader van de procedure «Controle Grote Projecten» doe
ik u het derde voortgangsrapport van het Deltaplan Grote Rivieren toekomen.1Het derde voortgangsrapport Deltaplan Grote Rivieren (DGR) heeft betrekking
op de periode 1 januari 1996 tot 1 juli 1996. Tot mijn spijt heeft het uitbrengen
van deze rapportage te lang op zich laten wachten. Ik verwacht de vierde voortgangsrapportage
sneller aan u te kunnen toezenden. Relevante ontwikkelingen na 1 juli 1996
zijn in deze begeleidende brief verwerkt. Daarbij is voor wat betreft de planning
van de werken aangesloten bij de per 1 augustus 1996 geactualiseerde gegevens
van de Landelijke Coördinatie Commissie Dijkversterking (LCCD). Deze
informatie heb ik als bijlage aan deze brief toegevoegd. Voortgang versterkingswerkenPer 1 augustus 1996 is bij 54% van het totaal van 70 urgente werken, eerste
tranche rivierdijkversterkingen en de aanleg van kades langs de Maas, het
gewenste veiligheidsniveau bereikt.Eind 1996 is circa 97% van de urgente werken als veilig te kenmerken.
Dat betekent dat 295 km van de in totaal 305 km te verbeteren rivierdijken
en kades langs de Maas gereed zijn.Bij twee dijkverbeteringsprojecten en één kadeplan geldt
dat eind 1996 een aanzienlijke verbetering van de waterkering is gerealiseerd
en dat deze in 1997 worden afgerond. Het betreft de dijkverbeteringsprojecten
Merwededijk fase 4, de wallen van Woudrichem en het kadeplan Roermond.Hierbij merk ik op dat bij hoogwater deze rivierdijken en kades met noodmaatregelen
op het gewenste veiligheidsniveau kunnen worden gebracht. Dit geldt niet voor
het deelplan Roermond-Roer.Bij het dijkversterkingsproject de Ooijse bandijken zal voor een onderdeel,
het Hollands-Duits gemaal, het gewenste veiligheidsniveau pas in 1998 worden
bereikt. Het project Ramspol zal volgens de thans vigerende planning pas in 1999
veilig zijn. Dit betekent voor het realiseren van de keersluis een halfjaar
uitloop ten opzichte van de vorige planning.Bij de kadeplannen langs de Maas was de realisatie, zoals u bekend, van
onderdelen onzeker vanwege het feit dat de totale kosten van de kade-aanleg
in belangrijke mate de gemaximeerde rijksbijdrage van f 155 miljoen overschreden.
De betrokken partijen, rijk, provincie Limburg en de waterschappen Peel en
Maasvallei respectievelijk Roer en Overmaas, hebben vervolgens besloten om
de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaken van
de kostenoverschrijdingen. Aanvullend is de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
verzocht om een advies uit te brengen omtrent het al dan niet taakstellend
karakter van de Deltawet grote rivieren. Op basis van de resultaten van beide
onderzoeken zijn partijen in goed overleg tot de conclusie gekomen dat het
rijk enerzijds en de overige drie partijen gezamenlijk anderzijds, ieder de
helft van de totale meerkosten van de kadeplannen voor hun rekening zullen
nemen, voorzover die het genoemde bedrag van f 155 miljoen te boven gaan.
De totale meerkosten worden thans door de waterschappen geraamd op circa 39
miljoen gulden. De gemaakte afspraken zijn door de betrokken partijen in een
overeenkomst opgenomen.De planning van de LCCD voor de tweede tranche rivierdijkversterkingen
laat zien dat alle werken in 2000 waterkeringstechnisch gerealiseerd zullen
zijn. De afwerking zal in een aantal gevallen pas in 2001 plaatsvinden.De resterende Deltawerken in het Deltagebied zullen in 2000 veilig zijn,
mits zich geen nieuwe vertragingen voordoen. Een aanzienlijke vertraging kan
ontstaan wanneer voor een tweetal projecten, te weten Sliedrecht Kleindijk
Baanhoek en Hardinxveld-Giessendam, toch de MER-procedure doorlopen dient
te worden. Dit is afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State, gebaseerd
op antwoorden van het Europees Hof van Justitie op prejudiciële vragen
gesteld door de Raad van State.In het bestuurlijk overleg over de Maas-projecten is besloten om de projecten
Grensmaas en Zandmaas verder beide door één projectorganisatie
onder verantwoordelijkheid van het Rijk aan te sturen. Op dit moment is het
duidelijk dat met de realisatie van het project Grens/Zandmaas aanzienlijke
kosten gemoeid zullen zijn.In het Advies van de Commissie Watersnood Maas (Boertien II) van december
1994 is reeds aangegeven dat met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen
hoge kosten gemoeid zijn en dat de omvang van de opbrengsten sterk wordt bepaald
door de marktsituatie bij de verkoop van grind, zand en klei, de eventuele
vervuiling van de klei en de aankoopkosten van gronden.Hierbij is tevens aangegeven dat een aanzienlijk financieel risico is
verbonden aan de uitvoering van de Maas-projecten. De omvang van deze risico's
is mede-afhankelijk van de uit te voeren alternatieven en de fasering in de
tijd.De alternatieven worden thans uitgewerkt. Voor de Zandmaas wordt op korte
termijn een Visiedocument uitgebracht waarmee in de regio nader overleg over
de verschillende varianten zal plaatsvinden. Voor de Grensmaas wordt in de
eerste helft van 1997 een voorontwerpplan in de inspraak gebracht. Ook hier
zullen meerdere varianten gepresenteerd worden. Ik zal uw Kamer vanzelfsprekend
over deze plannen informeren. Besluitvorming wordt in 1998 voorzien. FinanciënHet beschikbare budget, zoals verwacht in de vorige rapportage, was voor
1996 toereikend.Uit de vergelijking op peildatum tussen de geraamde benodigde middelen
en de in de begroting beschikbare middelen komt voor de komende jaren een
kasritmeverschil naar voren.Indien nodig zullen in de begrotingsuitvoering de begrotingscijfers aan
de benodigde bedragen worden aangepast.Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben ingelicht. De Minister van Verkeer en Waterstaat,A. Jorritsma-Lebbink XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-78.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl