Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000); Brief staatssecretaris over recente ontwikkelingen: voortgang planning bouw radionetwerk Startregio, aanbesteding radiobediensystemen
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25124, nr. 13

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

16-12-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1999-2000

25124 nr. 13

07-12-1999

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamDe aanbesteding van radiobediensystemenOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25124Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 18 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 124Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)nr. 13BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 december 1999Ten behoeve van het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over het C2000 Project stel ik er prijs op u,
in aanvulling op mijn brieven van 22 september 1999 (EIB99/U82098), 12 oktober
1999 (EIB99/U87287) en 10 november 1999 (EIB99/U94106), naar aanleiding van
recente ontwikkelingen op de hoogte te brengen van het volgende.In een groeiend aantal landen binnen en buiten Europa vindt de Europese
Tetrastandaard ingang als technische standaard voor de informatievoorziening
in de sectoren van openbare orde en veiligheid. De praktische toepassing van
deze nieuwe internationale standaard blijkt daarbij inmiddels een complexe
zaak. In België, Duitsland, Finland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk
is bij de invoering van Tetrasystemen vertraging opgelopen, variërend
van zes maanden tot twee jaar. Op 12 oktober 1999 heb ik u in het kader van
de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over het C2000 Project geïnformeerd
dat mij signalen hadden bereikt die er op duidden dat ook in Nederland, i.c.
bij TetraNed mogelijk vertraging in de bouw van het radionetwerk in de Startregio
zou kunnen ontstaan. Ik heb daarbij aangegeven de gevolgen van ondermeer deze
ontwikkeling voor de totaalplanning te zullen onderzoeken en de resultaten
daarvan te verwachten voor het einde van dit jaar.Verschillende overleggen en formele briefwisselingen tussen ITO (als beheerder
van het contract) en TetraNed inzake de planning van de bouw van het radionetwerk
in de Startregio hebben thans plaatsgevonden. Verder heb ik op 5 november
jl. in een brief aan TetraNed V.O.F. (in afschrift aan haar comparanten Getronics
Nederland B.V. en KPN Telecom B.V., alsmede aan haar onderleverancier Motorola
GmbH), mijn ongenoegen geuit over de mogelijk optredende vertraging. Dit met
verwijzing naar het grote belang van het C2000 Project voor de veiligheid
van de Nederlandse burgers en de voortrekkersrol van dit project in Europees
verband. Daarbij heb ik aangedrongen op spoedige helderheid ten
aanzien van de planning van TetraNed en gesteld dat ik verwacht dat deze door
gezamenlijke inspanning van alle belanghebbende partijen zal verlopen zoals
contractueel is afgesproken.Op grond van de op 26 november jl. ontvangen brieven van TetraNed is thans
vast komen te staan dat TetraNed naar alle waarschijnlijkheid niet zal presteren
zoals overeengekomen in het contract. De briefwisseling bevestigt dat bepaalde
functionaliteiten van het C2000 Systeem 3 tot 12 maanden later zullen worden
opgeleverd dan is gepland. Dit geeft een vertraging van tenminste 6 maanden
in de planning van het proefproject (C2000 Systeem operationeel in de Startregio:
was 1 aug. 2001, wordt nu naar verwachting 1 febr. 2002) en in principe een
vertraging van 6 maanden in de planning van de evaluatie van het proefproject
(Go/No-go besluit was 1 aug. 2001, wordt mogelijk 1 febr. 2002) en in de landelijke
roll-out (start Cluster I was 15 aug. 2001, wordt mogelijk 15 febr. 2002).Op basis van deze informatie zijn de volgende maatregelen getroffen:• Door ITO is, in samenwerking met de disciplines in de Startregio,
een nieuwe planning voor het proefproject opgesteld die rekening houdt met
voornoemde vertraging van 6 maanden. Deze planning is onlangs goedgekeurd
door het Opdrachtgeversoverleg en door de Stuurgroep Startregio.• Door ITO wordt, in nauw overleg met de disciplines in de Startregio,
nader onderzoek verricht naar de precieze consequenties van de vertraging
van TetraNed voor de planning van het proefproject. De resultaten van dit
onderzoek, waarbij ook de ontwikkelingen rond het radiobediensysteem zullen
worden meegenomen (zie hierna), worden in maart 2000 verwacht.• Door het ministerie van BZK wordt, in nauw overleg met ITO, de
Stuurgroep Startregio, de Landelijke Stuurgroep en de onafhankelijke evaluatiebegeleider
PricewaterhouseCoopers onderzoek verricht naar de mogelijkheid om eerder dan
1 febr. 2002 een verantwoord Go/No-go besluit kunnen nemen. De resultaten
van dit onderzoek, mede van belang voor de planning van de landelijke roll-out,
worden in februari 2000 verwacht.• Door ITO wordt, in nauw overleg met de Landelijke Stuurgroep en
op basis van de resultaten van voornoemd onderzoek naar de datum van het Go/No-go
besluit, een nieuwe planning voor de landelijke roll-out opgesteld. Deze planning
wordt in maart 2000 verwacht.• Door ITO wordt, in nauw overleg met Stibbe Simont Monahan Duhot,
bezien op welke wijze TetraNed contractueel aansprakelijk kan worden gesteld
voor de opgelopen vertragingen en bijbehorende kosten. De resultaten van dit
onderzoek worden in februari 2000 verwacht.In april 2000 zal ik u in het kader van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage
over de uitkomsten van de onderzoeken informeren.De aanbesteding van radiobediensystemenDoor middel van een zogenaamd radiobediensysteem houden de centralisten
in de meldkamers contact met de mobiele gebruikers in het veld. Het radiobediensysteem
is het samenwerkend geheel van gebruikersgebonden radionetwerkcomponenten,
radiobedienwerkplekken en koppelingen naar andere meldkamersystemen. De radiobediensystemen
worden onder regie van ITO Europees aanbesteed door de disciplines in de Startregio.
De aanbesteding voor de levering en integratie van het radiobediensysteem
voor de Regiopolitie Amsterdam Amstelland (RPAA) is gestart op 1 september
1999. De selectie van gekwalificeerde kandidaten heeft plaatsgevonden op 20
oktober 1999. De offerteaanvraag is op 24 november 1999 verzonden naar de
gekwalificeerde kandidaten. De offertetermijn sluit op 7 januari
2000. Omtrent deze aanbesteding zijn op dit moment nog geen bijzonderheden
te melden.In juni 1999 is de niet-openbare Europese aanbesteding voor de levering
en integratie van radiobediensystemen gestart voor de Brandweer, de CPA en
de Koninklijke marechaussee in de Startregio. Op de gepubliceerde oproep tot
mededinging hebben twaalf bedrijven de selectiedocumenten opgevraagd en ontvangen.
Vier bedrijven hebben zich daarop als gegadigde aangemeld door verzending
van een ingevuld selectiedocument. Deze bedrijven, te weten TetraNed V.O.F.,
Getronics B.V., KPN Telecom B.V. en Motorola GmbH, hebben zich in juli 1999
alle gekwalificeerd als kandidaat-leverancier en een offerteaanvraag ontvangen.
Op verzoek van deze vier kandidaten is de offertetermijn verlengd met 5 weken
tot 12 november 1999. Op die datum zijn van één kandidaat-leverancier,
te weten TetraNed V.O.F., drie offertes ontvangen. Deze drie offertes bleken
na beoordeling onvoldoende. De radiobediensystemen dienen uiterlijk op 5 april
2000 te worden gegund om verdere vertraging in de oplevering van het C2000
Systeem in de Startregio te voorkomen.Op basis van deze informatie zijn de volgende maatregelen getroffen:• Op 6 december jl. is besloten alternatieven voor de desbetreffende
aanbestedingen te onderzoeken.• Op verzoek van ITO wordt door Verdonck Klooster en Associates onderzocht
welke bedrijven in staat mogen worden geacht een door Motorola te leveren
«standaard radiobediensysteem» aan te passen en te integreren
met het C2000 radionetwerk. De resultaten van dit onderzoek verwacht ik rond
de jaarwisseling. Op basis van dit onderzoek zullen TetraNed en/of andere
aanbieders in het vervolgtraject worden betrokken.De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,G. M. de Vries 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-13.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl