Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief staatssecretaris bij afschrift brief aan gemeente Venlo, inzake realisatie Maaskades en in reactie op krante-artikel over hoogte projectbudget en besteding ervan
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 151

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

23-09-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

18106 nr. 151

13-09-2004

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 22 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 151BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 september 2004Hierbij zend ik u, op het verzoek van de vaste commissie voor Verkeer
en Waterstaat van 28 juni 2004 bijgaand een afschrift van mijn brief
aan de gemeente Venlo1. Deze brief gaat in op
de door de gemeente gestelde vragen en gedane uitspraken en voorstellen ten
aanzien van de realisatie van de Maaskades. Volledigheidshalve meld ik u dat
ik de gemeenten Roermond en Mook en Middelaar een gelijkluidende brief heb
gezonden. Beide gemeenten hebben mij, net als de gemeente Venlo, per brief
vragen gesteld over de vertraagde realisatie van de Maaskades.U heeft mij tevens gevraagd een reactie te geven op het artikel in het
Limburgs Dagblad van 19 juni 2004 over de hoogte van het projectbudget
en de besteding ervan. Dit artikel is gebaseerd op de 5e Voortgangsrapportage
Zandmaas en Grensmaas (kamerstuk 18 106, nr. 147). Daarin is de verantwoording
over de periode 1 juli – 31 december 2003 opgenomen. Uit de
rapportage blijkt dat tot en met 2003 door De Maaswerken € 173,1
mln is uitgegeven. Dit bedrag is overgenomen uit tabel 5 (pagina 18) van de
5e Voortgangsrapportage. In deze tabel is echter abusievelijk een optelfout
gemaakt. De juiste optelling geeft een totale uitgave voor de projecten Zandmaas
en Grensmaas van € 163,1 mln. De verdeling van gedane uitgaven van
De Maaswerken is weergegeven in de volgende tabel. Activiteiten Grensmaas en ZandmaasBedragen in miljoenen euro's per 31-12-'03 Planvorming89Proefprojecten (drietal)40 Grondverwerving14Uitvoering voorbereiding20Ten opzichte van de beantwoording van de kamervragen in december 2003
(HKW/UP 2003/11955) heeft er binnen het projectbudget een verschuiving plaatsgevonden.
Het bedrag van EUR5 miljoen, dat uitgegeven is aan de voorbereiding
van de uitvoering van de proefprojecten, is verschoven van «Uitvoering
voorbereiding» naar «Proefprojecten». Dit om de totale kosten
aan de proefprojecten separaat inzichtelijk te maken. De totale uitgave voor
de proefprojecten komt daarmee op EUR 40 miljoen.Ten aanzien van de kostenontwikkeling in de planfase van De Maaswerken
is een aantal aspecten van belang. Het project, dat is gestart in 1997 naar
aanleiding van de hoogwaters van 1993 en 1995, kent drie doelstellingen: hoogwaterbescherming,
natuurontwikkeling en grindwinning. Deze doelstellingen moesten met elkaar
in één plan verenigd worden. Daarbij is gebruik gemaakt van
een aantal vernieuwende elementen. Zo is de inzet van de convenantpartners
(V&W, LNV en Provincie Limburg) er op gericht de doelstelling hoogwaterbescherming
mede door middel van rivierverruiming te bereiken. Met rivierverruiming was
bij aanvang van het project nog nauwelijks of geen ervaring. Ook is ervoor
gekozen om een aantal onderdelen zoals de Grensmaas en hoogwatergeul Lomm
op basis van zelfrealisatie vorm te geven. Het oplossen van de technische,
bestuurlijke en juridische onduidelijkheden en complicaties heeft veel inzet
en aanvullende onderzoeken gevraagd.Het maken van adequate afspraken met de betrokken landelijke, provinciale
en regionale bestuurlijke organisaties over het Tracébesluit en de
aanpassing van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (streekplan) was een
complex (onderhandelings-)traject. Zo wordt in het project grindwinning gecombineerd
met rivierverruiming. Bij de Limburgse bevolking bestond, gelet op een aantal
negatieve ervaringen uit het verleden, grote angst voor het ontstaan van grindgaten.
Deze maatschappelijke weerstand vertaalde zich in aanvullende eisen van de
bevolking, maatschappelijke organisaties en lokale/regionale bestuursorganen
bij de planvorming. Het onderhandelingstraject tussen de convenantpartners
en het Consortium Grensmaas om te komen tot uitvoering van het Grensmaasplan
is hierdoor beïnvloed. De moeizame onderhandelingen zijn, mede door het
ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak voor het plan, in juni 2001
stopgezet. Er is een nieuw plan, het Eindplan Grensmaas, opgesteld en er zijn
opnieuw onderhandelingen met het Consortium Grensmaas gestart. Dit geheel
vergde aanvullende personele inzet en middelen.Bij aanvang van de planfase werd gebruik gemaakt van het één-dimensionale
model dat ook werd gehanteerd door de Commissie Boertien. Mede op verzoek
van de Commissie voor de milieu-effectenrapportage is de projectdirectie medio
1999 overgestapt naar het in dat jaar operationeel geworden twee-dimensionale
rekenmodel Waqua. Hiermee konden de gevolgen voor de hoogwaterstanden nauwkeuriger
worden bepalen. Dit leidde tot aanvullende studies en vergde aldus meer geld
dan oorspronkelijk geraamd.In het tweede deel van het artikel wordt gesteld dat de kosten voor het
herstel van de Rijkelse Bemden ten laste komen van het budget van de Zandmaas.
Dit zou, aldus het artikel, ten koste gaan van de hoogwaterbescherming langs
de Zandmaas. Dit is echter niet het geval. In de 5e VGR (zie pagina 15 en
19) staat verwoord dat voor de financiering van het herstel van de Rijkelse
Bemden, geraamde kosten circa € 10 tot € 13 miljoen, in
eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de risicoreserve Zandmaas. Mocht
in de toekomst de risicoreserve niet toereikend zijn, dan wordt door mij voor
het budget dat nodig was voor het herstel van de Rijkelse Bemden, alsnog aanvullende
financiering gezocht binnen het artikel Waterkeren (IF 02.01). De kosten van
het herstel van de Rijkelse Bemden gaan derhalve niet ten koste van de geplande
maatregelen ten behoeve van de afgesproken rivierbeveiliging. Het beschikbare
projectbudget is afgestemd op de momenteel geraamde kosten van
de maatregelen (kades én rivierverruiming) die benodigd zijn om te
komen tot de afgesproken hoogwaterbescherming langs de Zandmaas.Ten slotte verwijs ik u voor nadere informatie over de ontwikkelingen
bij De Maaswerken naar mijn antwoorden op de door u gestelde vragen met kenmerk
18 106–143–144. In de 6e Voortgangsrapportage Zandmaas en
Grensmaas, die u over enkele weken aangeboden zal worden, zal nader ingegaan
worden op de laatste stand van zaken ten aanzien van de projecten Zandmaas
en de Grensmaas.De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,M. H. Schultz van Haegen-Maas GeesteranusXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-151.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl