Betuweroute; Verslag algemeen overleg gehouden op 24 november 2005
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 22589, nr. 258

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

09-01-2006

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

22589 nr. 258

04-01-2006

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVragen en opmerkingen uit de commissieHet antwoord van de ministerOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 22589Toon alle publicaties in het hoofddossier
Kamerdossier 22026Toon alle publicaties in dit dossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 36 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
22 589Betuweroute22 026Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs
en Utrecht–Arnhem–Duitse grensnr. 258VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 4 januari 2006De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1
heeft op 24 november 2005 overleg gevoerd met minister Peijs van Verkeer
en Waterstaat over:– de 18de voortgangsrapportage Betuweroute (22 589,
nr. 250);– de 17de voortgangsrapportage HSL-Zuid (22 026,
nr. 235);– de procedurele brief van de minister van Verkeer
en Waterstaat d.d. 23 november 2005 inzake MOU Betuweroute (22 589,
nr. 255).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.Vragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Hofstra (VVD) ziet zowel wat de HSL-Zuid
als wat de Betuweroute betreft geen aansluiting tussen de cijfers over de
risicoreserveringen in de voortgangsrapportages en de andere stukken. Telt
hij alle risico’s uit de voortgangsrapportages op dan komt hij op 559
mln., maar gaat hij uit van de brief van 23 september dan komt hij op
239 mln. Het bevreemdt hem met name dat er voor de HSL-Zuid nog zo’n
groot bedrag wordt vermeld.Een risico bij de HSL-Zuid was de ontsporingsgeleiding. Het vreemde van
de situatie was dat de burgemeesters langs het tracé moesten besluiten
of die er moest komen en dat de rijksoverheid vervolgens moest betalen. Ook
betaalt het Rijk nog € 750 000 voor hekken over kunstwerken.
Dat de STM (Specific Transmission Module), onderdeel van het veiligheidssysteem
in de treinen, in plaats van een seconde vijf seconde signalen blijft ontvangen
kost 3 mln. De heer Hofstra vraagt of deze post voorlopig niet geparkeerd
kan worden bij het veel grotere probleem van de beveiliging van het materieel.
Hij vraagt waarom dit punt niet in een veel eerder stadium is gesignaleerd.De heer Hofstra vindt de infraprovider voor de HSL-Zuid nog steeds een
heel mooie constructie, maar ProRail wordt de beheerder. Hij vraagt of dit
extra geld kost.Wat de Betuweroute betreft, vraagt de heer Hofstra of de gebruiksvergoeding
van € 3,75 het bedrag na de korting of voor de korting is. In De
Gelderlander las hij dat wordt overwogen op het punt van de brandveiligheid
een soort gedoogbeleid te voeren. Hij vraagt of daar kostenrisico’s
zijn. Het EAT-budget voor de Betuweroute (Engineering, apparaat en toezicht)
heeft geleid tot een tegenvaller van 37 mln., die aan de risicoreservering
wordt onttrokken. Hij vraagt een toelichting daarop. Hij wijst erop dat over
het hele project voor 16% aan dit soort kosten moest worden gemaakt.
Ten slotte is hem nog niet duidelijk of er genoeg locomotieven beschikbaar
zijn voor de exploitatie van de Betuweroute.De heer Duyvendak (GroenLinks) betreurt het
dat thans eigenlijk niet over de exploitatie van de HSL-Zuid of de Betuwelijn
kan worden gesproken. De minister heeft eind september alle gegevens over
de exploitatie van de Betuwelijn beloofd voor eind oktober, maar ze zijn er
nog steeds niet. Ook de beloofde gegevens over de exploitatie van de HSL-Zuid
zijn er nog niet. Hij hoopt dat nog voor de kerst over beide onderwerpen kan
worden gesproken.Het is nog onzeker of de SNCF straks wel zestien treinen beschikbaar heeft
voor de HSL-Zuid. De heer Duyvendak vraagt hoe straks zo nodig kan worden
afgedwongen dat Frankrijk zestien treinen inzet en hoe voorkomen moet worden
dat alleen de twee Nederlandse treinen rijden. Het is voor zijn fractie niet
voldoende als er straks maar een trein rijdt. De afgesproken aantallen moeten
worden gehaald. Voorts vraagt hij of inmiddels tot een overeenkomst met de
NMBS is gekomen. Zijn er inmiddels juridische procedures tussen de HSA en
de Staat over een lager concessiebedrag, nu de rijtijden wat langer worden?
Hoe taxeert de minister de uitkomst daarvan?De heer Duyvendak kan uit tabel 3 van de 17de voortgangsrapportage HSL-Zuid
vrijwel niet opmaken waar de overboekingen uit de risicoreserves heen gaan.
Een tijdje is dat beter gegaan, maar nu zijn de gegevens weer zeer cryptisch.
Infraspeed blijkt in 2006 al 44 mln. te krijgen voor de kosten van beheer
en onderhoud, hoewel het spoor dan nog helemaal niet klaar is. In 2007 krijgt
Infraspeed meer geld dan de jaren daarna, terwijl in 2007 ook niet het hele
jaar gereden zal worden.Er dreigt een tegenvaller van 8 mln. op de geluidsschermen. De minister
kondigt een juridische strijd met de aannemers aan, maar de Kamer was nu juist
bezworen dat alle risico’s voor de aannemers waren. Als de Staat toch
aansprakelijk is, kan dat dan worden verhaald op de ingenieursbureaus, die
foute berekeningen hebben gemaakt? Er is ook een kwestie van 6 à 8
mln. voor versnellingsmaatregelen voor de boortunnel, waarbij niet duidelijk
is hoe de contracten zijn.Het valt de heer Duyvendak op dat het bij de aanleg van de Betuwelijn
nu meevallers regent. Is de risicoreservering erg somber opgesteld? Zijn er
effecten van het bouwfraudeonderzoek? Bij Tiel is bewoners die vlak langs
de A15 wonen, waarachter de Betuwelijn is aangelegd, beloofd dat er een betere
geluidsbescherming zou komen. De nieuwe geluidswal is er, maar de Betuwelijn
rijdt nog niet. De mensen hebben veel meer hinder dan in de tijd voordat de
geluidswal werd gebouwd. Dat zou niet blijken uit metingen, maar zijns inziens
moet worden nagegaan wat er precies aan de hand is. Er zou een probleem kunnen
zijn met het gehanteerde rekenmodel. Er ligt geen ZOAB, er zitten kunstwerkgaten
in de wal en de vorm is anders dan volgens het ontwerp. Hij vraagt of de minister
bereid is nieuwe metingen te laten verrichten en de maximumsnelheid op de
weg te verlagen tot 80 km/h.Mevrouw Dijksma (PvdA) vraagt of er nog steeds
van mag worden uitgegaan dat de Betuweroute per 1 januari 2007 in gebruik
kan worden genomen. Er moet nog het een en ander gebeuren alvorens het veiligheidssysteem
in orde is. Er is nu gesuggereerd om locomotieven te leasen. Het is de vraag
of er voldoende locomotieven zullen zijn om de vliegende start op 1 januari
2007 te garanderen. De minister verstrekt er een subsidie voor, waarvan voor
mevrouw Dijksma nog niet duidelijk is of die uit Brussel kan worden teruggehaald,
al gaat zij daar wel van uit.Er zijn vertragingen bij het aanbrengen van de tunneltechnische installaties.
Volgens de minister zijn zodanige maatregelen genomen dat de opleveringsdatum
niet in gevaar komt. Het lijkt mevrouw Dijksma dat die installaties zo belangrijk
zijn, dat de spoorlijn niet in gebruik kan worden genomen als zij nog niet
klaar zijn. Zij heeft begrepen dat op een vergadering in Duitsland overeenstemming
is bereikt over de aansluiting op het Duitse net. Zij hoopt dat de Duitsers
voldoende geld uittrekken, om te voorkomen dat bij Zevenaar files op het spoor
ontstaan.Strukton is inmiddels met een plan gekomen volgens welk de exploitatie
van de Betuweroute goedkoper zou zijn. Mevrouw Dijksma verneemt graag welke
invloed dat heeft op de totale plannen. Wellicht kan er gebruik van worden
gemaakt bij de onderaanbesteding. Over de gebruiksvergoeding spoor loopt het
hoog op tussen de vervoerders en ProRail. In 2006 is de Betuweroute weliswaar
nog niet in gebruik, maar zij ziet graag dat de vliegende start doorgaat,
zonder vraaguitval op het spoor die weglekt naar het wegvervoer. Zij acht
het niet in het belang van de overheid dat dit bij de NMa moet worden uitgevochten.Een van de weinige redenen om nog aan de Betuweroute vast te houden is
dat het vervoer van gevaarlijke stoffen naar het achterland over de Betuweroute
kan plaatsvinden en niet noodzakelijkerwijs meer door de Brabantse stedenrij
enz. gaat. Mevrouw Dijksma neemt aan dat niet meer toegestaan zal worden dat
gevaarlijk vervoer nog door het zuiden des lands gaat als dat niet strikt
noodzakelijk is. Het lijkt haar eenvoudig om het vervoer van gevaarlijke stoffen
door het zuiden gewoon te verbieden.Ook mevrouw Dijksma verkrijgt graag nadere informatie over de risicoreserveringen
voor de HSL-Zuid. De vervoerders lieten van de zomer weten dat zij voornemens
waren met een schadeclaim te komen omdat de reistijd door België enkele
minuten langer zou duren. Leidt dit tot juridische procedures? Zij vermoedt
dat de minister naar Parijs moet om over de V300 te spreken. Zij hoopt dat
de minister dan meteen de inzet van voldoende locomotieven door Frankrijk
op de HSL-Zuid aan de orde kan stellen. Zij hoopt ook dat de brief die binnenkort
komt over het tijdig in gebruik nemen van de HSL haar meer gerust zal stellen
dan zij op dit moment verwacht.De heer Mastwijk (CDA) stelt vast dat het
risicoprofiel van de HSL-Zuid aanzienlijk is afgenomen. Het ziet ernaar uit
dat een behoorlijk bedrag, 193 mln., voor andere dingen kan worden ingezet.
Wat de fractie van het CDA betreft, kan dat ook naar de vaarwegen gaan. Het
lijkt hem wat voorbarig dat Infraspeed in 2006 een bedrag van 44 mln. zou
krijgen voor onder andere een tijdige vervanging van infrastructuur. Hij gaat
ervan uit dat de risico’s van ProRail en Infraspeed voldoende duidelijk
worden vastgelegd, want er mag geen zwartepietenspel ontstaan. Hij gaat ervan
uit dat in de begroting van Verkeer en Waterstaat volstrekt duidelijk wordt
hoe de beheersvoering door Infraspeed, de beheerskosten van ProRail en de
daarvan af te trekken opbrengsten van het vervoer zich ontwikkelen.Het stemt de heer Mastwijk niet tot grote vreugde dat HSA en NMBS hun
samenwerkingsovereenkomst nog niet hebben afgerond. In de voortgangsrapportage
staat dat HSA voorlopig geen beroep doet op bemiddeling door de minister in
het geschil met Frankrijk over het aantal treinen dat in het begin tot Parijs
zal rijden. Hij vraagt of de minister zelf initiatieven wil ontplooien.De heer Mastwijk vraagt of er al resultaten te melden zijn over het proeftraject
Sliedrecht-Gorinchem, onderdeel van de Betuweroute. Het risicoprofiel van
de Betuweroute is afgenomen met 61 mln., omdat minder geluidsschermen geplaatst
zouden moeten worden, in verband met het geringere verwachte vervoer over
de Betuweroute. Elders leest hij dat een definitieve beslissing over het plaatsen
van schermen nog niet is genomen. Ook hier kunnen meevallers naar de mening
van het CDA worden ingezet voor zowel spoor- als vaarwegen.In 2002 werd het risico van het EAT-budget gewaardeerd op 34 mln., maar
is er sprake van dat er 37 mln. extra nodig is. De heer Mastwijk gaat ervan
uit dat dit bedrag niet bovenop de 34 mln. komt. Vervolgens vraagt hij of
er al een deal is over de lease van locomotieven, hoeveel locomotieven er
straks over de Betuweroute zullen rijden en of de subsidieregeling geheel
kostendekkend zal zijn. De problemen rond de gebruiksvergoeding beïnvloeden
de discussie in hoge mate negatief. Hij verzoekt de minister de Kamer hierover
op korte termijn in te lichten, zodat er aan de hand van de juiste cijfers
over gesproken kan worden.Het antwoord van de ministerDe minister deelt mede dat de bedragen voor
de risicoreserveringen in de voortgangsrapportages respectievelijk de brief
van 23 september betrekking hebben op verschillende data. In de brief
is het totale bedrag van de 90%-waarde voor beide projecten 239 mln.
en van de 50%-waarde 175 mln. Het nog mogelijke beroep op de risicoreservering
voor de HSL-Zuid is met 202 mln. gedaald. Het dalen van het risicoprofiel
levert 11 mln. op, 97 mln. komt uit de in april 2005 geaccordeerde overheveling
uit de risicoreservering, 52 mln. uit de motie-Slob over de dekking indexeringskosten
en 17 mln. uit extra EU-ontvangsten. Van de 484 mln. op pagina 17 gaat 384
mln. af, door overhevelingen uit risicoreserveringen, die eerder al uit het
fonds zijn gehaald.Tabel 3 van de zeventiende voortgangsrapportage HSL-Zuid is een tabel
die vanaf het allereerste begin is opgenomen om iedere financiële stap
te laten zien. Er is dus een overzicht vanaf 1995. De minister zegt toe
dat schriftelijk duidelijk zal worden gemaakt hoe de tabel is bedoeld.In een aantal gevallen wil de minister het spoorwegennet als één
geheel beschouwen, dus inclusief de HSL-Zuid, bijvoorbeeld voor verkeersbegeleiding.
Dat is een kwestie van veiligheid en efficiency. Dit komt ongedeeld in handen
van ProRail en gaat 3 mln. extra kosten. De kosten van het beheer moeten worden
opgenomen in het beheerplan voor 2006. Volgende week zal ProRail een heel
precies bedrag doorgeven, dat door de minister aan de Kamer zal worden doorgegeven.Er moet 6,5 mln. worden betaald voor versnellingsmaatregelen voor de boortunnel,
vanwege het oude probleem van de brandwerende laag. Bij het aanbrengen daarvan
is een achterstand opgelopen. De Staat is daar niet uitgekomen met de aannemer.
Infraspeed brengt nu de laag aan, maar moet 3½ maand vertraging inlopen.
Er kan niet gezegd worden dat de aannemer een fout heeft gemaakt, omdat alsnog
werd besloten dat er een andere laag op de muur van de tunnel moest komen
dan in het contract was voorzien. De overheid leert van dergelijke contractproblemen,
die hopelijk in de toekomst kunnen worden voorkomen. Andere problemen konden
op basis van het contract voor rekening van de aannemer worden gebracht. Als
er tijd was geweest om over het probleem van de brandwerende laag te procederen,
was het misschien nog anders gelopen, maar die tijd was er niet, dus de minister
heeft het verlies genomen.De betalingen aan Infraspeed verlopen conform het contract, dat voorziet
in aanleg en onderhoud van de bovenbouw van de HSL over een periode van 24
jaar. De jaarlijkse betaling gaat in 2006 in met een vast jaarlijks bedrag.
Dat geld is bestemd voor aanleg en onderhoud.Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen HSA en NMBS. NMBS moet
nog een trein bestellen ten behoeve van de verbinding met Breda. NMBS kampt
met zeer grote schulden, die zij probeert af te lossen. Zij kan geen nieuwe
trein kopen, maar zij kan wel de lease betalen. Op de laatste dag dat de heer
Vande Lanotte minister was, heeft hij beloofd dat hij daarvoor toestemming
zou geven. Er wordt al goed samengewerkt. Men houdt bijvoorbeeld al gezamenlijk
kantoor te Roosendaal. Op 28 november komt er een brief over
de exploitatie door de HSA, waarin meer over dit probleem.Sinds april loopt er een procedure over de reistijden over de HSL-Zuid,
conform de wijzigingsprocedure in het contract. De claim is in handen van
een college van bindende adviseurs. De minister verwacht een uitspraak in
januari. Eerst wordt alles op alles gezet om te zorgen dat de nodige treinen
er komen. Lukt dat niet, dan leidt dat tot procedures. Er is geen uitspraak
over een lagere gebruiksvergoeding.De HSA is nog steeds in overleg met de SNCF over aantallen treinen. De
SNCF wil maximaal tien treinen inzetten, maar de minister wil dat er zestien
treinen worden ingezet, want dat staat in het contract met HSA. Op dit moment
is haar zorg overigens niet dat er zestien treinen komen, maar dat er überhaupt
treinen komen. Zij wil dat probleem, dat nog van een andere orde is dan tien
of zestien treinen, in een goede volgorde aanpakken. De treinen van de SNCF
worden een voor een omgebouwd. De Fransen willen voorrang geven aan hun lijn
naar Straatsburg. Zij gaat echter niet zelf treinen bestellen. Zij heeft een
goed contract met de HSA, een volwassen marktpartij. Zij gaat niet buiten
die partner om naar Frankrijk. Als HSA hulp vraagt, schiet zij te hulp. Dan
zal zij bij haar Franse collega en de SNCF op de stoep staan.Er is een arbitragezaak over de geluidsschermen aangespannen met de aannemers
van de projecten Brabant-Noord en Brabant-Zuid. In de contracten waren richtlijnen
opgenomen. In de drie overige contracten waren krachtennormen opgegeven aan
de aannemers. In die gevallen is inmiddels overeenstemming bereikt over de
bijdragen van de aannemers. De opgegeven krachten waren te laag. Zij zal nog
schriftelijk meedelen of er ingenieursbureaus aansprakelijk kunnen worden
gesteld.Dat de STM vijf seconden lang signalen kan blijven ontvangen is een resultaat
van nieuwe technische ontwikkelingen. Oorspronkelijk werd een seconde voldoende
geacht. Het veiligheidssysteem zou daarna enkele seconden niet werken, waardoor
de trein gaat afremmen. Daarom is gekozen voor een overlapping van vijf seconden.
Toen met de HSL-Zuid werd begonnen wist niemand dat. De minister is niet bereid
om de beslissing hierover aan te houden, omdat het systeem tijdig moet kunnen
functioneren om geheel veilig te zijn. Zij beschouwt de uitgave als onvermijdelijk
en volstrekt terecht uit de risicoreservering te betalen. Er zal altijd een
overgang nodig zijn van het Europese systeem naar bijvoorbeeld ATBNG. Bij
die overgangen is een grotere overlapping nodig dan was verwacht.Infraspeed legt over 50% van de lijn ontsporingsgeleiding aan.
Daarover is overeenstemming in de Stuurgroep publieke veiligheid. De bouwvergunningen
moeten nog worden aangepast. Als de Staat om een of andere reden meer dan
50% zou eisen, waren de kosten voor zijn rekening.De minister verklaart het grote aantal meevallers bij de aanleg van de
Betuweroute uit een combinatie van het economische klimaat, de werkhonger
bij de aannemers en de effecten van de enquête bouwnijverheid.Er is een groot verschil tussen de resultaten van het geluidsonderzoek
bij Tiel, die naar de Kamer zullen worden gezonden, en wat de bewoners zeggen
te horen. Nu metingen doen lijken niet erg zinvol. Er is wel voorzien in het
aanbrengen van ZOAB waar dat er nog niet ligt. De minister wil de situatie
even aanzien. Als de trein eenmaal rijdt moet nog eens worden gemeten of er
overlast is.De minister merkt op dat voor de marktpartijen een aantal condities is
geschapen waardoor het mogelijk is dat bij de start van de Betuweroute voldoende
locomotieven met ETCS beschikbaar zijn. Er is een memorandum of understanding
(MOU) met drie grote leasemaatschappijen voor 40 tot 60 locomotieven. Er is
een tijdelijke subsidieregeling, vooruitlopend op EU-steun. Zij heeft goede
hoop dat die steun er komt. Brussel is akkoord met de prototyping. De serieombouw
ligt op het ogenblik ter besluitvorming voor in Brussel. De vervoerders, de
leasemaatschappijen en ProRail hebben een overlegplatform. Met de IWV (Inspectie
Verkeer en Waterstaat) is overlegd om de vrijgave van omgebouwde
locomotieven efficiënt en zo snel mogelijk te organiseren. De marktpartijen
moeten de locomotieven bestellen; de minister gaat ze niet kopen. Op het eind
van het jaar hoopt zij een redelijk inzicht te hebben in de stand van zaken.
Er is voor de Betuweroute nog een terugvaloptie, dus er kan altijd gereden
worden met locomotieven die ATB-signalen kunnen ontvangen.De opleveringsdatum komt niet in gevaar door de vertraging in het aanbrengen
van de tunneltechnische installaties. De vertraging zal worden ingelopen door
versterking van de engineering en door in dubbele ploegen te werken.De minister bevestigt dat zij alle partijen die betrokken zijn bij de
aansluiting naar Duitsland bij elkaar heeft kunnen halen. Afgesproken is dat
nog dit jaar wordt begonnen met de planuitwerking voor het derde spoor. De
financiering van de planstudie is tripartiet over de Duitse deelnemers verdeeld.
Dat bedrag is in de krant genoemd, maar daarbij werd ten onrechte vermeld
dat het voor de aanleg bestemd was. Ook voor de aanleg is financiering beschikbaar.
Er is een oplossing voor de geluidsschermen bij Emmerich.De Duitsers dachten dat de overgang bij Venlo helemaal dicht was voor
vervoer van gevaarlijke stoffen, maar dat is niet zo. Met Venlo is afgesproken
dat vanaf 2007 binnen alle bestaande normen gebleven wordt. Venlo is
tevreden met de afspraken. Welk vervoer nog langs Venlo gaat is afhankelijk
van vertrekpunt en bestemming. Gevaarlijk vervoer zal niet door heel Nederland
worden geloodst alleen maar om het via de Betuweroute te kunnen laten gaan.
Er zijn straks een basisnet voor gevaarlijke stoffen en een conceptvoorstel
vervoer gevaarlijke stoffen, met plafonds. Die worden straks over elkaar heen
gelegd. Voorts zullen de prijzen op zowel het gemengde net als de Betuweroute
worden bekeken. Zij verwacht dat de trek naar de Betuweroute groot zal zijn,
maar kan niet beloven dat het 100% zal zijn. Vervoer van gevaarlijke
stoffen die pal over de grens bij Venlo moeten zijn, zal, als het binnen de
risiconormen valt, door het zuiden gaan. Duitsland zou het ook niet accepteren
als zulk vervoer over de Betuweroute ging.Strukton is volgens de minister gewoon te laat met zijn studie. Er moesten
al knopen worden doorgehakt. Het aanbod lijkt ook niet in de buurt te komen
van wat de drie partijen die al lang aan de onderhandelingen meedoen inmiddels
aanbieden. Zij laat Strukton op dit moment niet toe tot de onderhandelingen,
want dat zou zij onbehoorlijk vinden. Zij kan niet midden in de onderhandelingen
met iets nieuws komen. Zij probeert zich zo dicht mogelijk te houden bij de
moties die in de Kamer zijn aangenomen. Zij wil ook zo langzamerhand resultaat
zien. Strukton moet zijn zaak maar bij de nieuw concessiehouder gaan bepleiten,
maar zij wil niet op de stoel van de nieuwe concessiehouder gaan zitten.Het bericht dat de minister voor 2006 een korting van 30% op de
gebruiksvergoeding zou hebben vastgesteld is onjuist. Zij heeft, uitgaande
van wat ProRail op tafel legde, een korting gegeven van 70%. ProRail
zelf voerde 30% korting op op de tarieven zoals opgenomen in de concept-netverklaring
voor 2006. ProRail had voor een unit cargo € 1,10 voorgesteld, hetgeen € 0,93
wordt. Voor natte bulk geldt hetzelfde. Voor een gemiddelde container en een
gemiddelde lege ertstrein was de prijs die ProRail voorstelde € 2,31
en die van de minister € 1,33. Voor een gemiddelde volle ertstrein
was de ProRail-prijs € 7,26 en die van de minister € 3,23.
Voor de gemiddelde goederentrein was de prijs van ProRail € 1,69
en die van de minister € 1,09. De huidige prijs is in alle gevallen € 0,86,
maar de nieuwe prijzen zijn nog steeds de allerlaagste, vergeleken met de
prijzen in België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Zij zal een staatje
toevoegen aan de andere schriftelijke mededelingen die zij de Kamer zal doen.Met de brandweer is overeenstemming bereikt over alle knelpunten op de
Betuweroute. De brandveiligheid zal voldoen aan alle wet- en regelgeving. Of er voldoende brandweermaterieel is, is een zaak van Binnenlandse
Zaken en de gemeenten. De minister zal met Binnenlandse Zaken in overleg treden.Het EAT-budget is nodig voor het langer in stand houden van een projectorganisatie
voor doorlopende werkzaamheden in 2007 (9 mln.), een extra inspanning voor
claimmanagement, zodat claims van aannemers minder kans hebben (4 mln.), maatregelen
risicobeheersing beveiligingssysteem (6 mln.), de overdracht van infrastructuur
aan de beheerder en het aanleveren van informatie voor vrijgave door veiligheidsautoriteiten
(8 mln.). Een extra inspanning voor het testen en integreren van systemen
en het opknippen van bovenbouwcontracten heeft geresulteerd in meevallers
bij aanbesteding, maar ook in raakvlakken die heel goed gemanaged moeten worden.
Dat kost 10 mln. Ook dit staatje komt in de brief die de Kamer nog krijgt.
Het budget is voldoende.Het oordeel dat minder geluidsschermen dan aanvankelijk voorzien langs
de Betuweroute moeten worden geplaatst is gebaseerd op het advies van de commissie-Laan
van vorig jaar, het oordeel van de minister dat de conclusie van de commissie
afgewogen en redelijk is en de uitslag van een juridische toets daarvan die
heeft plaatsgevonden. Er wordt nog nagegaan of de gemeenten de redenering
van de minister volgen.De voorzitter stelt vast dat de minister een
brief heeft toegezegd, waarin zij over de Betuweroute onder meer zal weergeven:– aspecten van brandveiligheid;– een staatje met gebruiksvergoedingen;– het rapport over de geluidsoverlast bij Tiel.Ten aanzien van de HSL-Zuid zal zij schriftelijk mededeling doen over:– de afwikkeling van de arbitragezaak over geluidsschermen;– tabel 3 van de zeventiende voortgangsrapportage.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,AtsmaDe adjunct-griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,KoolXNoot1Samenstelling:Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter,
Atsma (CDA), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Timmermans (PvdA), Van Bommel
(SP), Van der Staaij (SGP), Depla (PvdA), Van As (LPF), Mastwijk (CDA), Duyvendak
(GroenLinks), Koopmans (CDA), Gerkens (SP), Van Lith (CDA), Van der Ham (D66),
Haverkamp (CDA), Boelhouwer (PvdA), De Krom (VVD), Verdaas (PvdA), Hermans
(LPF), Dezentjé Hamming (VVD), Van Hijum (CDA), Roefs (PvdA), Van der
Sande (VVD), Lenards (VVD) en Knops (CDA).Plv. leden: Heemskerk (PvdA), Samsom (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD),
Hessels (CDA), Vos (GroenLinks), Smeets (PvdA), Slob (ChristenUnie), Waalkens
(PvdA), Herben (LPF), Van Winsen (CDA), Halsema (GroenLinks), Jager (CDA),
Vergeer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Bakker (D66), De Pater-van der Meer
(CDA), Van Dam (PvdA), Van Beek (VVD), Dubbelboer (PvdA), Van den Brink (LPF),
Luchtenveld (VVD), Buijs (CDA), Van Dijken (PvdA), Szabó (VVD), Aptroot
(VVD)en Ten Hoopen (CDA). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22589-258.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl