Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief staatssecretaris met de 12e voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren van het IPO
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 100

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

05-06-2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1999-2000

18106 nr. 100

24-05-2000

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 15 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 100BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 mei 2000Bijgaand doe ik u de 12e voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren
van het IPO toekomen.1Deze rapportage is besproken in de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren
van 17 mei 2000.Door het IPO is aangegeven dat voor eind 2000 in totaal 749 km (= 84%)
waterkering veilig zal zijn. Er resteert eind 2000 nog circa 140 km (= 16%)
aan dijkversterkingswerken. Met noodvoorzieningen zal een deel hiervan eind
2000 wel veilig zijn, afronding van deze werken volgt in 2001.Naar het oordeel van de betrokken partijen (waterschappen en provincies)
is hiermee een uiterst acceptabel resultaat neergezet, zowel in kwantitatief
als kwalitatief opzicht.Aangezien de zwakste dijkvakken in de eerste fase van het Deltaplan Grote
Rivieren (onder het regime van de Deltawet grote rivieren, de zogenaamde Noodwet)
zijn verbeterd, betekent dit dat er eind 2000 een substantiële verbetering
van de bescherming tegen hoog water gerealiseerd is.Uit de 12e voortgangsrapportage van het IPO blijkt het volgende.Voor 15 projecten in het rivierengebied en langs het IJsselmeer en 7 projecten
in het deltagebied is aangegeven dat deze niet voor eind 2000 veilig kunnen
zijn. Oorzaken hiervan zijn gelegen in plan- en beroepsprocedures (10*), het
creëren van ruimte voor de rivier (2*), de randvoorwaardenproblematiek
(8*) en de aanwezigheid van explosieven (2*). De opgelopen vertragingen zijn
niet meer in te lopen.Nieuw ten opzichte van de vorige IPO-rapportage zijn de navolgende vertragingen
tot na 2000:• vier deeltrajecten van Dijken Achter Ramspol in verband met verkrijgen
van maatschappelijk draagvlak en door plan- en beroepsprocedures; • Kattendiep-Ramspol als gevolg van procedure bij de Raad van State;• Kampen-Midden als gevolg van een mislukte aanbestedingsprocedure
en de te doorlopen onteigeningsprocedure; en• Vlissingen Sluizen I als gevolg van aanwezigheid van explosieven.Ten aanzien van de financiering van de opsporing en/of ruiming van explosieven
ben ik nog in overleg met mijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
om een oplossing te vinden voor de dit jaar ontoereikende budgetten voor een
rijksbijdrage.De bouw van de Balgstuw Ramspol is in volle gang, maar kan qua uitvoeringstermijn
niet dusdanig worden versneld dat de kering voor eind 2000 operationeel is.
De planning gaat thans uit van oplevering op 31 juli 2000.Voorts hebben zowel de provincies en waterschappen als de
leden van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren aangeven dat men in de toekomst
ook wil beschikken over een overlegplatform inzake de hoogwaterbescherming.
Zo'n platform is te beschouwen als opvolger van de Stuurgroep Deltaplan Grote
Rivieren. Ik ben voornemens om bovengenoemd overlegplatform in het leven te
roepen. Hierin kan dan ook de voortgang worden bewaakt van de projecten die
na eind 2000 nog gerealiseerd moeten worden.Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J. M. de VriesXNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-100.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl