Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief staatssecretaris inzake aanbieding van de 6e Voortgangsrapportage inzake het Deltaplan Grote Rivieren (DGR)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 90

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

20-10-1998

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

18106 nr. 90

13-10-1998

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVoortgang dijkversterkingVoortgang MaaswerkenFinanciënOverige aandachtspuntenOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 17 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 90BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 13 oktober 1998Hierbij doe ik u de 6e Voortgangsrapportage inzake het Deltaplan Grote
Rivieren (DGR) toekomen, opgesteld conform de procedureregeling «Grote
Projecten».De rapportage (bijlage 1)1 heeft betrekking
op de voortgang van de werkzaamheden per 1 april 1998 en op de financiële
verantwoording van de rijksuitgaven in de periode 1 juli 1997 tot 1 januari
1998.Het overzicht van de voortgang is opgesteld door de landelijke Coördinatie
Commissie Dijkversterkingen (LCCD). Dit overzicht is u al eerder toegezonden
bij brief van 29 juni 1998 (18 106, nr. 29). Voortgang dijkversterkingVan de zgn. eerste tranche werken (vallende onder de Deltawet
Grote Rivieren en gereed in 1996) zijn op de peildatum van 1 april 1998
nog 4 projecten in uitvoering. Het betreft hier – zoals bekend –
de keersluis Ramspol en specifieke onderdelen van twee – al veilige –
dijkversterkingsprojecten, nl. het Hollandsch-Duitsch gemaal en de Dalemse
sluis. Daarnaast is het dijkvak Lekdijk West/Bergambacht, dat eind 1996 aan
de eerste tranche projecten werd toegevoegd, nog in uitvoering (gereed in
1999).Met betrekking tot de aanleg van de keersluis Ramspol heeft de opdrachtgever,
het Waterschap Groot Salland, mij inmiddels geïnformeerd (zie bijlage
2)1 over het feit dat het ontwerp enkele complicaties met zich
meebrengt, die meer onderzoekstijd vergen dan aanvankelijk werd verwacht.
In verband daarmee zijn de bouwwerkzaamheden opgeschort tot het moment dat
overeenstemming over het ontwerp is bereikt. Het Waterschap Groot Salland
kan op dit moment niet concreet aangeven wanneer het onderzoek zal zijn afgerond
en de werkzaamheden weer vervolgd kunnen worden. Van de tweede tranche werken (vallende onder de Wet op de waterkering
en gereed in 2000) is op de peildatum van 1 april 1998, 65% in voorbereiding
en 13% in uitvoering. Het aantal veilige dijkvakken is ten opzichte van de
vorige rapportage met 11 toegenomen.Zoals in bovengenoemde brief van 28 juni 1998 is aangegeven, zal een 5-tal
projecten pas na het jaar 2000 veilig kunnen zijn. Het betreft hier de projecten
Liesveld (2001), Zederik (2002), Vianen (2002), Sliedrecht Kleindiep-Baanhoek
(2002) en Hardinxveld-Giessendam (2001).Volgens de LCCD zal de uitvoering van de overige projecten zich concentreren
in de jaren 1999 en 2000. Tegenvallers in de uitvoering zullen niet meer binnen
de afgesproken termijn opgevangen kunnen worden. Voortgang MaaswerkenAanvullend op het gestelde in de LCCD-notitie kan vermeld worden dat het
ontwerp-streekplan Grensmaas, de ontwerp-projectnota landinrichting en het
MER Grensmaas tot 22 juli 1998 ter inzage hebben gelegen. De binnengekomen
reacties gaan vooral in op de hinder van de werkzaamheden, de lange uitvoeringsperiode,
de effecten voor de landbouw en het voornemen tot een budget-neutrale uitvoering.
Naar verwachting zal provincie Limburg in januari 1999 het streekplan Grensmaas
kunnen vaststellen. Het streekplan maakt de uitvoering van het Grensmaasproject
ruimtelijk mogelijk. Het streekplangebied is dan ook groter dan het nog nader
te specificeren Grensmaasproject. Op dit moment wordt overleg gevoerd met
de grondeigenaren om na te gaan op welke wijze zij bij (de invulling en de
uitvoering van) het Grensmaasproject betrokken kunnen worden.Voor de Zandmaas kan aangegeven worden dat de nu in voorbereiding zijnde
Trajectnota/MER begin 1999 de inspraak in zal gaan. FinanciënIn de tweede helft van 1997 is door het rijk 101 miljoen gulden uitgegeven
aan het Deltaplan Grote Rivieren. Naar het zich laat aanzien zijn de beschikbare
rijksfinanciën toereikend om de vigerende planning te realiseren. Overige aandachtspuntenIn de vorige voortgangsrapportage bent u nader geïnformeerd over
het overleg over de financiering van de dijkversterking Lekdijk West/Bergambacht.
Uiteindelijk heeft dit overleg tussen provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap
Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat er toe geleid dat het rijk f 22 miljoen
zal bijdragen aan de totale projectkosten van f 48 miljoen vanwege het
feit dat een belangrijk deel van het project bestaat uit het creëren
van «ruimte voor de rivier» middels het terugleggen van de dijk.Voor wat betreft de voortgang in het internationale overleg wijs ik op
de inmiddels tot stand gekomen hoogwaterplannen voor de Rijn en de Maas. Deze
plannen zijn als bijlage bij de voortgangsrapportage gevoegd.Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J. M. de Vries XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-90.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl