Brief aan de Kamervoorzitter over aanbieding jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten 2021
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief
Datum: 2022-07-20 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021-2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 26 399
 
 Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten
 
 
 Nr. 23
 BRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN 
 
 
 
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Den Haag, 18 mei 2022
 Hierbij biedt de commissie voor de Rijksuitgaven u de jaarlijkse rapportage aan over de werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten in 2021. De commissie heeft de jaarrapportage in haar procedurevergadering van 21 april 2022 vastgesteld. In artikel 21 van de Regeling Grote Projecten is vastgelegd dat de commissie voor de Rijksuitgaven jaarlijks op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag) een verslag uitbrengt over de werking en toepassing van de regeling.
 
 
 
 
 De voorzitter van de commissie,
 
 Sneller
 
 
 
 De griffier van de commissie,
 
 Schukkink
 
 
 
 
 
 
 Jaarrapportage grote projecten over 2021
 
 
 
 
 1
 Kernpunten
 
 
 
 –
 
 In totaal waren aan het eind van 2021 acht grote projecten in uitvoering, waarvan twee in de eindfase (Pantservoertuigen en HSL-Zuid)
 
 
 
 –
 
 De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 juli 2021 aan de Tweede Kamer voorgesteld de grootprojectstatus van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) te beëindigen1Kamerstuk 24 691, nr. 139. De Kamer heeft daar op 8 juli 2021 mee ingestemd.
 
 
 
 –
 
 Voor het groot project Pantservoertuigen is de beëindiging van de grootprojectstatus voorzien.
 
 
 
 –
 
 Gedurende het jaar 2020 is door de commissie voor Defensie het groot project Grensverleggende IT (GrIT)2Kamerstuk 31 125, nr. 117 voorbereid. De Kamer heeft op 11 februari 2021 het programma Grensverleggende IT aangewezen als groot project.
 
 
 
 –
 
 Eind 2020 heeft de vaste commissie voor Defensie voor het groot project Vervanging onderzeebootcapaciteit een uitgangspuntennotitie vastgesteld. De Kamer heeft op 1 juni 2021 de Basisrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit en het bijbehorende accountantsrapport ontvangen.
 
 
 
 –
 
 Eind 2021 heeft de vaste commissie voor Defensie voor het groot project Grensverleggende IT (GrIT) een uitgangspuntennotitie vastgesteld.
 
 
 
 –
 
 De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 maart 2022 aan de Tweede Kamer voorgesteld de grootprojectstatus van het project HSL-Zuid te beëindigen3Kamerstuk 22 026, nr. 520. De Kamer heeft hier op 15 maart 2022 mee ingestemd.
 
 
 
 
 
 
 2
 Opzet en achtergrond jaarrapportage 2021
 
 Artikel 21 van de Regeling Grote Projecten luidt: «De commissie voor de Rijksuitgaven brengt jaarlijks op de derde woensdag in mei een verslag uit aan de Tweede Kamer over de werking en toepassing van deze regeling in het voorafgaande kalenderjaar.»
 In deze jaarrapportage geeft de commissie voor de Rijksuitgaven een overzicht van de werking en toepassing van de regeling over het kalenderjaar 2021. Ook enkele ontwikkelingen die zich na de rapportageperiode (het kalenderjaar 2021) hebben voorgedaan worden genoemd. Deze aanvullende informatie is actueel tot en met 1 april 2022.
 De jaarrapportages over de kalenderjaren 2004 tot en met 2020 zijn te vinden in de Kamerstukken 26 399, nr. 5 t/m 22. De opzet en indeling van de jaarrapportages is voor de onderlinge vergelijkbaarheid ieder jaar in grote lijnen hetzelfde gehouden.
 
 
 
 3
 Grote projecten in 2021
 
 
 
 3.1
 Aantal grote projecten en financiële omvang
 
 Ultimo 2021 waren 8 grote projecten in uitvoering, waarvan er 2 in de beëindigingsprocedure verkeerden (Pantservoertuigen en HSL-Zuid). Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het aantal grote projecten sinds 2006. Tabel 2 biedt een overzicht van de budgetten van de projecten die ultimo 2021 onder de regeling vielen.
 
 Tabel 1. Ontwikkeling aantal grote projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaar
 
 
 
 
 Aantal grote projecten (per einde jaar)
 
 
 
 
 Nieuwe grote projecten
 
 
 
 
 Afgesloten grote projecten
 
 
 
 
 
 
 
 2006
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 2007
 
 
 13
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 2008
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 2009
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 2010
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 2011
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 2012
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2013
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 2014
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2015
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 2016
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2017
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 2018
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 2019
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 2020
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2021
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Tabel 2. Budget per groot project (bedragen x € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie
 
 
 
 
 Groot Project
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Peildatum1Meest actuele peildatum, zoals vermeld in voortgangsrapportages.
 
 
 
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Verwerving F-35
 
 
 € 5.928,1 2Kamerstuk 26 488, nr. 466.
 
 
 01-07-2021
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Pantservoertuigen
 
 
 € 2.229,3
 
 
 31-12-20163Het deelproject Fennek, met een totaalbudget van € 197,6 miljoen is reeds in 2011 afgesloten.
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Onderzeeboten
 
 
 Meer dan € 2,5 miljard4Voor de financiering van de vervangende onderzeebootcapaciteit is een taakstellend levensduurkostenbudget voor investeringen plus exploitatie voor de levensduur van 30 jaar vastgesteld. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in een vertrouwelijke brief (Kamerstuk 34 225, nr. 24).
 
 
 13-12-2019
 
 
 
 
 DEF
 
 
 GrIT
 
 
 Circa € 2,1 miljard5In de Kamerbrief Scenario’s en ontwikkelpaden IT investeringen van Defensie: Integrale analyse van IT investeringen voor exploitatie (financiën) en personeel, 2 april 2021 (bijlage bij Kamerstuk 31 125, nr. 118) wordt een budget van € 1,7 miljard genoemd voor het programma, dit is geen volledige kostenopgave. De contractwaarde is terug te vinden in het vertrouwelijke Kamerstuk 35 728, nr. 2 welke ter inzage ligt bij het CIP. In het 1e concept van het herstel- en veerkracht plan (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1827) is een projectwaarde van 2,1 miljard opgenomen.
 
 
 28-03-2022
 
 
 
 
 I&W
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 € 7.271
 
 
 30-06-2020
 
 
 
 
 I&W
 
 
 Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP-2)
 
 
 € 2.755
 
 
 31-12-2020
 
 
 
 
 I&W
 
 
 ERTMS
 
 
 € 2.731
 
 
 30-06-2021
 
 
 
 
 I&W
 
 
 Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 € 3.935,6
 
 
 31-12-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Voortgangsrapportages in 2021
 
 
 In 2021 heeft de Tweede Kamer op basis van de Regeling Grote Projecten zes voortgangsrapportages ontvangen. Ook de aanvullende eindevaluatie van het project HSL-Zuid en de integrale rapportage over het project Mainport Rotterdam zijn in 2021 door de Kamer ontvangen. Voor het groot project Pantservoertuigen is de Kamer nog in afwachting van de eindevaluatie.
 Op grond van de Regeling Grote Projecten maken commissie en bewindspersoon afspraken over frequentie en verschijningstijdstip. De norm volgens de Regeling is: maximaal drie maanden na de peildatum van de rapportages.
 In tabel 3 is de snelheid weergegeven waarmee de voortgangsrapportages na afloop van de rapportageperiode (peildatum) aan de Tweede Kamer werden aangeboden.
 
 
 Tabel 3. Ontvangst voortgangsrapportages door de Tweede Kamer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangst 
 
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen afgesproken termijn
 
 
 8
 (53%)
 
 
 7 (46%)
 
 
 3 (25%)
 
 
 8
 (57%)
 
 
 6
 (43%)
 
 
 7
 (54%)
 
 
 11
 (69%)
 
 
 5 (33%)
 
 
 6
 (43%)
 
 
 2
 (29%)
 
 
 2
 (29%)
 
 
 3
 (38%)
 
 
 4
 (67%)
 
 
 
 
 Binnen 1 maand na termijn
 
 
 7
 (47%)
 
 
 8 (53%)
 
 
 8 (67%)
 
 
 5
 (36%)
 
 
 7
 (50%)
 
 
 6
 (46%)
 
 
 3
 (19%)
 
 
 9 (60%)
 
 
 6
 (43%)
 
 
 5
 (71%)
 
 
 5
 (71%)
 
 
 3
 (38%)
 
 
 2
 (33%)
 
 
 
 
 Meer dan 1 maand na termijn
 
 
 0
 (0%)
 
 
 0 (0%)
 
 
 1
 (9%)
 
 
 1
 (7%)
 
 
 1
 (7%)
 
 
 0
 
 
 2
 (13%)
 
 
 1 (7%)
 
 
 2
 (14%)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 (25%)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Accountantsrapporten in 2021
 
 In artikel 13, lid 1, van de Regeling Grote Projecten staat: «Bij voortgangsrapportages wordt periodiek, op basis van een nader te bepalen frequentie, doch ten minste één maal per jaar, een accountantsrapport gevoegd met een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage en over de beheersing en het beheer van het project».
 In lid 4 staat: «Het accountantsrapport wordt als afzonderlijk document aan de Tweede Kamer gezonden, uiterlijk twee weken na verschijning van de voortgangsrapportage waarop het accountantsrapport betrekking heeft».
 
 Daarmee is de uiterlijke termijn waarop het accountantsrapport aan de Kamer moet worden aangeboden 3,5 maanden na de verslagperiode.
 In 2021 heeft de Tweede Kamer vier accountantsrapporten over grote projecten ontvangen.
 
 
 Tabel 4. Ontvangst accountantsrapporten door Tweede Kamer (in maanden na verslagperiode)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangst 
 
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 < 3,5 maanden
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 
 
 4 – 5 maanden
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 > 5 maanden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Behandeling rapportages grote projecten in 2021
 
 
 De commissies kunnen voortgangsrapportages voor kennisgeving aannemen of ze behandelen door feitelijke vragen te stellen en/of ze te agenderen voor een overleg (algemeen overleg/commissiedebat, schriftelijk overleg, wetgevingsoverleg of notaoverleg).
 Mede vanwege de maatregelen die door de Tweede Kamer zijn getroffen om besmetting met het coronavirus (COVID-19) te voorkomen is de behandeling van de voortgangsrapportages anders verlopen dan voorheen gebruikelijk. Tot het jaar 2020 werden de rapportages veelal geagendeerd voor een algemeen overleg (commissiedebat). De rapportages die in 2021 zijn ontvangen zijn in meerderheid behandeld middels schriftelijk overleg.
 Over vier van de voortgangsrapportages zijn in 2021 feitelijke vragen gesteld. Ook over de aanvullende evaluatie van het project HSL-Zuid en de basisrapportage van het project vervanging onderzeebootcapaciteit zijn feitelijke vragen gesteld.
 Alle voortgangsrapportages die in 2021 zijn ontvangen zijn geagendeerd voor een commissiedebat of een schriftelijk overleg.
 Ook de aanvullende eindevaluatie van het Project HSL-Zuid en de basisrapportage van het project Vervanging onderzeebootcapaciteit zijn geagendeerd voor feitelijke vragen of voor overleg.
 In bijlage 1 van deze notitie staat een overzicht van de behandeling per rapportage.
 
 
 
 
 3.4
 Wijzigingen grote projecten in 2021
 
 In 2021 is de status van enkele grote projecten veranderd. De wijzigingen zijn hieronder beschreven. Ook ontwikkelingen die zich na de rapportageperiode (het kalenderjaar 2021) hebben voorgedaan komen aan bod. Onderstaande informatie is actueel tot en met 1 april 2022.
 Commissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 Eindevaluatie van het Project HSL-Zuid
 De Kamer heeft in 2020 de eindevaluatie over het Project HSL-Zuid ontvangen. Omdat in deze eindevaluatie niet werd teruggeblikt op de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen, zoals de Regeling Grote Projecten voorschrijft, heeft de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat de Minister verzocht hiertoe een aanvullende eindevaluatie op te stellen. Op 22 juni 2021 heeft de Kamer deze aanvullende evaluatie van het project HSL-Zuid ontvangen.4Kamerstuk 22 026, nr. 517 Beide eindevaluaties zijn door de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat behandeld, waarna de commissie voor de Rijksuitgaven om advies is gevraagd over beëindiging van de grootprojectstatus. Het groot project HSL-Zuid is op 15 maart 2022 beëindigd.
 Eindevaluatie van Project Maasvlakte Rotterdam (PMR)
 De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 juli 2021 aan de Tweede Kamer voorgesteld de grootprojectstatus van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) te beëindigen. Het voorstel ging vergezeld van een positief advies van de commissie Financiën.5Tot de heroprichting van de commissie voor de Rijksuitgaven in 2021 was de commissie Financiën verantwoordelijk voor advisering over toepassing van de Regeling Grote Projecten. De Kamer heeft daar op 8 juli 2021 mee ingestemd.
 Commissie Defensie
 Beëindiging groot project Pantservoertuigen
 De commissie Defensie heeft de bewindspersonen van Defensie verzocht een eindevaluatie van het project Pantservoertuigen op te stellen. Het project is verlengd tot 2022 in verband met uitbreiding van het project met onder meer drie extra voertuigen.6Kamerstuk 27 830, nr. 306 De bewindspersonen hebben gemeld dat de evaluatie na voltooiing van het project wordt uitgevoerd.
 Vervanging onderzeebootcapaciteit
 
 De Kamer heeft op 1 juni 2021 de Basisrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit en het bijbehorende accountantsrapport ontvangen.7Kamerstuk 34 225, nr. 31 De commissie Defensie heeft feitelijke vragen gesteld en een schriftelijk overleg gevoerd.
 De Kamer heeft op 1 april 2022 de voortgangsrapportage ontvangen. Deze rapportage staat geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen en een commissiedebat. Ook worden door de commissie een drietal technische briefings met het Ministerie van Defensie en de Algemene Rekenkamer over dit project georganiseerd.
 
 Grensverleggende IT (GrIT)
 
 Bij brief van 11 februari 2021 heeft de commissie Defensie de Tweede Kamer voorgesteld het Programma Grensverleggende IT aan te wijzen als groot project.8Kamerstuk 35 728, nr. 1 Het voorstel ging vergezeld van een positief advies van de vaste commissie voor Financiën. De Tweede Kamer heeft op 11 februari 2021 met dit voorstel ingestemd.
 De commissie Defensie heeft op 1 juli 2021 besloten het lid Van Wijngaarden en, op voorstel van de commissie voor Digitale Zaken, het lid Van Weerdenburg te benoemen tot rapporteurs. De commissie heeft een uitgangspuntennotitie vastgesteld waarover met het kabinet wordt overlegd.9Kamerstuk 35 728, nr. 3
 
 
 
 
 
 
 Bijlage
 1.
 Grote projecten in 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie 
 
 
 
 
 Groot project
 
 
 
 
 Document
 
 
 
 
 Kamerstuk
 
 
 
 
 Peildatum
 
 
 
 
 Verschenen op
 
 
 
 
 Behandeld op
 
 
 
 
 Behandelwijze
 
 
 
 
 Kamerstuk
 
 
 
 
 Rapporteur 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF
 
 
 
 Verwerving F-35
 
 
 22e VGR incl. accountantsrapport
 
 
 
 26 488, nr. 466
 
 
 
 30-06-2021
 
 
 21-09-2021
 
 
 05-11-2021
 
 
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 35 925 X, nr. 17
 
 
 
 
 
 
 
 Pantservoertuigen
 
 
 Geen rapportages1De vaste commissie voor Defensie heeft in februari 2018 besloten af te zien van verdere voortgangsrapportages.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzeeboten
 
 
 Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit
 
 
 
 34 225, nr. 31
 
 
 
 
 28-05-2021
 
 
 13-09-2021
 05-11-2021
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 34 225, nr. 32
 
 
 35 925 X, nr. 17
 
 
 
 Stoffer (SGP)
 Van Wijngaarden (VVD)
 
 
 
 
 
 Grensverleggende IT
 
 
 Uitgangspuntennotitie
 
 
 
 35 728, nr. 4
 
 
 
 
 08-02-2022
 
 
 
 
 
 Van Wijngaarden (VVD)
 Van Weerdenburg, (PVV)
 
 
 
 
 
 I&W
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 Aanvullende eindevaluatie
 
 
 
 22026, nr. 517
 
 
 
 
 22-06-2021
 
 
 12-10-2021
 12-01-2022
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 22 026, nr. 519
 
 
 29 984, nr. 957
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beëindiging status groot project
 
 
 
 22 026, nr. 520
 
 
 
 
 10-03-2022
 
 
 15-03-2022
 
 
 Stemming (plenair)
 
 
 
 
 
 
 
 Mainport Rotterdam (PMR)
 
 
 11e Integrale rapportage
 
 
 
 24 691, nr. 138
 
 
 
 
 12-05-2021
 
 
 24-11-2021
 
 
 Commissiedebat
 
 
 
 31 409, nr. 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beëindiging status groot project
 
 
 
 24 691, nr. 139
 
 
 
 
 07-07-2021
 
 
 08-07-2021
 
 
 Stemming (plenair)
 
 
 
 
 
 
 
 Hoogwater Beschermings-programma HWBP-2
 
 
 19e VGR incl. accountantsrapport
 
 
 
 32 698, nr. 55, 32 698, nr. 56
 
 
 31-12-2020
 
 
 31-03-2021
 
 
 07-06-2021
 22-11-2021
 
 
 Feitelijke vragen
 Wetgevingsoverleg
 
 
 
 32 698, nr. 57
 
 n.n.b.
 
 
 
 
 
 
 
 20e VGR
 
 
 
 32 698, nr. 61
 
 
 
 30-6-2021
 
 
 29-09-2021
 
 
 22-11-2021
 
 
 Wetgevingsoverleg
 
 
 n.n.b.
 
 
 
 
 
 
 European Railway Traffic Management System (ERTMS)
 
 
 14e VGR, incl. accountantsrapport
 
 
 
 33 652, nr. 79
 
 
 
 31-12-2020
 
 
 19-04-2021
 
 
 09-06-2021
 15-06-2021
 
 
 Feitelijke vragen
 Commissiedebat
 
 
 
 33 652, nr. 81
 
 
 29 984, nr. 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 15e VGR
 
 
 
 33 652, nr. 82
 
 
 
 30-06-2021
 
 
 1-10-2021
 
 
 08-12-2021
 12-01-2022
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 33 652, nr. 83
 
 
 29 984, nr. 957
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
 
 
 4e VGR incl. accountantsrapport
 
 
 
 32 404, nr. 105
 
 
 
 31-12-2020
 
 
 14-04-2021
 
 
 23-06-2021
 06-01-2022
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 32 404, nr. 108
 
 
 29 984, nr. 957
 
 
 
 Boulakjar (D66)
 (van 26-05-2021 tot 19-01-2022)
 
 
 
 
 
 
 5e VGR
 
 
 
 32 404, nr. 110
 
 
 
 30-06-2021
 
 
 24-09-2021
 
 
 01-12-2021
 06-01-2022
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 32 404, nr. 111
 
 
 29 984, nr. 957
 
 
 
 Boulakjar (D66)
 (van 26-05-2021 tot 19-01-2022)