Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten; Brief commissie; Rapportage over werking en toepassing Regeling Grote Projecten in 2009
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief
Datum: 2014-06-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2009-2010
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 26 399
 
 Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten
 
 
 Nr. 10
 BRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN
 
 
 
 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Den Haag,19 mei 2010
 Hierbij bied ik u namens de commissie voor de Rijksuitgaven de jaarlijkse rapportage aan over de werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten in 2009.
 
 
 
 
 De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,Aptroot
 
 
 
 
 
 Jaarrapportage 2009 Regeling Grote Projecten
 
 
 
 1.
 Inleiding en samenvatting
 
 Sinds 2004 brengt de commissie voor de Rijksuitgaven ieder jaar een rapportage uit over de werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten (zie ook hierna par. 2). Onderstaand de kernpunten uit deze jaarrapportage over het jaar 2009.
 
 
 •
 Het aantal door de Kamer aangewezen grote projecten neemt jaarlijks af: eind 2009 zijn er nog negen grote projecten. 
 
 
 •
 In 2009 zijn -voor het tweede achtereenvolgende jaar – geen nieuwe grote projecten aangewezen. In 2010 is er inmiddels wél weer een groot project aangewezen.
 
 
 •
 In 2009 zijn twee grote projecten formeel beëindigd, namelijk «luchtverdedigings- en commando-fregatten» van het ministerie van Defensie, en «modernisering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» (AWBZ) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
 
 •
 De tijdigheid waarmee voortgangsrapportages en accountantsrapporten aan de Tweede Kamer zijn aangeboden, is verder toegenomen 
 
 
 •
 Bij vrijwel alle grote projecten worden nu accountants- c.q. assurance-rapporten opgesteld. Verdere verbetering is nog mogelijk, zoals de Defensie-projecten laten zien. 
 
 
 •
 De Kamer is ook in 2009 actief omgegaan met grote projecten. Op vrijwel alle voortgangs- en accountantsrapporten reageren de vaste commissies met schriftelijke vragen, of algemene overleggen, of een combinatie van beide. 
 
 
 
 
 
 2.
 Opzet en achtergrond jaarrapportage 2009
 
 De Tweede Kamer heeft op 22 juni 2006 de Regeling Grote Projecten vastgesteld. Artikel 21 van de Regeling luidt: 
 «De commissie voor de Rijksuitgaven brengt jaarlijks op de derde woensdag in mei een verslag uit aan de Tweede Kamer over de werking en toepassing van deze regeling in het voorafgaande kalenderjaar»
 In deze jaarrapportage geeft de commissie voor de Rijksuitgaven, conform artikel 21, een overzicht van de werking en toepassing van de regeling in het kalenderjaar 2009.
 Deze rapportage is tegelijk met de departementale jaarverslagen uitgebracht op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag).
 
 
 
 3.
 Grote projecten in 2009
 
 De in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen rond grote projecten in 2009 zijn gebaseerd op het overzicht met basisgegevens van alle lopende grote projecten dat als bijlage is opgenomen bij deze rapportage (bijlage 1). 
 
 
 3.1
 Aantal grote projecten in 2009
 
 Begin 2009 waren er elf grote projecten door de Kamer aangewezen. In 2009 zijn geen nieuwe grote projecten aangewezen. In de loop van 2009 zijn twee grote projecten formeel beëindigd, zodat ultimo 2009 sprake is van negen grote projecten.
 
 Tabel 1. Ontwikkeling aantal grote projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaar
 
 
 
 
 Aantal grote projecten (per einde jaar)
 
 
 
 
 Nieuwe grote projecten
 
 
 
 
 Afgesloten grote projecten
 
 
 
 
 
 
 
 2004
 
 
 15
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 2005
 
 
 15
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 2006
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 2007
 
 
 13
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 2008
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 2009
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Er is de laatste jaren een trend waarneembaar van een dalend aantal grote projecten:
 De tabel laat zien dat de daling simpelweg wordt veroorzaakt door het feit dat er meer projecten worden beëindigd dan dat er nieuwe worden aangewezen. Inmiddels is in februari 2010 een nieuw groot project aangewezen, te weten de Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM).
 
 Beëindiging grote projecten 
 In het afgelopen jaar zijn twee grote projecten beëindigd, te weten de aanschaf van luchtverdedigings- en commando-fregatten, en de modernisering van de AWBZ. Verwacht mag worden dat er de komende jaren meer projecten beëindigd zullen worden. Een aantal grote projecten is in een vergevorderd stadium, bijvoorbeeld de Betuweroute en de Hoge Snelheids Lijn-Zuid (HSL-Zuid). Bij andere projecten wordt nagedacht over aanpassing of beëindiging van de groot project status, bijvoorbeeld het Project Mainport Rotterdam (PMR).
 
 
 
 3.2
 Afgesloten grote projecten in 2009
 
 In 2009 zijn twee grote projecten door de Tweede Kamer formeel beëindigd, namelijk de aanschaf van luchtverdedigings- en commando-fregatten (LCF), en de modernisering van de AWBZ. 
 Luchtverdedigings- en commando-fregatten (LCF)
 Op 23 mei 2009 heeft de staatssecretaris van Defensie in de vorm van een brief de eindevaluatie groot project LCF aan de Kamer aangeboden (TK 25 800, nr. 23). 
 De eindevaluatie voldoet aan de formele eisen. Wel is hier sprake van een vrij beknopte evaluatie op hoofdlijnen, die door het ministerie zelf is uitgevoerd. De commissie heeft dit geadresseerd door hierover vragen te stellen. De Kamer heeft de antwoorden en de eindevaluatie niet in een overleg behandeld, en het groot project beëindigd. 
 Het groot project LCF was een redelijk succesvol project in termen van projectbeheersing. Voor een groot project met een dergelijke looptijd (van meer dan 10 jaar) is dit redelijk uitzonderlijk, en dit is naar het oordeel van de commissie voor de Rijksuitgaven een vermelding waard.
 
 
 Modernisering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 
 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 maart 2009 in een AO met de Staatssecretaris gesproken over beëindiging van het grote project Modernisering AWBZ. De staatssecretaris had voorafgaand een eindevaluatie naar de Kamer gestuurd. Formeel voldeed ze hiermee aan haar verplichtingen. In deze eindevaluatie werden de inspanningen van de afgelopen jaren beschreven. De resultaten werden niet beschreven omdat er geen onderzoek naar was gedaan. Daarmee werd niet helder of de doelstellingen van het grote project gerealiseerd waren. 
 Omdat aan de formele eisen voor beëindiging van de groot project status is voldaan heeft de commissie voor de Rijksuitgaven positief geadviseerd over de beëindiging. Wel is de commissie voor de Rijksuitgaven van oordeel dat de informatie in deze eindevaluatie niet voldoet aan de kwaliteitseisen van een reguliere project- of beleidsevaluatie. 
 
 
 
 
 3.3
 Voortgangsrapportages in 2009
 
 In 2008 zijn vijftien voortgangsrapporten van grote projecten verschenen. Dit is er één minder dan in 2008, een voortzetting van een dalende trend (zie ook tabel 2). Dit is het gevolg van het feit dat het aantal grote projecten afneemt. 
 Tabel 2 illustreert dat in 2009 de actualiteit van de voortgangsrapporten weer verder is toegenomen. In 2009 is meer dan de helft van de rapportages binnen de norm van drie maanden aan de Kamer gestuurd. De resterende rapporten zijn alle binnen een maand hierna aan de Kamer gezonden. 
 
 Tabel 2. Verzending voortgangsrapportages naar Tweede Kamer in maanden na peildatum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2004
 
 
 
 2005
 
 
 
 2006
 
 
 
 2007
 
 
 
 2008
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 
 Uiterlijk 3 maanden (dus conform de norm)
 
 
 4 
 (20%)
 
 
 6 
 (30%)
 
 
 4 
 (20%)
 
 
 3
 (17%)
 
 
 8 
 (50%)
 
 
 8
 (53%)
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 3 tot 4 maanden
 
 
 12 (60%)
 
 
 8 
 (40%)
 
 
 8 
 (40%)
 
 
 13 (72%)
 
 
 7 
 (44%)
 
 
 7 
 (47%)
 
 
 
 
 
 
 
 4 maanden of langer
 
 
 4 
 (20%)
 
 
 6 
 (30%)
 
 
 8 
 (40%)
 
 
 2
 (11%)
 
 
 1 
 (6%)
 
 
 0 
 (0%)
 
 
 
 
 
 totaal
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Accountantsrapporten in 2009
 
 In artikel 13 van de Regeling grote projecten is bepaald dat bij voortgangsrapportages periodiek, doch tenminste éénmaal per jaar, een accountantsrapport gevoegd wordt over de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage en over de beheersing en het beheer van het project. 
 In tabel 3 worden de prestaties weergegeven. De «ideale» (en ook haalbare) termijn is gelijktijdig met de voortgangsrapportage, zoals ook de departementale audit diensten (DAD’s) van Defensie en Economische Zaken doen. Daarom wordt in de tabel deze termijn (gelijktijdig, dus binnen 3 maanden) aangehouden als ijkpunt.
 
 Tabel 3. Verzending accountantsrapporten aan de Tweede Kamer in maanden na peildatum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2004
 
 
 
 2005
 
 
 
 2006
 
 
 
 2007
 
 
 
 2008
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 
 binnen 3 maanden 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 3 tot 4 maanden
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 4 tot 5 maanden
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 
 5 of langer maanden
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Tijdigheid en aantal accountantsrapporten
 Uit tabel 3 blijkt dat in 2009 het aantal accountantsrapporten licht is afgenomen, van tien naar negen. De tijdigheid is opnieuw verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Dit jaar werden de twee accountantsrapporten bij de Defensieprojecten gelijktijdig met de voortgangsrapportages aangeleverd, een voorbeeld voor de andere departementen. De zeven andere accountantsrapporten werden alle binnen een maand na de voortgangsrapportages naar de Kamer gestuurd. 
 In 2009 ontbrak een accountantsrapport bij het grote project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV). In reactie heeft de commissie voor LNV de minister gevraagd in de toekomst alsnog een accountantsrapport op te laten stellen. De minister heeft per brief 1 TK 30 825, nr. 18. gereageerd en dit punt is in het overleg tussen de commissie en de minister afgehandeld. 
 
 
 
 3.5
 Behandeling in commissies in 2009
 
 Op alle stukken die in het kader van de regeling in 2009 aan de Kamer zijn gezonden, heeft de Kamer actief gereageerd. Over 3 grote projecten zijn schriftelijke vragen gesteld, over 6 grote projecten zijn algemeen overleggen gevoerd en bij 1 groot project is beide gedaan (vragen stellen en daarna een algemeen overleg). 
 
 
 
 
 4.
 Nadere toelichting op individuele grote projecten
 
 Vervanging F16
 Op 27 maart 2009 hebben de staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische Zaken de 7e rapportage over het project «Vervanging F-16» over het jaar 2008 toegezonden aan de Tweede Kamer.2 TK 2008–2009, 26 488, nr.159.
 Op 3 april 2009 hebben de vaste commissies van Defensie, Economische Zaken en Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven de jaarrapportage teruggezonden op grond van artikel 14 van de regeling grote projecten (ontoereikende en kwalitatief onvoldoende informatie). Op 15 april heeft de staatssecretaris van Defensie aanvullende kosteninformatie toegestuurd aan de Tweede Kamer3 TK 2008–2009, 26 488, nr.167.
 . Op 27 oktober heeft de vaste commissie voor Defensie de informatiebehoefte herzien, en deze vormt het uitgangspunt voor de rapportage over 2009. Deze jaarrapportage wordt uiterlijk 1 april 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden.4 TK 2008–2009, 26 488, nr.212.
 
 Pantservoertuigen
 Op 15 april 2009 heeft de staatssecretaris van Defensie de tiende jaarrapportage over het project «Vervanging Pantservoertuigen M577 en YPR» aan de Tweede Kamer aangeboden.5 TK 2008–2009, 26 396, nr.74.
 In het assurance-rapport wordt opgemerkt dat inzake het infanteriegevechtsvoertuig niet nader is ingegaan op de stand van zaken omtrent het aantal geleverde voertuigen per type aan Defensie in relatie tot het contractueel overeengekomen leverschema. Naar aanleiding van vragen van de vaste commissie van Defensie is deze informatie alsnog geleverd.6 TK 2008–2009, 26 396, nr.75.
 De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij de aanbeveling van de auditdiensten zal opvolgen om, voor zover mogelijk, risico’s in een vroeger stadium te kwantificeren en zodoende tijdig inzicht te verkrijgen in mogelijke kostenoverschrijdingen per deelproject en de toereikendheid van de projectreserves.
 LCF
 Op 1 december 2009 is het groot project «Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF) beëindigd. De eindevaluatie omvat twee afzonderlijke evaluatiemomenten, namelijk een evaluatie na de afsluiting van het project (projectevaluatie) en een evaluatie enige tijd na de ingebruikname (gebruiksevaluatie). In het assurance-rapport bij de elfde jaarrapportage werd bovendien geadviseerd om in 2011, of zoveel eerder als de laatste geplande restactiviteiten zijn afgerond, een productevaluatie uit te voeren. De eindevaluatie heeft betrekking op de projectevaluatie LCF. Uitkomsten van de gebruiksevaluatie en eventuele productevaluatie zullen worden verwerkt in het departementale jaarverslag. De projectevaluatie is niet besproken in de Tweede Kamer, wel zijn schriftelijke vragen gesteld. 
 Betuweroute
 Naar aanleiding van voortgangsrapportages zijn er inhoudelijke vragen gesteld7 TK 2008–2009, 22 589, nr. 299.
 . Het assurance-rapport is niet inhoudelijk besproken.
 De minister heeft aangegeven dat het moment voor beëindiging van de groot project status van de Betuweroute nadert, en dat hij wil beginnen met de eindevaluatie. Op verzoek van de Tweede Kamer zal hierin onder meer worden ingegaan op de formele samenwerking en communicatie met de vervoerders en de samenwerking met Duitsland.
 HSL-Zuid
 Naar aanleiding van de 24e voortgangsrapportage zijn er inhoudelijke vragen gesteld. Het assurance-rapport is niet inhoudelijk besproken. Deze voortgangsrapportage en het assurance-rapport zijn enkele dagen te laat aan de Kamer gestuurd. De 25e voortgangsrapportage is besproken tijdens een AO op 11 november 2009.
 Maaswerken
 Over de 15e voortgangsrapportage zijn schriftelijke vragen8 2009D46490. gesteld en is gesproken tijdens een AO op 17 november. Opvallend is de late behandeling; de 15e voortgangsrapportage is pas besproken nadat de 16e voortgangsrapportage al is uitgebracht. Tijdens het AO zijn er aanvullende informatiewensen geformuleerd met betrekking tot de 17e voortgangsrapportage.
 Ruimte voor de rivier
 Over de 13e voortgangsrapportage zijn vragen gesteld9 TK 2008–2009, 30 080, nr. 38.
 . De 13e en 14e voortgangsrapportage en het assurance-rapport zijn besproken tijdens een AO op 3 december.
 Project Mainport Rotterdam (PMR)
 Over de 5e voortgangsrapportage heeft de vaste commissie een aantal vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat.10 TK 2008–2009, 24 691, nr. 100.
 
 De 6e voortgangsrapportage en het accountantsrapport zijn besproken tijdens een AO op 21 januari 2010. Tijdens dit overleg zijn ook de antwoorden besproken van de minister op eerdere vragen over onder meer de 5e rapportage van de vaste commissie. 
 Anders betalen voor mobiliteit
 De 2e voortgangsrapportage en het auditrapport zijn besproken in een AO op 22 juli 2009. Eén van de leden van de commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven dat in deze voortgangsrapportage de effecten van de maatregelen te summier en voor de Kamer onvoldoende zijn beschreven om die te kunnen controleren.11 TK 2008-2009, 31 305, nr. 80, 22 april voortzetting van het debat van 8 april. De 3e voortgangsrapportage en het accountantsrapport zijn inhoudelijk besproken tijdens een AO op 10 december 2009. Tijdens dit overleg zijn ook de antwoorden van de minister op eerdere vragen van de commissie over het project besproken12 TK 2009–2010, 31 305, nr. 157.
 . De commissie maakt positieve opmerkingen over de kwaliteit en bruikbaarheid van de voortgangsrapportage. De vaste commissie stelt aanvullende wensen vast voor de informatie in de volgende rapportages. 
 Modernisering AWBZ
 Door de Tweede Kamer is besloten de status van groot project te beëindigen, terwijl de modernisering zelf nog doorgaat, onder meer met indicatiestelling, AWBZ-brede zorgregistratie (AZR), zorgzwaartepakketten (ZZP) en positie van de zorgkantoren. Er zijn door de vaste commissie informatie-wensen gesteld voor de komende periode «zodat in een paar oogopslagen helder is wat de belangrijkste kenmerken zijn van de mensen die zorg krijgen, wat de belangrijkste kenmerken van de organisaties en wat de kosten zijn» (30 597, nr. 61, p.31). Deze informatiebehoefte is zeer algemeen geformuleerd. In dit en volgend jaar zal moeten blijken of dit adequaat is.
 Ecologische hoofdstructuur (EHS)
 De commissie heeft voor dit groot project een rapporteur aangesteld, om het belang van de EHS te onderstrepen. Naar aanleiding van de 2e voortgangsrapportage zijn er inhoudelijke vragen gesteld. Ook zijn er vragen gesteld over de betrouwbaarheid van de informatie rond de restant-taakstelling en het natuurbeleid. Op 10 november zijn er door de vaste commissie voor LNV aanvullende vragen gesteld13 TK 2009–2010, 30 825, nr. 51.
 .
 Er is bij de voortgangsrapportage geen assurance-rapport geleverd. Het grootste deel van de EHS wordt gerealiseerd via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Het jaar 2009 was het eerste jaar dat de provincies bij de voortgangsrapportage ILG een accountantsverklaring moesten toevoegen. Dit is nog niet bij alle provincies goed in het proces geborgd. Daarom zijn de accountantsverklaringen niet in alle gevallen tijdig aangeleverd.
 
 
 Grote projecten 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie 
 
 
 
 
 Groot project
 
 
 
 
 Document
 
 
 
 
 Kamerstuk
 
 
 
 
 Peildatum
 
 
 
 
 Verschenen
 
 
 
 
 Actualiteit
 
 
 
 
 Behandeld 
 
 
 
 
 Behandelwijze
 
 
 
 
 Kamerstuk
 
 
 
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Vervanging F16
 
 
 7e jaarrapportage
 
 
 
 26 488 nr. 159
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 27-3-2009
 
 
 2,9 mnd.
 
 
 22-4-2009
 
 
 AO
 
 
 
 26 488, nr. 181
 
 
 
 
 
 
 Vervanging F16
 
 
 assurancerapport
 
 
 
 26 488 nr. 159
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 27-3-2009
 
 
 2,9 mnd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Addendum
 
 
 
 26 488 nr. 167
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 15-4-2009
 
 
 3,5 mnd.
 
 
 22-4-2009
 
 
 AO
 
 
 
 26 488, nr. 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Pantservoertuigen 
 
 
 10e jaarrapportage
 
 
 
 26 396 nr. 74
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 15-4-2009
 
 
 3,5 mnd.
 
 
 10-6-2009
 
 
 vragen
 
 
 
 26 396, nr. 75
 
 
 
 
 
 
 Pantservoertuigen
 
 
 assurancerapport
 
 
 
 26 396 nr. 74
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 15-4-2009
 
 
 3,5 mnd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF
 
 
 LCF
 
 
 12e jaarrapportage
 
 
 
 25 800 nr. 23
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 22-5-2009
 
 
 4,7 mnd
 
 
 13-10-2009
 
 
 vragen
 
 
 
 25 800 nr. 24
 
 
 
 
 
 
 LCF
 
 
 assurancerapport
 
 
 ???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V&W
 
 
 Betuweroute
 
 
 25e VGR
 
 
 
 22 589, nr. 297
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 6-4-2009
 
 
 3,2 mnd.
 
 
 1-7-2009
 
 
 AO (en vragen)
 
 
 
 22 026, nr. 302
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 assurancerapport
 
 
 
 22 589, nr. 298
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 15-4-2009
 
 
 3,5 mnd.
 
 
 1-7-2009??
 
 
 AO Transport en Logistiek
 
 
 
 22 026, nr. 302
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 26e VGR
 
 
 
 22 589, nr. 300
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 29-9-2009
 
 
 2,9 mnd.
 
 
 29-10-2009
 
 
 AO Transport en Logistiek
 
 
 
 29 515, nr. 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V&W
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 24e VGR
 
 
 
 22 026, nr. 293
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 6-4-2009
 
 
 3,2 mnd
 
 
 11-6-2009
 
 
 vragen
 
 
 
 22 026, nr. 295
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 assurancerapport
 
 
 
 22 026, nr. 294
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 28-4-2009
 
 
 3,9 mnd
 
 
 11-6-2009
 
 
 vragen
 
 
 
 22 026, nr. 295
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 25e VGR
 
 
 
 22 026, nr. 303
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 14-9-2009
 
 
 2,5 mnd
 
 
 11-11-2009
 
 
 AO
 
 
 
 22 026, nr. 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V&W
 
 
 Maaswerken
 
 
 15e VGR
 
 
 
 18 106, nr. 194
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 7-4-2009
 
 
 3,2 mnd
 
 
 17-11-2009
 
 
 AO (en vragen)
 
 
 
 18 106, nr. 199
 
 
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 assurancerapport
 
 
 
 18 106, nr. 195
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 17-4-2009
 
 
 3,6 mnd
 
 
 17-11-2009
 
 
 AO
 
 
 
 18 106, nr. 199
 
 
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 16e VGR
 
 
 
 18 106, nr. 197
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 2-10-2009
 
 
 3,1 mnd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V&W
 
 
 Ruimte voor de Rivier
 
 
 13e VGR
 
 
 
 30 080, nr. 37
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 6-4-2009
 
 
 3,2 mnd
 
 
 3-12-2009
 
 
 AO (en vragen)
 
 
 
 30 080, nr. 42
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor de Rivier
 
 
 accountantsrapport
 
 
 ???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor de Rivier
 
 
 14e VGR
 
 
 
 30 080, nr. 39
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 1-10-2009
 
 
 3 mnd
 
 
 3-12-2009
 
 
 AO
 
 
 
 30 080, nr. 42
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor de Rivier
 
 
 accountantsrapport
 
 
 
 30 080, nr. 40
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 19-10-2009
 
 
 3,6 mnd
 
 
 3-12-2009
 
 
 AO
 
 
 
 30 080, nr. 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V&W
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 5e VGR
 
 
 
 24 691, nr. 99
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 6-4-2009
 
 
 3,2 mnd
 
 
 24-6-2009
 
 
 vragen
 
 
 
 24 691, nr. 100
 
 
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 6e VGR
 
 
 
 24 691, nr. 102
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 29-9-2009
 
 
 3mnd
 
 
 23-12-2009
 
 
 vragen
 
 
 
 24 691, nr. 105
 
 
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 accountantsrapport
 
 
 
 24 691, nr. 103
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 14-10-2009
 
 
 3,5 mnd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V&W
 
 
 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 2e VGR
 
 
 
 31 305, nr. 127
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 6-4-2009
 
 
 3,2 mnd.
 
 
 17 en 24-6-2009
 
 
 AO
 
 
 
 31 305, nr. 147
 
 
 
 
 
 
 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 auditrapport
 
 
 
 31 305, nr. 136
 
 
 
 31-12-2008
 
 
 24-4-2009
 
 
 3,8 mnd.
 
 
 17 en 24-6-2009
 
 
 AO
 
 
 
 31 305, nr. 147
 
 
 
 
 
 
 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 3e VGR
 
 
 
 31 305, nr. 154
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 29-9-2009
 
 
 2,9 mnd.
 
 
 4-11-2009
 
 
 AO
 
 
 
 31 305, nr. 165
 
 
 
 
 
 
 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 accountantsrapport
 
 
 
 31 305, nr. 156
 
 
 
 30-6-2009
 
 
 23-10-2009
 
 
 3,8 mnd.
 
 
 4-11-2009
 
 
 AO
 
 
 
 31 305, nr. 165
 
 
 
 
 
 VWS
 
 
 Modernisering AWBZ
 
 
 eindevaluatie
 
 
 
 30 597, nr. 37
 
 
 
 medio 2008
 
 
 10-11-2009
 
 
 
 5-3-2009
 
 
 AO
 
 
 
 30 597, nr. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 631, nr. 320
 
 
 
 24-9-2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV
 
 
 Ecologische Hoofdstructuur 
 
 
 2e VGR
 
 
 
 30 825 nr. 49
 
 
 
 medio 2009
 
 
 14-9-2009
 
 
  
 
 
 29-10-2009
 
 
 vragen
 
 
 
 30 825, nr. 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V&W
 
 
 Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer
 
 
 In wording in 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VGR= voortgangsrapportage
 AO = Algemeen Overleg
 HTK = Handelingen Tweede Kamer
 vka = voor kennisgeving aangenomen
 aang = aangehouden tot eerstvolgende voortgangsrapportage