Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000); Verslag algemeen overleg op 2 juni 2005
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25124, nr. 44

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

04-07-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

25124 nr. 44

28-06-2005

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVragen en opmerkingen uit de commissieHet antwoord van de ministerNadere gedachtewisselingOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25124Toon alle publicaties in het hoofddossier
Kamerdossier 29628Toon alle publicaties in dit dossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 40 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 124Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)29 628Politienr. 44VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 juni 2005De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 2 juni 2005 overleg gevoerd met minister
Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over:– de voortgangsrapportage C2000 (25 124,
nr. 42);– het kabinetsstandpunt op onderzoek van Inspectie
OOV naar de wijze waarop uitwisseling van politie-informatie is georganiseerd
(29 628, nr. 10);– de brief van de minister van BZK d.d. 22 april
2005 met de stand van zaken herstructurering GMS (25 124, nr. 43).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Algra (CDA) vindt dat het de politie
op het terrein van informatie-uitwisseling ontbreekt aan goed gereedschap.
Al meerdere keren heeft hij de nadrukkelijke wens van zijn fractie naar voren
gebracht om te komen tot één informatiesysteem voor de politie.
Hij verwijst in dit verband naar de aangenomen motie-Rietkerk, naar aanleiding
waarvan de Regieraad ICT/politie is ingesteld. In het rapport van de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid over de landelijke coördinatie en uitwisseling
van politie-informatie, worden opnieuw aanbevelingen aan de minister gedaan.
Op welke manier heeft de minister het afgelopen jaar de regie gevoerd over
de ICT voor de politie? Tot welke resultaten heeft dat geleid? Volgens de
minister zal eind 2005 70% van de plannen uit Bestek 2001–2005 zijn
gerealiseerd. Is dat percentage gehaald, en om welke plannen gaat het daarbij?
Klopt het dat er sprake is van nieuwe vertragingen en zo ja, waarom heeft
de minister de Kamer hierover dan niet apart geïnformeerd? De heer Algra
vraagt van de minister een helder stappenplan, waarbij hij uitgaat van realisering
van de door de minister toegezegde 70% per ultimo 2005. Als er inderdaad nieuwe
vertragingen zijn, moeten die uiterlijk per 1 juli 2006 moeten zijn ingelopen.
Hij vraagt om een toezegging dat het beoogde opsporingsgereedschap, PSO-2,
uiterlijk eind 2006 operationeel is. De heer Algra constateert met de minister
dat het aantal positieve feiten over het project C2000 nog steeds toeneemt.
Hoe ontwikkelt de communicatie in de grensstreek zich? De heer Slob (ChristenUnie) constateert dat
langzaam maar zeker de eindstreep voor dit grote project wordt benaderd. Er
is zelfs sprake van een 12,5-jarig jubileum! Steeds meer veiligheidsregio's
maken gebruik van C2000. Wel vraagt hij om de stand van zaken, met daarbij
enige differentiatie. Er is reden voor enige tevredenheid, maar al te ronkende
teksten zijn uit den boze. Het venijn zit ook bij dit project volgens hem
in de staart.De heer Slob vindt dat een financieel beeld ontbreekt. Hij gaat ervan
uit dat bij de eindevaluatie een duidelijk financieel overzicht wordt verstrekt,
met investeringskosten, exploitatiekosten, kosten van GMS en de regionale
investerings- en exploitatiekosten, inclusief de bijdragen van andere ministeries.
Wat is het verschil met de vorige voortgangsrapportage? Net als de vorige
keer vraagt hij om informatie over de aflossing van de lening van € 45,4
mln. voor radiobediensystemen. Heeft de aanwending van exploitatiemiddelen
consequenties voor het onderhoudsniveau en zo niet, worden er dan andere uitgaven
geschrapt en zo ja, welke? De heer Slob vraagt om de stand van zaken rond
de optimalisering van het netwerk. Hij heeft de indruk dat op het gebied van
Special Coverage Locations (SCL) nog steeds niet alle problemen zijn opgelost.
Hoe schat de minister de voortgang in, en heeft dit nog consequenties voor
de regio's die veel later staan gepland?De heer Slob onderstreept dat GMS het hart van C2000 is, zodat het goed
moet gaan. Het is volgens hem heel lastig om de informatie te beoordelen,
omdat de audits daar niet «overheen gaan». Wat is de huidige stand
van zaken als het gaat om de investeringen en de exploitatie? Zijn er risico's
en zo ja, wat houden die in? Op het gebied van het pagingnetwerk is voortgang
geboekt, maar het doel is nog niet bereikt. Kan iets worden verteld over de
inrichting van de lokale beheersorganisatie? Welke ondersteuning geeft de
minister daaraan?Mevrouw Van Heteren (PvdA) vraagt, net als
de heer Slob, om nog één tussenrapportage in te voegen. Wat
de plaatsing van nieuwe opstelpunten voor betere buitenhuisdekking betreft,
vraagt zij wat dat betekent voor de regionale uitrol. Omdat alles met alles
samenhangt, betekent het weghalen van één schakel stagnatie
voor andere schakels in het verhaal. Wat zijn de tijdpadeffecten van de upgrading
naar 5.2 op de rest van het proces? Wat zijn de conclusies die getrokken kunnen
worden uit de audit? Er ontbreekt een reële raming van de kosten die
een netwerkoptimalisatie met zich meebrengen. Ook het tijdpad daarbij is onhelder.
Hoe pakt dat uit? Wat wordt verwacht van het nieuwe pagingnetwerk? Mevrouw
Van Heteren is blij met de door het ministerie verstrekte risicokaart. Hoe
loopt het overleg hierover met de regio's, en welk resultaat wordt verwacht?
Wat doet de rijksoverheid in samenspraak met de regionale overheden? Hoe verloopt
de verdeling van de kosten tussen Rijk en gemeenten? Wat is de stand van zaken
rond het grensoverschrijdend verbinden van de netwerken? Mevrouw Van Heteren
heeft de indruk dat een te grote pas op de plaats wordt gemaakt. Ook zij stelt
er prijs op dat een onafhankelijk onderzoeksbureau, bijvoorbeeld dat van de
Kamer, een formattering van de eindevaluatie maakt.De heer Straub (PvdA) deelt de zorg van de
heer Algra over de resultaten van Bestek 2001–2005. Hij maakt zich grote
zorgen of op 1 januari 2006 70% zal zijn vervuld. Dit te meer omdat grote
vraagtekens worden gezet bij de wijze waarop nu informatie-uitwisseling plaatsvindt.
Hij denkt dat de minister wat meer mogelijkheden heeft dan deze denkt, waarbij
hij denkt aan het geven van een aanwijzing. Zien korpsen de richtlijn voor
één doel, of ruimer? Het IOOV constateert dat er onder korpsen
notoire niet-invullers zijn. Notoire niet-invullers zijn een groot risico
voor de betrouwbaarheid van de informatie. Hen moet de oren worden gewassen! De heer Cornielje (VVD) vindt dat het project
C2000 bestuurlijk in rustig vaarwater is gekomen. Technisch gesproken toont
de audit van Epstar bemoedigende resultaten. Maar we zijn er nog niet! Hij
is de minister erkentelijk voor het nakomen van toezeggingen, gedaan tijdens
het vorige algemeen overleg. Hij stemt in met een tussentijdse voortgangsrapportage,
zij het dat de status van groot project van C2000 uiteindelijk moet worden
beëindigd. Hij wil wel geïnformeerd blijven worden over GMS en de
relatie met C2000.Het antwoord van de ministerMinister Remkes meent dat er inderdaad nog
geen aanleiding bestaat voor ronkende teksten. Het project als zodanig bevindt
zich in een bijzondere situatie. In het merendeel van de regio's is C2000
volledig en naar volle tevredenheid in gebruik. Een klein aantal regio's is
volop bezig C2000 te implementeren: Haaglanden, Midden-West-Brabant, Gelderland
Noord-Oost, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Om de toegezegde 95%
buitendekking blijvend te garanderen, is de projectdirectie hard bezig met
het optimaliseren van het netwerk. Dit is een permanente activiteit, aangezien
de omgeving constant verandert. De minister heeft opdracht gegeven om in totaal
43 extra masten te bouwen, waarmee alle bekende knelpunten worden weggenomen.
Bij de tot nu toe uitgevoerde metingen voor fase 2 is nog een aantal minder
kritische plaatsen ontdekt, waarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn. De
kosten van fase 2 worden zoveel mogelijk betaald uit het huidige budget, waarvoor
de lopende projecten worden geherprioriteerd. De minister denkt dat een eventueel
aanvullend bedrag binnen de grenzen van het redelijke zal blijven. In de volgende
voortgangsrapportage zal daarop nader worden ingegaan.De minister onderstreept dat C2000 goed heeft gefunctioneerd bij het bezoek
van president Bush aan Nederland, het kampioensfeest van PSV, de zeer grote
brand in Best en de recent gehouden oefening Bonfire. Er wacht nog wel een
stevige klus, namelijk het upgraden van het netwerk naar een nieuwe softwareversie,
5.2. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet, en de minister ziet dat
proces met vertrouwen tegemoet. Voor zover hij kan overzien, zal het upgraden
niet leiden tot stagnatie op andere fronten. De Kamer zal daarover nog worden
geïnformeerd. De eindevaluatie zal eind 2005 zijn afgerond. De minister
vraagt aan de Kamer, aan te geven waaraan de nog te verschijnen eindrapportage
moet voldoen. De Kamer heeft recent een brief ontvangen over GMS. Als GMS
«onder de motorkap» moet worden geherstructureerd, gaat dat drie
jaar duren en zullen de kosten aanzienlijk hoger zijn dan aanvankelijk gedacht.
De minister maakt daarom, in overleg met de begeleidingscommissie GMS, een
tijdelijke, zo beperkt mogelijke pas op de plaats. Er wordt onderzocht of
het mogelijk is GMS te vereenvoudigen, en te vervangen door een kant-en-klaar
pakket. Daarnaast vormt de pas op de plaats een goede gelegenheid om samen
met de begeleidingscommissie en de koepels het huidige beleid ten aanzien
van de meldkamers te actualiseren. De koepels hebben in het kader van de herstructurering
aangegeven de mogelijkheden van standaardisatie van werkprocessen in de meldkamer
te zullen onderzoeken. De minister ondersteunt dat initiatief zeer, mede omdat
het bijdraagt aan een meer efficiënte informatiehuishouding in de meldkamers.
Hij streeft ernaar om in overleg met bestuur en management van de disciplines
hierover in augustus nadere besluiten te nemen. Na overleg met de begeleidingscommissie
zal de Kamer hierover in het najaar van 2005 worden geïnformeerd. De
minister zegt toe, de Kamer «met een zekere periodiciteit» buiten
de normale rapportages te informeren over de voortgang van het GMS-proces.De minister onderstreept dat er geen sprake is van «weer een audit»
voor GMS. Geconstateerd is dat de kosten te hoog en de doorlooptijd te lang
zijn. In overleg met het veld wordt de standaardisering bekeken, waarop eind juni antwoord komt, zodat in augustus besluitvorming kan worden
gepleegd. De vraag van de heer Slob over het bedrag voor GMS op de peildatum
zal in de toegezegde brief worden beantwoord. De minister schat in dat de
pas op de plaats verantwoord is. Decentraal is een aantal functionaliteiten
toegevoegd, wat in belangrijke mate de kwetsbaarheid van het systeem veroorzaakt.
Dit kan bijvoorbeeld via verbetering van de werkprocessen in de meldkamers
beheersbaar worden gemaakt.Het ligt in het voornemen van de minister om de projectdirectie per 1 januari
2006 op te heffen. Dan moet wel geborgd zijn dat het beheer in goede handen
is. Het streven is om de beheersorganisatie onder te brengen bij de huidige
ICT-servicecoöperatie Politie, justitie en veiligheid. Bij het strategisch
beheer zal het ministerie van BZK een coördinerende rol vervullen. Het
spreekt volgens de minister voor zich dat een opheffing van de projectdirectie
met de nodige zorgvuldigheid zal worden omgeven. Van de 19 bijzondere locaties
van de 1996-lijst zijn er tien gerealiseerd. Voor het eind van het jaar zullen
de resterende locaties worden opgeleverd. Van de 14 van de 1998-lijst zijn
er vijf gerealiseerd; de laatste zal pas medio 2007 klaar zijn. Dat betreft
dan ook een locatie op het HSL-traject, welk traject niet eerder in gebruik
zal worden genomen dan het jaar 2007. Begin 2005 zijn in overleg met de regio's
de locaties geïnventariseerd die kritiek zijn voor het operationeel gaan.
De laatste locatie betreft het Feyenoord-stadion. Omdat Rotterdam-Rijnmond
pas in oktober 2005 operationeel gaat, wordt ook de laatste SCL op tijd gerealiseerd.
Volgens de minister is dit voldoende afgehecht met de andere departementen,
terwijl ook met de gemeente Rotterdam goede afspraken zijn gemaakt.In de voortgangsrapportage is vermeld dat er 43 masten worden bijgebouwd.
Rond oktober 2005 zullen die masten er staan, en dan zijn de belangrijkste
dekkingsproblemen opgelost. Migratie gaat, zo benadrukt de minister, voor.
De conclusies van het rapport van Epstar zijn: het netwerk is goed, maar er
zijn nog dekkingsproblemen, die in kaart zijn gebracht. Er wordt nu gebouwd
om de problemen op te lossen. Het voor C2000 beschikbare budget is € 720
mln., terwijl de realisatie tot en met maart 2005 € 613 mln. bedraagt,
en de prognose voor 2005 € 100 mln. Door het oprichten van de projectdirectie
is een ander boekhoudkundig regime van toepassing geworden op het gedeelte
van de projectorganisatie dat voorheen bij het Agentschap ITO was ondergebracht.
Hierdoor is de schuld van € 45 mln. in de boeken van ITO, veroorzaakt
door de lening voor de aanschaf van de radiobediensystemen, vervallen en zijn
de uitgaven over 2004 met hetzelfde bedrag verhoogd. Verrekening vindt plaats
op de meerjarenraming, wat niet ten koste gaat van het onderhoudsniveau. De
minister zegt toe, hierop in de volgende voortgangsraportage in te gaan.Volgens de minister is er nu een goedgekeurde pager. In de catalogus staat
een door het veld goedgekeurde pager. De regio's hebben inmiddels ruim 16 000
exemplaren besteld. De eerste regio's hebben hun bestelling tussen eind maart
en medio april in ontvangst genomen. Gezien de historie geven de regio's er
de voorkeur aan, de pagers te onderwerpen aan een gebruikerstest. Van de uitkomsten
van deze test is nog onvoldoende bekend. Ook hiervoor geldt dat de meest actuele
stand van zaken in de volgende voortgangsrapportage aan de orde komt. Het
ziet er volgens de minister heel wat positiever uit dan in het vorige overleg.
Zoals het ernaar uitziet, gaat Duitsland besluiten ook op het Tetrasysteem
over te stappen, wat voor de communicatie aan de landsgrenzen zeer belangrijk
is. België en Nederland hebben eind 2004 de voorbereidingen voor het
offerteproces van ISI (Intersysteem interface) afgerond. Dit is een koppeling
van het C2000-systeem en het Belgische C2000, het Astrid-systeem. Dit is een
structurele oplossing. Op initiatief van Nederland worden samen met Frankrijk,
België en Duitsland voorbereidingen getroffen voor het indienen van een
projectvoorstel voor het krijgen van Europese subsidie. Totdat de analoge
netten in Nederland worden ontmanteld, waarmee het kortetermijn Schengennetwerk
komt te vervallen, wordt aan de grens met Duitsland gewerkt met
netwerk. Dit netwerk is bedoeld voor politie en douane. Na de ontmanteling
worden de basisstations vervangen door een combinatie van C2000 en analoge
apparatuur, waarmee een koppeling met het Duitse analoge systeem wordt gerealiseerd.
Daarmee wordt voldaan aan de eisen uit het Verdrag van Schengen. Er dient
nog overeenstemming te worden bereikt over de verdeling van de kosten voor
de instandhouding van deze grensoverschrijdende communicatievoorziening.Met betrekking tot het Bestek ICT politie geeft de minister aan dat de
standaardisatie en de modernisering van de systemen bij de politie volop in
ontwikkeling is, zij het dat dit een ingrijpende verandering blijft, die een
groot beslag legt op de middelen en de capaciteit van de korpsen. De Regieraad
ICT Politie heeft onlangs stevig ingegrepen in het project Politie Suite Opsporing.
Dit project is verdeeld in stappen, waarbij elke stap bruikbare producten
oplevert. In 2005 worden hiervan reeds de eerste resultaten bereikt. Een beperkt
aantal medewerkers zal toegang krijgen tot de informatie die is opgeslagen
in de bestaande bedrijfsprocessensystemen en opsporingssystemen van de politiekorpsen.
De organisatie is sterk gewijzigd, en de betrokkenheid van de korpsen is sterk
vergroot. De uniformering van de bedrijfsprocessensystemen wordt op dit moment
onderzocht door de korpschefs. De minister verwacht dat er na de zomer een
besluit zal worden genomen over de keuze van één van de drie
systemen. De politiekorpsen zullen nog in 2005 de verantwoordelijkheid van
de bestaande ICT-voorzieningen overdragen aan zes bovenregionale rekencentra.
Dit is volgens de minister een wezenlijke stap in het terugdringen van het
aantal overlappende systemen.De aanleg van het nieuwe onderlinge communicatienetwerk zal eveneens in
2005 worden afgerond. De vormgeving van de vraag- en aanbodorganisatie op
basis van de Wet samenwerkingsvoorzieningen is voortvarend aangepakt. De verwachting
is dat op 1 januari 2006 beide organisaties zijn opgericht. De minister
verwijst naar een recent ontvangen open brief van medewerkers van ISC, met
een aantal aantijgingen. De manier waarop in deze brief wordt gesproken over
de maatregelen die nodig zijn om de gewenste organisatieverandering te bereiken,
heeft niet de waardering van de minister. De maatregelen die in de brief zijn
aangehaald, zijn weloverwogen voorbereidingen om te komen tot een doelmatige
en doeltreffende aanbodorganisatie.Door de oprichting van publiekrechtelijke ICT-organisaties op basis van
de Wet samenwerkingsvoorzieningen is het de bedoeling, de vrijblijvendheid
van de samenwerking tussen de korpsen terug te dringen. De minister wil in
de toekomst echter ook gebruik gaan maken van de Wet versterking bevoegdheden
op rijksniveau, die de Kamer onlangs in behandeling heeft genomen, om op het
terrein van ICT prioriteiten te stellen en de korpsen daaraan te houden. Hij
is de Kamer dankbaar voor de zeer voortvarende afhandeling van het wetsvoorstel
dienaangaande. Er zijn de minister op dit moment geen nieuwe vertragingen
van het Bestek bekend. De verwachtingen van de betrokken partijen ten aanzien
van de inhoud en het tijdschema van het project PSO zijn vanaf het begin te
hooggespannen. Het opstellen van robuuste planningen werd bemoeilijkt door
een gebrek aan ervaring met een nieuwe werkwijze. In het kader van PSO is
de eerste stap het realiseren van toegang tot de bestaande systemen BPS, X-poll,
Genesis, Octopus en RBS, van de regionale korpsen en het KLPD, voor een beperkte
groep infodeskmedewerkers, zodat de daarin opgeslagen gegevens rechtstreeks
kunnen worden geraadpleegd. De eerste stap is volgens de minister geen grote
technische verandering. De organisatorische veranderingen die dit met zich
brengt, zijn wel groot. De minister houdt vast aan de ambitie van het proces
voor landelijke toepassing van de opsporing. Deze ambitie is bij de ingreep
in het PSO-project onderschreven door alle korpsen. De minister zal de stappen
nauwgezet volgen, en bezien of zij bijdragen aan de ambitie zoals die er ligt.
Hij zegt toe dat de Kamer najaar 2005 nadere informatie krijgt
over de stand van zaken rond PSO-2. Er is bij de Regieraad ICT Politie gekozen
voor een stevig ingrijpen, zowel in de aanpak als in de organisatie. Er is
gekozen voor een meer stapsgewijze aanpak, in plaats van één
grote stap, waarbij per stap een tastbaar product wordt geleverd, en de vervolgaanpak
wordt bepaald. De Regieraad ICT Politie is in eerste instantie verantwoordelijk
voor de uitvoering van het bestek. Samen met de korpsbeheerders heeft de minister
een aantal ondersteunende en voorwaardenscheppende maatregelen genomen: het
zeker stellen van de financiering van het bestek door een indicatieve ICT-kostennorm.
Verder noemt de minister het vergroten van de betrokkenheid van de korpsbeheerders,
en de herijking van het bestek, inclusief het stellen van prioriteiten.Nadere gedachtewisselingDe heer Algra vraagt wat er de afgelopen vijf
jaar eigenlijk is gedaan. De kwaliteit van het gereedschap waarmee de politie
haar werkzaamheden moet uitvoeren, is eigenlijk niet te verkopen. Hij heeft
van de minister begrepen dat er geen nieuwe vertragingen zijn, zodat eind
2005 70% van de plannen uit Bestek zijn uitgevoerd. Hij vraagt om een concretisering
van het stappenplan.De heer Slob (ChristenUnie) is blij met de
erkenning van de minister dat een aantal cruciale zaken nog moet worden gerealiseerd.
Hij gaat ervan uit dat, als er tussentijds grote wijzigingen optreden, deze
aan de Kamer zullen worden gerapporteerd. De eindevaluatie zal moeten worden
gebruikt om alle bedragen scherp in beeld te krijgen. Het gaat hem daarbij
niet alleen om de bedragen die de rijksoverheid besteedt, maar om een totaalbeeld.Mevrouw Van Heteren vraagt, welk deel van
de door de minister genoemde € 100 mln. een functie heeft in de
regionale uitrol. Welke onderhandelingen verwacht de minister op dat punt
nog?De heer Straub vraagt of de doelstelling van
70% per 1 januari 2006 wordt gehaald. Verder vindt hij dat de minister
meer moet sturen.De heer Cornielje vindt dat de Kamer voor
het zomerreces dient aan te geven wat er per se in de eindevaluatie moet worden
opgenomen.De minister onderschrijft de mening van de
heer Slob dat een aantal cruciale zaken nog moet worden gerealiseerd: «we
zijn er nog niet». Tegelijkertijd constateert hij met grote vreugde
dat hij vrij stevig bezig is om uit dat dal te komen. Alle betrokken processen
kenmerken zich door soms grote risico's. Het heeft inderdaad te lang geduurd
voordat de uniformering van de bedrijfsprocessensystemen van de politie op
de prioriteitenlijst werd geplaatst. De minister bestrijdt het beeld dat er
geen resultaten zijn, die zijn er wél: de elektronische aangifte en
de handhaving van de Vreemdelingenwet. Die resultaten hadden er wel eerder
moeten zijn, en ze hadden beter moeten zijn. De minister geeft toe, zich af
en toe te hebben verbaasd over de wijze waarop het hele proces is georganiseerd.
In de aan de Kamer toegezegde brief zal preciezer worden ingegaan op het percentage
van 70. Met betrekking tot C2000 loopt momenteel een onderzoek naar de situatie
van het lokaal beheer. Het streven is erop gericht, te komen tot uniformering
op dit punt. De minister is zich er niet van bewust dat er op dit punt in
het veld klachten zijn. Het onderzoek wordt in de komende paar maanden afgerond.
De Kamer zal daarover in de volgende voortgangsrapportage worden geïnformeerd.
Vanuit de rijksverantwoordelijkheid kan voordeel worden gedaan bij processen
die lokaal en regionaal aan de orde zijn. De teleurstelling van de heer Algra
op dit punt wordt door de minister gedeeld. Hij zegt de heer Straub
toe dat hij actie zal ondernemen op het punt van notoire niet-invullers. Volgend
jaar krijgt de Kamer te horen dat de laatste notoire niet-invuller stevig
bij de oren is gepakt. Er wordt nagedacht over de vraag of in het kader van
het LMD-beleid in personeelstechnish opzicht niet wat steviger instrumenten
voorhanden moeten zijn.De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Noorman-den UylDe adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,Franke XNoot1Samenstelling: Leden: Kalsbeek (PvdA), Van Heemst (PvdA), Noorman-den
Uyl (PvdA), voorzitter, Vos (GroenLinks), Cornielje (VVD), Adelmund (PvdA),
De Wit (SP), Van Beek (VVD), ondervoorzitter, Van der Staaij (SGP), Luchtenveld
(VVD), Wilders (Groep Wilders), De Pater-van der Meer (CDA), Duyvendak (GroenLinks),
Wolfsen (PvdA), Spies (CDA), Eerdmans (LPF), Sterk (CDA), Van der Ham (D66),
Haverkamp (CDA), Van Fessem (CDA), Smilde (CDA), Straub (PvdA), Nawijn (LPF),
Boelhouwer (PvdA), Szabó (VVD) en Van Hijum (CDA).Plv. leden: Klaas de Vries (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Fierens (PvdA),
Halsema (GroenLinks), Schippers (VVD), Dubbelboer (PvdA), Kant (SP), Rijpstra
(VVD), Slob (ChristenUnie), Hirsi Ali (VVD), Rambocus (CDA), Van Gent (GroenLinks),
Çörüz (CDA), Van As (LPF), Van Haersma Buma (CDA), Koser
Kaya (D66), Bruls (CDA), Van Bochove (CDA), Algra (CDA), Hamer (PvdA), Varela
(LPF), Leerdam (PvdA), Balemans (VVD), Eski (CDA) en Vergeer (SP). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-44.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl