Voortgang rivierdijkversterkingen; Voortgangsrapportage over het Deltaplan Grote Rivieren
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 125

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

02-05-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

18106 nr. 125

28-04-2003

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVoortgang Deltaplan Grote RivierenFinanciën Verkeer en WaterstaatRijkelse BemdenGrensmaas: MERZandmaas: Behandeling BeroepenZandmaas: MaaskadesZandmaas: pakket II, LNVAfsluiting Deltaplan Grote Rivieren als groot projectStatus van De MaaswerkenOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 22 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 125BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 april 2003Bijgaand doe ik u de 15e voortgangsrapportage over het Deltaplan Grote
Rivieren toekomen.1 Deze voortgangsrapportage
is opgesteld conform de procedureregeling grote projecten en beslaat de periode
van 1 juli 2002 tot en met 31 december 2002.Deze voortgangsrapportage bestaat uit twee onderdelen, te weten de voortgang
van de dijkversterkingen en de daarbij behorende financiën van Verkeer
en Waterstaat (bijlage 1) en de voortgang van de Maaswerken en de daarbij
behorende financiën van Verkeer en Waterstaat (bijlage 2).Deze voortgangsrapportage is de laatste in de serie over het Deltaplan
Grote Rivieren en daarmee is het deel over de dijkversterkingen als groot
project afgerond.Voortgang Deltaplan Grote RivierenBij het opstellen van deze voortgangsrapportage is mede gebruik gemaakt
van de 17e IPO-rapportage, met als peildatum 1 oktober 2002. Deze rapportage
is u per brief van 10 december 2002 separaat toegezonden (TK 2002–2003,
18 106, nr. 120).In de periode tussen 1 oktober 2002 en 31 december 2002, de peildatum
van deze voortgangsrapportage, is bij twee dijkvakken langs het IJsselmeer
het vereiste veiligheidsniveau bereikt. De verbetering van de in totaal bijna
50 km waterkering is uitgevoerd door Rijkswaterstaat. In dezelfde periode
is de balgstuw Ramspol officieel opgeleverd. Dit betreft het laatste project
uit de eerste tranche dijkversterkingen.In de periode tussen 1 april 2002 en 1 oktober 2002 is circa 16 km waterkering
aan de categorie veilig toegevoegd. Per 1 oktober 2002 is circa 775 km veilig.
Dat komt overeen met 87% van het totaal van de eerste
en tweede tranche dijkversterkingen.Het IPO verwacht dat in 2003 de projecten Kampen Midden, Andijk-Wervershoof, Dijken Achter Ramspol (laatste twee deeltrajecten, DAR 1 en 2), Dongemondgebied (deel Sandoel) en Sliedrecht Centrum (één deeltraject) afgerond
kunnen zijn. In 2004 volgen de projecten Westervoortsedijk
deel 2, Sliedrecht Centrum (twee resterende
trajecten), Dongemond (deel Scheepswerf) en Harlingen (één deeltraject). Voor 2005 staan
de resterende projecten gepland, het betreft Zederik, Vianen, Nieuwe Maasdijk te Krimpen
aan de Lek en Harlingen (twee resterende trajecten).Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is er vertraging ontstaan
bij twee projecten, te weten Kampen Midden (nu
voorjaar 2003 in plaats van najaar 2002) als gevolg van bodemsanering door
verplaatsing van een benzinestation en Dongemond, deel
Sandoel (nu eind 2003 in plaats van medio 2003) als gevolg van het
opstellen van een nieuw dijkverbeteringsplan.Voor een aantal thans nog niet gereed zijnde dijktrajecten geldt, dat
er noodplannen (en materialen) klaar liggen, om in geval van zeer hoog water
te kunnen worden ingezet.Financiën Verkeer en WaterstaatDe financiële verantwoording heeft betrekking op de uitgaven van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de periode tot en met 31 december
2002. In de verslagperiode is circa € 20,– miljoen uitgegeven.
In de eerste helft van 2002 was circa € 15,– miljoen uitgegeven.
Het totaal voor 2002 komt hiermee op circa € 35,– miljoen.Op basis van de huidige inzichten blijkt dat het totale beschikbare budget
op het begrotingsartikel 03.04 – Deltaplan Grote Rivieren – van
het Infrastructuurfonds, toereikend is om het resterende programma te kunnen
uitvoeren.Het Deltaplan Grote Rivieren is met deze laatste voortgangsrapportage
als groot project beëindigd. De resterende werkzaamheden worden voorgezet
en afgerond. De beschikbare middelen zullen bij begroting 2004 worden overgeheveld
naar het begrotingsartikel 02.01 – Aanleg waterkeren – van het
Infrastructuurfonds. Hiertoe is een voorstel ingediend.Rijkelse BemdenOp basis van de op 12 maart 2003 voor de rechtbank Den Haag tussen Verkeer
en Waterstaat en de eigenaar – Natuurmonumenten – gemaakte afspraken,
wordt thans op constructieve wijze overlegd. Doel is om te komen tot een voor
alle betrokken partijen bevredigende oplossing van de kwestie van de gestorte
specie. Bij dit overleg wordt gestreefd naar een oplossing met een toegevoegde
waarde voor beide partijen. Mocht het niet tot een bevredigende oplossing
komen, dan zal de gerechtelijke procedure worden voortgezet.Ik heb reeds in een eerder stadium, ondermeer ook naar de Tweede Kamer,
de bereidheid uitgesproken om, ingeval er niet tot een minnelijke schikking
kan worden gekomen, de onder verantwoordelijkheid van mijn ambtvoorganger
in de Rijkelse Bemden gestorte specie, te verwijderen. Volledige verwijdering
van de gestorte specie zal leiden tot het ontstaan van een diepe plas. Vanwege
het geringe maatschappelijke rendement, heeft dit niet mijn voorkeur.Grensmaas: MEROp 25 februari 2003 heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
haar goedkeuring gegeven aan de Milieueffectrapportage zoals dat is opgesteld
ter voorbereiding van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) –
aanvulling Grensmaas (streekplanwijziging). In april 2003 wordt de Milieueffectrapportage
ter visie gelegd en wordt de inspraak gestart.Zandmaas: Behandeling BeroepenBegin maart 2003 zijn de beroepen behandeld die ingesteld waren tegen
het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en het POL-aanvulling Zandmaas/Maasroute.
De uitspraak van de Raad van State wordt medio 2003 verwacht.Zandmaas: MaaskadesTen aanzien van de beheer- en onderhoudskosten van de nog aan te leggen
kaden langs de onbedijkte Maas, wordt u – conform de afspraak met uw
Kamer gemaakt in het Algemeen Overleg van 14 november 2002 – separaat
schriftelijk geïnformeerd.Zandmaas: pakket II, LNVVoor de financiering van de uitvoering van Zandmaas pakket II is door
de voormalige Staatssecretaris van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, ondersteund door mijn ambtsvoorganger, een ICES-claim ingediend
van € 227 miljoen, inmiddels is gebleken dat er geen middelen aan
de ICES investeringsimpuls zijn toegekend.Om te komen tot een prioritering van natte natuurprojecten heeft het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een quick scan uitgevoerd. Hierbij
is ook de uitvoering van Zandmaas pakket II meegenomen. Naar aanleiding van
deze quick scan heeft LNV 30 miljoen euro gereserveerd voor het uitvoering
van (onderdelen van) Zandmaas pakket II. Daarnaast heeft LNV aangegeven dat
elke euro die de regio nog bijdraagt aan het project door LNV wordt verdubbeld
tot een maximum van 5 miljoen euro. De totale bijdrage van LNV aan Zandmaas
pakket II zou hiermee op 35 miljoen euro kunnen komen.Afsluiting Deltaplan Grote Rivieren als groot projectMet het verschijnen van deze 15e voortgangsrapportage wordt het deel dijkversterkingen
van het Deltaplan Grote Rivieren als groot project afgesloten. In het Algemeen
Overleg van 12 december 2002 is met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
afgesproken, dat een plan van aanpak met betrekking tot de evaluatie van het
Deltaplan Grote Rivieren – deel dijkversterkingen – opgesteld
zal worden en voorafgaand aan de evaluatie wordt toegezonden. Thans heb ik
dit betreffende plan van aanpak nog in voorbereiding. Eén van de oorzaken
van de opgelopen vertraging is nadere afstemming met de, in hetzelfde kader
op te stellen, evaluatie van het grote project Westerscheldetunnel. Ik streef
er naar om u het plan van aanpak evaluatie Deltaplan Grote Rivieren –
deel dijkversterkingen – binnen 2 maanden toe te sturen.Status van De MaaswerkenMet betrekking tot het onderdeel De Maaswerken merk ik het volgende op.
Dit onderdeel van het Deltaplan Grote Rivieren heeft inmiddels een eigenstandige
positie binnen dit groot project verworven.In het Algemeen Overleg van 29 november 2001 is reeds met uw Kamer van
gedachten gewisseld over de status van De Maaswerken na beëindiging van
het deel dijkversterkingen. Gelet op de bevoegdheid van uw Kamer om een project
als groot project aan te merken, verzoek ik u om expliciet uitspraak te doen
omtrent de status van de Maaswerken. Pas nadat uw Kamer De Maaswerken
als groot project heeft aangemerkt, kan ik blijven voorzien in een halfjaarlijkse
rapportage in het kader van de procedureregeling grote projecten. Indien uw
Kamer De Maaswerken niet als groot project aanmerkt, dan zal ik u over de
voortgang rapporten in het jaarverslag over het Infrastructuurfonds.De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus XNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-125.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl