Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief staatssecretaris ter aanbieding van de 12e voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren (DGR) over het eerste halfjaar 2001
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 18106, nr. 112

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

28-11-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

18106 nr. 112

01-10-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVoortgang dijkversterkingMaaswerkenGrensmaasZandmaasDijken langs IJsselmeerDijken langs MarkermeerFinanciën rijk Deltaplan Grote RivierenOverige aandachtspunten– Ingebrekestelling– Explosieven– Voortgangsrapportage Ruimte voor de rivierOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 18106Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 20 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
18 106Voortgang rivierdijkversterkingennr. 112BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 oktober 2001Hierbij doe ik u de 12e voortgangsrapportage inzake het Deltaplan Grote
Rivieren (DGR) over het eerste halfjaar 2001 toekomen, opgesteld conform de
procedureregeling grote projecten.1Bij het opstellen van deze voortgangsrapportage heb ik mede gebruik gemaakt
van de 14e IPO-rapportage, met als peildatum 1 april 2001. Deze rapportage
heb ik u separaat toegezonden per brief van 16 augustus 2001 (TK 2000–2001,
18 106, nr. 111).Tussen 1 april 2001 en 1 juli 2001, de peildatum van de V&W-voortgangsrapportage,
hebben zich geen ontwikkelingen gemanifesteerd die de IPO-rapportage (peildatum
1 april 2001) substantieel beïnvloeden.De financiële verantwoording heeft betrekking op de rijksuitgaven
per 1 juli 2001.Voortgang dijkversterkingVan de zogenaamde eerste tranche werken was
op de peildatum van 1 april 2001 alleen nog de bouw van de Balgstuw Ramspol in volle gang. Deze keersluis is operationeel voor
het stormseizoen 2001–2002.Het aantal projecten «veilig» uit de tweede
tranche werken op 1 april 2001, is ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage
gestegen naar 116 (was 83). Het aantal (deel)projecten in uitvoering is gedaald
naar 12 (was 34). Het aantal (deel)projecten in voorbereiding bedraagt thans
nog 16 (was 27).Het aantal (deel)projecten uit de tweede tranche werken dat op de peildatum van 1 april 2001 nog niet veilig is, bedraagt
28.Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (1 oktober 2001) zijn
hieraan toegevoegd:• in het rivierengebied: IJzendoorn-Tiel en Malburgse Dam, vanwege
vertraging in de uitvoering; Afgedamde Maas, vanwege het verwijderen
van de tijdelijke beschermingsconstructie; en Keent, vanwege archeologische
vondsten. Deze vier projecten zijn volgens de IPO-planning eind 2001 veilig.• in het deltagebied: Noordendijk en Lekdijk te Lekkerkerk, vanwege
vertraging in de uitvoering. Beide projecten zijn volgens de IPO-planning
eind 2001 veilig.Uit de 14e IPO-rapportage blijkt dat op de peildatum 1 april 2001 circa
675 km waterkering (eerste en tweede tranche werken) reeds veilig is (76%
van het totaal aantal km).Het IPO verwacht dat eind 2001 circa 750 km (85%) en eind 2002 circa 870
km (97%) waterkering veilig kan zijn. Zes projecten kunnen volgens het IPO
pas in 2003 veilig zijn.In 2004 zijn volgens het IPO de laatste twee projecten, waaronder Sliedrecht
Baanhoek, dijkvak 14, veilig.Voorzover mogelijk zullen voor de waterkeringen die thans nog niet als
veilig moeten worden beschouwd, voorzorgsmaatregelen worden getroffen om eventuele
risico's zoveel mogelijk te beperken.MaaswerkenGrensmaasIn de verslagperiode zijn de onderhandelingen tussen de overheid en het
Consortium Grensmaas niet tot afronding gekomen.De provincie Limburg heeft op zich genomen om onder haar verantwoordelijkheid
een alternatief plan te ontwikkelen. Naar verwachting zal dit alternatief
eind 2001 gepresenteerd worden.ZandmaasIn de verslagperiode heeft de inspraakprocedure plaatsgevonden voor het
Tracébesluit.. De verwachting is dat het Tracébesluit eind 2001
kan worden genomen.De inspraak op het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is
gestart.Het kadeplan is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg, inclusief samenwerkingsvorm
en verantwoordelijkheidsverdeling.Dijken langs IJsselmeerDe verhoging van de IJsselmeerdijken start eind 2001 en het niveau veilig
conform de doelstelling van het Deltaplan Grote Rivieren wordt eind 2002 verwacht.
De verbetering van de steenbekleding zal langer doorlopen.Door het IPO wordt ten aanzien van het project IJsselmeerdijken 2 in Oostelijk
Flevoland aangegeven dat de situatie veilig pas in 2004 zal worden bereikt.
Ik merk hierbij op dat bij dit project zowel sprake is van werkzaamheden die
vallen onder het Deltaplan Grote Rivieren als onder het project Steenzettingen.
De werkzaamheden die vallen onder het Deltaplan Grote Rivieren zullen eind
2002 afgerond zijn. Daarmee is het vereiste veiligheidsniveau bereikt.De werkzaamheden ter verbetering van de steenzettingen zullen conform
de huidige planning in 2003 (Noordoostpolder) en 2004/2005 (Oostelijk Flevoland)
afgerond kunnen worden.Dijken langs MarkermeerDe verbetering van de dijken langs het Markermeer in Zuidelijk Flevoland
die noodzakelijk is in verband met het aanwijzen van het Markermeer tot buitenwater,
is voorzien in de periode 2002–2005.Verwacht wordt dat uit de toetsing van deze dijken zal blijken dat grote delen aan het vereiste veiligheidsniveau zullen voldoen. Wel is voorzien
dat een deel van de Oostvaardersdijk en een deel nabij Lelystad (Houtribhoogte)
verbeterd dient te worden.Financiën rijk Deltaplan Grote RivierenOp basis van de huidige inzichten blijkt dat het totale beschikbare budget
op het begrotingsartikel 03.04 van het Infrastructuurfonds toereikend is om
het DGR-programma te kunnen uitvoeren.Tevens komt naar voren dat er in de periode t/m 2004 tekorten zullen optreden.
Dit betreft echter enkel een kasritmeprobleem. Dit kasritmeprobleem wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door de versnelling van De Maaswerken.De kasritmeproblematiek wordt door middel van herprioritering ingepast
binnen de natte begroting van Verkeer en Waterstaat . Deze oplossingen vinden
hun neerslag in de ingediende begroting 2002 en de daaropvolgende budgettaire
uitvoeringsnota's.Overige aandachtspunten– IngebrekestellingDe Europese Commissie heeft de Nederlandse Staat in gebreke gesteld ter
zake de implementatie van de Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985, betreffende
de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
In reactie op het antwoord van de Nederlandse regering van februari 2001 heeft
de Commissie aangegeven dat alleen nog bij dijkversterkingsprojecten in de
gemeente Sliedrecht (dijkvakken 10 t/m 15) er naar het oordeel van de Commissie
niet voldaan is aan de verplichting betreffende de milieu-effectbeoordeling.De Nederlandse regering heeft de Europese Commissie in september 2001
geantwoord dat naar het oordeel van de regering ook in de situatie Sliedrecht
geen sprake is van strijdigheid met het EG-richtlijn inzake MER-plicht. Het
uitvoeren van een MER was geen verplichting ingevolge onze nationale wetgeving,
aangezien de drempelwaarden zoals die destijds golden in overeenstemming waren
met de EG-richtlijn.De Nederlandse regering heeft bij de Europese Commissie aangedrongen op
een spoedig besluit, aangezien de dijkversterkingen te Sliedrecht al ernstig
vertraagd zijn en nog verder dreigen te vertragen als gevolg van de ingebrekestelling.Een afschrift van het antwoord van de Nederlandse regering zal ik zo spoedig
mogelijk separaat toesturen.– ExplosievenDoor het IPO wordt verzocht om een reservering van 5 miljoen gulden in
het reguliere budget voor explosievenruiming ten behoeve van het hoogheemraadschap
Alm en Biesbosch op te nemen.Thans blijkt dat door een alternatieve oplossing geen graafwerk meer hoeft
te worden verricht. De uitvoering van de werkzaamheden ondervindt derhalve
geen hinder van de eventuele aanwezigheid van explosieven.Het hoogheemraadschap heeft voorts aangegeven dat zij geen problemen verwacht
bij de financiële afhandeling van reeds eerder uitgevoerd onderzoek. – Voortgangsrapportage Ruimte voor de rivierInmiddels is het project Ruimte voor de rivier als groot project aangemeld
conform de procedureregeling grote projecten. Dit betekent dat de Kamer volgens
de richtlijnen voor grote projecten, opgesteld door de commissie voor Rijksuitgaven,
regelmatig hierover zal worden geïnformeerd. Ik wil u in dit verband
het volgende voorstellen.Komend voorjaar zal ik u de gebruikelijke halfjaarlijkse voortgangsrapportage
Deltaplan Grote Rivieren aanbieden. Vervolgens zal dit grote project eind
2002 formeel worden afgerond. Hiertoe schrijft de procedureregeling grote
projecten een afsluitende evaluatie voor. Deze evaluatie zal ik u begin 2003
aanbieden.Informatie over de resterende projecten van het Deltaplan Grote Rivieren
zal ik vanaf dat moment in de aanbiedingsbrieven van de voortgangsrapportages
Ruimte voor de rivier meenemen.Ik zal de Maaswerken in de nog komende voortgangsrapportages Deltaplan
Grote Rivieren een prominentere en zelfstandigere plaats gaan geven, met het
oog op de uitvoeringsfase die het project in zal gaan. Het zou mijn voorkeur
hebben om de rapportage over de Maaswerken, na evaluatie van het grote project
Deltaplan Grote Rivieren, zelfstandig door te laten lopen.Voorjaar 2002 zal ik starten met de halfjaarlijkse rapportage van Ruimte
voor de rivier middels het aanbieden van de basisrapportage. Als moment voor
het toesturen van de voortgangsrapportages stel ik 1 oktober en 1 april voor,
waarbij de verslagperiode respectievelijk het eerste halfjaar en het tweede
halfjaar zal zijn.De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J. M. de VriesXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-112.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl