Huisvesting der Kamer; Brief over het bestaande complex (Binnenhof 1a-3, nieuwbouw, Justitie, Koloniën en Hotel) en de Hofplaats
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 11107, nr. 96

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

27-04-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

11107 nr. 96

14-04-1999

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamHet bestaande complex (Binnenhof 1a t/3, nieuwbouw,
Justitie, Koloniën en Hotel) en de HofplaatsPlein 23Binnenhof 7 VijverhofBouwcoördinatorOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 11107Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 20 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
11 107Huisvesting der Kamernr. 96BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIEOntvangen 14 april 1999De commissie brengt als volgt verslag uit over haar werkzaamheden sinds
zij haar vorige verslag uitbracht op 16 april 1998.De commissie vergaderde in de verslagperiode 6 keer en bracht adviezen
uit aan het Presidium met betrekking tot de projecten Plein 23, Binnenhof 7,
Vijverhof en aanstelling van een bouwcoördinator. Het bestaande complex (Binnenhof 1a t/3, nieuwbouw,
Justitie, Koloniën en Hotel) en de HofplaatsDe BBC heeft overeenkomstig haar wensen regelmatig rapportage ontvangen
over majeure onderhoudsprojecten in het bestaande complex en heeft deze ook
besproken. Steeds kon in goed overleg met de Interne Dienst dan wel de Rijksgebouwendienst
een oplossing worden bereikt die verdere stappen van de BBC overbodig maakten.
Slechts de werking van het kunstwerk van Prof. André Volten in de Schepelhal
leidde tot teleurstelling: de fontein functioneert nog steeds niet naar behoren.
De BBC is van mening dat deze situatie op korte termijn verholpen dient te
worden.In het gebouw Hotel is een omvangrijke ingreep gedaan om de luchtbehandeling
op het gewenste peil te krijgen. Plein 23De werkzaamheden van de commissie hebben in het verslagjaar in belangrijke
mate in het teken gestaan van de ontwikkelingen bij dit voorgenomen project.
Er is heel hard gewerkt door de Rijksgebouwendienst, door de Directie Facilitair
Bedrijf, door de architecten en door anderen om te bereiken dat de uiteindelijke
kosten van het project nog enigszins aansluiting vonden bij de aanvankelijke
begroting. Daarvoor is is het plan versoberd, terwijl veel van de voorzieningen
thans ten laste van de Kamer als toekomstige gebruiker blijven. De Rijksgebouwendienst
rekent deze kosten op grond van de regelgeving tot de zogenaamde «gebruikerskosten».
Daartoe is een voorziening getroffen op Hoofdstuk II van de Rijksbegroting. De BBC is in het verlengde van de discussie bij de behandeling van het
vorige jaarverslag nagegaan of er ernstige fouten waren gemaakt waardoor een
zo belangrijke overschrijding van de begroting van rond 30% kon ontstaan.
Er kon geen eenduidige oorzaak worden vastgesteld. Belangrijker is dat de
kwestie is opgelost en dat de BBC het Presidium juist voor het Kerstreces
heeft kunnen adviseren akkoord te gaan met het Definitief Ontwerp en met een
proefopstelling voor een door de architect te ontwerpen vast meubel voor de
monumentale ruimten in Plein 23. Het Presidium heeft dit advies overgenomen.De Bouwbegeleidingscommissie wil niet verhelen dat zij zich zorgen heeft
gemaakt over de vraag of de bezuinigingen niet een te grote aantasting van
de kwaliteit van het complex zou gaan betekenen. Los daarvan heeft zij zich
ook gebogen over de vraag of de voorgenomen Enquêtezaal met omliggende
voorzieningen niet zou kunnen vervallen. Met de kleinst mogelijke meerderheid
heeft zij daar niet toe besloten en ook het Presidium achtte handhaving van
deze bestemming gewenst. Er is nog wel aandacht nodig voor aantal en kwaliteit
van de persplaatsen op de tribune van deze zaal, terwijl er nog geen besluit
genomen is over de plaats van de vaste camera's.Zeker is gesteld dat er in het complex tussen Plein en Bleijenburg 325
werkplekken gecreëerd kunnen worden die aan de huidige ARBO-normen voldoen.
De BBC heeft ook de wens uitgesproken dat de tunnel tussen de Kamer-parkeergarage
en het gebouw Plein 23 niet zal worden wegbezuinigd en dat uit het oogpunt
van logistieke bereikbaarheid rollend vervoer tussen de Kamergebouwen mogelijk
wordt.Door de pogingen binnen het budget te blijven, is ondertussen wel een
vertraging opgetreden: naar huidige inzichten zal het project nu in medio
2002 opgeleverd kunnen worden, als de aanbesteding en de bouw geen verdere
verrassingen opleveren.Het is niet de bedoeling dat een fractie of fractiepersoneel gehuisvest
wordt in dit complex. Het gebouw is dus geheel bestemd voor de ambtelijke
dienst, naast incidenteel gebruik van een klein deel voor enquêtecommissies
en andere onderzoekscommissies. De BBC heeft veel tijd en aandacht besteed
aan het zicht krijgen op enerzijds de totale ruimtebehoefte van allen die
in het Kamercomplex gehuisvest moeten worden en anderzijds de werkelijk beschikbare
ruimte, rekening houdend met ARBO-normen en behoefte aan opslag voor bijzondere
doeleinden zoals vergaderen. Naar de mening van de commissie is die gewenste
duidelijkheid er thans wel, zodat nu gewerkt kan worden aan een nieuw «vlekken»plan
waarin allereerst bepaald wordt welke delen van het gehele Kamercomplex gebruikt
zullen worden door de fracties, welke delen van de ambtelijke dienst noodzakelijkerwijs
ook gehuisvest moeten worden in het hoofdgebouw tussen Binnenhof en Plein
en welke diensten uitgeplaatst moeten worden naar verder weggelegen dependances
zoals Plein 23 c.a. Binnenhof 7 Het gebouw Binnenhof 7 is thans in renovatie. De BBC heeft een positief
advies uitgebracht aan het Presidium over het Definitief Ontwerp voor dit
gebouw, welk advies is overgenomen. Helaas bleek bij de aanbesteding dat er
uitsluitend inschrijvingen waren ontvangen die zeer ruim boven de begroting
lagen. Dit had als gevolg dat nader beraad nodig was, resulterend in enige
versobering en enige nadere uitleg van wat gemaakt diende te worden. Dit veroorzaakte
enig meerwerk waardoor de oorspronkelijke begroting wat overschreden
werd. Compensatie hiervoor werd gevonden op de begroting van de Rijksgebouwendienst.Aangezien de definitieve aanbesteding door deze verwikkelingen eerst in
september kon plaatsvinden, is enige vertraging in de opleveringsdatum onvermijdelijk
geworden. Verwacht wordt dat het werk gereed zal zijn tijdens het zomerreces
van 1999. VijverhofDit monumentale gebouw met de achterliggende nieuwbouw zou volgens de
planning afgestoten worden nadat het project Plein 23 is opgeleverd. Daarom
wordt nog slechts het strikt noodzakelijke onderhoud aan het gebouw gepleegd.De BBC heeft bij het eerder vermelde inzicht in de uiteindelijke ruimtebehoefte
de overtuiging gekregen dat de ontwikkelingen in die ruimtebehoefte zodanig
zal kunnen zijn dat het onwaarschijnlijk is dat er ruimtelijke reserve zal
zijn als Plein 23 c.a. wordt opgeleverd en in gebruik genomen wordt. Dus heeft
de commissie het Presidium geadviseerd voorshands af te zien van het voornemen
de Vijverhof af te stoten zolang niet een aanvaardbaar alternatief is gevonden.Dit heeft geleid tot een verzoek aan de RGD uit te zien naar alternatieven
voor de vermoedelijke ruimtebehoefte van de Kamer na 2002, op een afstand
van maximaal 500 meter van het huidige Kamergebouw. Geconstateerd kan worden
dat deze eerste verkenning niet tot resultaat geleid heeft. Voorts heeft de
gemeente 's-Gravenhage belangstelling getoond voor het gebouw Vijverhof. Overigens
heeft de BBC ook nog bezien of er met bouwkundige ingrepen een uitbreiding
gegeven zou kunnen worden aan het nuttige oppervlak van gebouwen die deel
uitmaken van het hoofdcomplex van de Kamer. Tot conclusies heeft dit vooralsnog
niet geleid.De BBC meent dat op afzienbare termijn duidelijkheid moet ontstaan over
de vraag of de Vijverhof kan worden afgestoten of niet. Zo niet, dan zal dringend
een renovatieplan moeten worden ontwikkeld voor dit complex en zal het meest
noodzakelijke onderhoud uit dat plan op voorhand moeten worden uitgevoerd.
Enkele kamers in het gebouw zijn reeds buiten gebruik gesteld vanwege ARBO-redenen BouwcoördinatorHoewel tussen de ambtelijke dienst en de BBC na intensieve besprekingen
overeenstemming bestond over de taak en plaats van een aan te stellen bouwcoördinator,
waar de BBC behoefte aan had om haar bij te staan bij haar resterende taken
bij het lopende grote project, te weten Plein 23 c.a., heeft het Presidium
laten weten niet overtuigd te zijn van de noodzaak van aanstelling van een
nieuwe functionaris zoals de BBC wenste. De BBC betreurde dit Presidiumbesluit.
Na een gesprek tussen Kamervoorzitter en commissievoorzitter besloot de BBC
deze aangelegenheid te laten rusten.De voorzitter van de commissie,HofstraDe griffier van de commissie,Hubert 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-11107-96.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl