Gevangeniswezen; Brief minister over capaciteitsuitbreiding
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 22999, nr. 23

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

24-02-1995

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1994-1995

22999 nr. 23

10-02-1995

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 22999Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 20 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
22 999Gevangeniswezennr. 23BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 10 februari 1995Conform afspraak doe ik u hierbij toekomen de periodieke rapportage over de voortgang van het project capaciteitsuitbreiding CAP '96 over de
periode september t/m december 1994.Het integrale overzicht van de projecten CAP '96 is evenals bij de vorige
rapportages als bijlage toegevoegd.1Slechts de projecten waar sprake is van bijzonderheden zijn hieronder
voorzien van een toelichting weergegeven.Het betreft de projecten: 
AlmeloOp 16 december '94 is het gebouw bouwkundig opgeleverd.
De later geplande extra arbeidsvoorzieningen in het kader van «werkzame
detentie» zullen begin '95 gereed zijn. De instroom van gedetineerden
zal naar verwachting eind februari aanvangen. AlmereOp dit moment
wordt een lichte achterstand in de bouw geconstateerd, welke naar verwachting
in de afbouwfase ingelopen kan worden. Na de winter zal hierover meer duidelijkheid
gegeven kunnen worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van oplevering in december
1995. Dit geldt evenzeer voor de projecten te Alphen a/d Rijn, Zoetermeer
en Dordrecht. ArnhemDe renovatie van de P.I. De Berg te Arnhem
is als CAP '96-project komen te vervallen. De daarvoor bestemde gelden zijn
aangewend voor de uitbreiding van het Project Krimpen van 312 naar 360 plaatsen.
Getracht zal worden de renovatie op beperktere schaal verspreid over een langere
periode uit te voeren binnen de reguliere budgetten. DoetinchemDit
project is inmiddels afgerond en operationeel. GraveOplevering
wordt zoals eerder vermeld eind februari '95 verwacht. HeerhugowaardDe
formele oplevering op 31 december '94 is in verband met de aansluiting tussen
de reeds in gebruik zijnde 1e fase en de thans op te leveren 2e fase enige
weken uitgesteld. De instroom van mannelijke gedetineerden is thans voorzien
in de maand mei '95. De extra arbeidsvoorzieningen t.b.v. «werkzame
detentie» wordt later opgeleverd. HoornReeds in de voortgangsrapportage
van mei is gemeld dat de oplevering van dit project eind december onder zeer
zware druk stond. Tegenslag in de bouw als gevolg van het natte najaar en
interne verhuizingen in het bestaande complex zijn er de oorzaak van dat de
oplevering thans is bepaald op 15 februari, waarbij zij opgemerkt dat dan
ook het oplossen van kleine onvolkomenheden in het gebouw en het testen van
beveiligingsapparatuur – het zogenaamde narooien – vrijwel geheel
zal zijn afgerond. Dit betekent dat naar verwachting reeds eind maart/begin
april met de instroom van gedetineerden kan worden aangevangen. Krimpen
a/d IJsselAls gevolg van een minder vlot verlopen aanbesteding is er
op dit moment een achterstand in de bouw van 1 maand. Na de winter zal ook
hier meer duidelijkheid gegeven kunnen worden over de consequenties voor de
opleverdatum. MiddelburgIs op tijd opgeleverd en is op 19 januari
jongstleden met de instroom van gedetineerden aangevangen. RotterdamDe
eerste 48 cellen zijn in december opgeleverd en worden op dit moment in gebruik
genomen. De verdere uitbreiding met 48 cellen loopt op schema. Oplevering
in maart '95. StevensbeekAfgerond en reeds volledig operationeel.VughtDe bouwkundige oplevering wordt conform planning gerealiseerd.
De instroom in unit 2 (48 plaatsen) is reeds in december gestart, terwijl
de instroom in unit 6 (144 plaatsen) in maart '95 zal plaatsvinden. ZutphenDe
vergunningenprocedure voor de nieuwe locatie loopt thans, er zijn weliswaar
4 bezwaarschriften binnengekomen, doch problemen worden thans niet verwacht.
Oplevering wordt verwacht in september 1996. ZwolleDit project
is opgeleverd met uitzondering van de extra arbeidsvoorzieningen in het kader
van werkzame detentie. In verband met een interne verhuizing en de aansluiting
van de 1e en de 2e fase met bijbehorende voorzieningen zal de instroom naar
verwachting vanaf 20 maart kunnen aanvangen. UtrechtHet overleg
met de Gemeente Utrecht en omliggende gemeenten over een geschikte locatie
is nog steeds gaande. Rotterdam DeltaDe aanbesteding is goed verlopen,
zodat de bouw op 19 januari jongstleden van start is gegaan. De Kliniek zal
in het vervolg met de naam «De Kijvelanden» worden aangeduid.
Oplevering wordt verwacht op 1 april 1996. Groningen MesdagHoewel
er mede door een tekort aan metselaars een achterstand in de bouw is ontstaan
van ± 4 weken bestaat de verwachting dat de geplande opleveringsdatum
van 1 juni '95 gehaald zal worden. De HunnerbergDe oplevering
is met een maand vertraagd vanwege de afhandeling van restpunten in het gebouw
en het testen van de beveiligingsvoorzieningen. De opleveringsdatum 16 februari
heeft geen gevolgen voor het vastgestelde instroomschema. SpijkenisseDe
oplevering is voorzien eind maart 1995. Zutphen jeugdDe aanbesteding
zal naar verwachting in februari plaatsvinden. Gestreefd wordt de oplevering
ultimo '95 te laten plaatsvinden. Sassenheim jeugdVan de Gemeente
is nog geen toestemming verkregen voor het bouwen op de beoogde locatie. Langer
uitblijven van de benodigde vergunningen zal de geplande opleveringsdatum
ultimo '95 onder grote druk plaatsen.Van de overige projecten zijn geen relevante bijzonderheden te vermelden.Het merendeel van de volgens planning in '94 te realiseren uitbreidingsprojecten
zijn ook daadwerkelijk – zij het soms op de valreep – opgeleverd.
De vertraging op de niet tijdig gerealiseerde projecten is in alle gevallen
beperkt gebleven tot minder dan drie maanden. Dit impliceert dat voor de komende
maanden de capaciteit van met name het Gevangeniswezen ook merkbaar omhoog
zal gaan als de opgeleverde projecten na de narooi en droogdraaiperiode (samen
globaal 2 maanden) met instroom van gedetineerden gaan aanvangen. Deze instroom
vindt geleidelijk plaats, doch de facto betekent het dat er gemiddeld in de
eerste zes maanden in 1995 meer dan 100 plaatsen per maand bijkomen. Naar
ik hoop en verwacht zal dit effecten moeten hebben voor het aantal heenzendingen,
dat in '94 opnieuw zeer verontrustend hoog is geweest en zelfs het aantal
van 5000 heeft overtroffen.De werving van personeel verloopt zeer voorspoedig. De werving, selectie,
opleiding en stage voor de begin 1995 te realiseren capaciteitsuitbreidingen
is nagenoeg afgerond. Voor de nieuwbouwinrichtingen die ultimo 1995 zullen
worden opgeleverd is de werving inmiddels in volle gang.Voor de inrichtingen te Almere, Lelystad, Krimpen a/d IJssel, Zoetermeer,
Alphen a/d Rijn en Dordrecht is daarbij gekozen voor een gezamenlijke aanpak
met ondersteuning van bestaande inrichtingen uit de regio. Vooral uit deze
inrichtingen is inmiddels ook het benodigde ervaren personeel voor de nieuwbouwinrichtingen
benoemd. Teneinde tijdig te kunnen beschikken over voldoende opgeleid personeel
is daartoe ook in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam executief personeel voorgeworven.De opleidingen voor nieuw personeel en de aanvullende opleidingen voor
het zittende personeel in het kader van het gijzelingsbeleid vragen een uiterste
krachtsinspanning van de interne Opleidings- en Vormingsorganisatie. De stagebehoefte
is ook in 1995 groot; alleen al voor de genoemde 5 nieuwbouwinrichtingen moeten
zo'n 850 executieve personeelsleden gedurende een periode van gemiddeld 6
maanden de minimaal benodigde ervaring opdoen. Dit betekent met name voor
de bestaande inrichtingen in het westen van het land een enorme extra belasting
in de begeleiding en opvang van dit personeel. Substantiële problemen
worden evenwel niet voorzien. De uitvoering van zowel de bouwkundige voorzieningen als de desbetreffende
exploitatiekosten worden volledig gedekt door de voor de onderhavige projecten
beschikbaar gestelde gelden.Binnen de beheersorganisatie van het totale project is in 1994 een werkgroep
Financiën en Financiering in het leven geroepen. In deze werkgroep FinFin
heeft naast het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VROM ook het
Ministerie van Financiën zitting. De administratie van de projecten wordt
gecontroleerd door de departementale accountantsdienst van het Ministerie
van VROM, die eveneens deel uitmaakt van de werkgroep. Het doel is speciale
aandacht te geven aan de financiële beheersing en controle van dit projectenprogramma
Cap '96.In de bijlage zijn voor de CAP '96-projecten de investeringsbedragen,
alsmede de tot 31 december 1994 verplichte en betaalde bedragen opgenomen.1De Minister van Justitie,W. Sorgdrager XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22999-23.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl