Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR; Brief staatssecretaris Fennek-project
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26396, nr. 19

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

14-11-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

26396 nr. 19

07-11-2003

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInleidingGevolgen van de vertraging van het Fennek-projectFinanciering van de projecten Fennek en PzH2000VervolgOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26396Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 21 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 396Vervanging pantservoertuigen M577 en YPRnr. 19BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 7 november 2003InleidingMet mijn brief van 3 september 2003 (Kamerstuk 26 396, nr. 18) heb
ik u voor het eerst geïnformeerd over de problemen bij het opstarten
van de productie van het licht verkennings- en bewakingsvoertuig (Fennek)
en de daarvan afgeleide versies Fennek Algemene Dienst (AD) en Medium Range
Anti Tank (MRAT). De productie van deze voertuigen (410 stuks) en ook van
de Duitse behoefte (202 stuks) vindt plaats door het binationale samenwerkingsverband
ARGE, bestaande uit Krauss Maffei Wegmann (KMW) en SP Aerospace & Vehicle
systems (SP). Nederland heeft, als Lead Nation in dit project, het contract
met ARGE op 21 december 2001 mede namens Duitsland ondertekend. Onderdeel
van het contract was het betalen van een voorschot, als voorfinanciering van
het project, waardoor het voor ARGE mogelijk was de productielijnen voor de
productie van het voertuig op te starten. Beide landen hebben in totaal € 74
miljoen aan voorschot betaald. Daarvan was € 26 miljoen bestemd
voor SP. Voor dit voorschot is door SP een bankgarantie afgegeven. De bank
heeft bij het afgeven van de bankgarantie een deel van het voorschot geblokkeerd.Op 2 oktober jl. heb ik u aanvullend, vertrouwelijk geïnformeerd
over de aard van de problemen binnen het RDM-concern en de consequenties voor
de projecten Fennek en PzH 2000. Hierbij is gesteld dat met name financiële
problemen bij RDM Technology B.V. (RDM-T), de toeleverancier van de Fennek-rompen
aan SP, ertoe hebben geleid dat deze firma de contractuele verplichtingen
ten opzichte van ARGE niet heeft kunnen nakomen. Uit een begin oktober 2003
door ARGE gepresenteerd leverschema bleek dat in september 2004 de vertraging
zal zijn opgelopen tot 67 niet geleverde voertuigen, uitgaande van zekerstelling
van de financiering per 1 oktober 2003. In het overleg van 2 oktober jl. heb
ik ook aangegeven dat, indien de productie niet op korte termijn wordt opgestart,
de vertraging met 10 voertuigen per maand zal oplopen. Over het project PzH2000 heb ik gesteld dat RDM-T in het kader van een
compensatieovereenkomst gesloten tussen KMW en het ministerie van Economische
Zaken een belangrijk deel van de productie van deze houwitser voor haar rekening
neemt. Contractueel was vastgelegd dat de hiervoor benodigde bankgaranties
uiterlijk 15 oktober 2003 aan KMW en Rheinmetall Land Systeme (RLS), als leverancier
van het voertuigdeel, zouden moeten worden verstrekt.Gevolgen van de vertraging van het Fennek-projectDe gevolgen van een verdere vertraging voor de Koninklijke landmacht zijn
aanzienlijk: de fabrieksopleidingen van de landmachtinstructeurs kunnen vooralsnog
niet plaatsvinden, de serieverificatie van de voertuigen vertraagt en de invoering
van de Fennek bij de eerste operationele eenheden kan niet op de geplande
tijdstippen worden uitgevoerd.Voor de ARGE heeft de vertraging met name contractuele consequenties,
zijnde: boete, rente op betaald voorschot en het niet toekennen van prijscompensatie
over de periode van vertraging. Mede om die reden heeft KMW dan ook ARGE-partner
SP medegedeeld dat uiterlijk 1 november 2003 de projectfinanciering zeker
gesteld moet zijn. Anders ziet KMW zich genoodzaakt het samenwerkingsverband
te beëindigen om vervolgens als hoofdelijk aansprakelijke de overeenkomst
met de Staat alleen voort te zetten.Financiering van de projecten Fennek en PzH2000De beide ARGE-partners hebben in augustus van dit jaar afgesproken dat
de SP-financiering van het Fennek-project uiterlijk op 30 september 2003 rond
zou moeten zijn. SP heeft echter daarna extra tijd gevraagd (tot uiterlijk
1 november 2003) om de financiering via een Nederlandse bank zeker te stellen.
KMW heeft hiermee ingestemd na bemiddeling van de zijde van Defensie. Dit
heeft op 31 oktober jl. niet tot resultaat geleid.Op 31 oktober 2003 is echter door SP schriftelijk aangegeven dat van een
buitenlandse bank een offerte is ontvangen voor een kredietfaciliteit van € 25
miljoen voor het project Fennek. Omdat op 31 oktober jl. zowel bij ARGE-partner
KMW als bij Defensie nog een aantal onduidelijkheden bestond over de voorwaarden
waaronder de financiering zou worden zekergesteld en de wijze waarop het project
zou kunnen worden voortgezet was ik niet in staat u op 1 november jl. adequaat
te informeren. De afgelopen dagen zijn door KMW en SP gebruikt om duidelijkheid
te verschaffen over de projectfinanciering en afspraken te maken over de wijze
waarop het project wordt voortgezet.De uit de compensatieovereenkomst voortvloeiende productie van een belangrijk
deel van de PzH2000 vormt voor RDM-T een substantieel deel van de orderportefeuille.
Zoals gesteld hadden de hiervoor benodigde bankgaranties aan KMW en RLS per
15 oktober jl. moeten worden verstrekt. Op verzoek van RDM-T is door KMW ingestemd
met uitstel tot 1 november 2003. KMW heeft hierbij aangegeven niet voor
de contractuele gevolgen van een vertraging op te willen draaien. Op 31 oktober
jl. heeft het RDM-concern aangegeven dat de offerte van de buitenlandse bank
ook de bankgaranties van RDM-T voor de PzH2000 richting KMW afdekte. De bankgaranties
voor het project PzH2000 worden echter door een Nederlandse bank verstrekt.VervolgOp basis van het op 5 november jl. gehouden gesprek tussen beide ARGE-partners
kan ik u melden dat het project Fennek waar Nederland als «Lead Nation»
bij betrokken is kan worden voortgezet onder de eerder overeengekomen voorwaarden
met dien verstande dat inmiddels een vertraging van 85 voertuigen is ontstaan.
Hoewel de vertraging grotendeels binnen de contractueel overeengekomen levertermijn
(2003 tot en met 2007) wordt ingelopen, wordt het laatste voertuig 2 maanden
later afgeleverd dan oorspronkelijk gepland.Door het verstrekken van de bankgaranties door RDM-T aan KMW en RLS kan
de productie van de PzH2000 worden opgestart.De Staatssecretaris van Defensie,C. van der Knaap 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26396-19.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl