Cultuursubsidies 2009-2012; Brief regering; Voortgangsbericht Het Nieuwe Rijksmuseum 2e helft 2009
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief regering
Datum: 2014-06-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST139296
 2009-2010
 
 31 482
 Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 
 
 Nr. 
 57
 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 Den Haag, 18 december 2009
 
 Zoals aan u toegezegd (Kamerstuknummer 31 482, nr. 44) ontvangt
u tweemaal per jaar een voortgangsbericht over de verbouwing van het Rijksmuseum
te Amsterdam. Bij deze zend ik u een voortgangsbericht over de tweede helft
van 2009. Hieruit blijkt dat het bouwproject op schema loopt en binnen budget
blijft.
 Algemeen: voortgang van de bouw
 Op 7 juli jongstleden heb ik samen met Wim Pijbes, hoofddirecteur
van het Rijksmuseum, de eerste officiële bouwhandeling verricht. Op de
percelen 1 tot en met 6 is de afgelopen maanden volop gebouwd. De opening
van het museum is voorzien voor de eerste helft van 2013, conform U eerder
is medegedeeld.
 
 De werkzaamheden op perceel 1 (Civiele werken ondergronds tot en met maaiveld)
vorderen gestaag. Wel zijn delen van de werkzaamheden uitgelopen op de oorspronkelijke
planning, met name als gevolg van obstakels onder de grond. Mede door het
treffen van een aantal versnellingsmaatregelen heeft het uitlopen van de werkzaamheden
van perceel 1 geen gevolgen voor de openingsdatum. Wel zijn de beschikbare
tijdsmarges hierdoor verkleind.
 
 De implementatie van het contract van perceel 5 is afgerond. De aannemer
van perceel 5 heeft de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op zich
genomen en een geactualiseerde geïntegreerde planning gemaakt voor het
totale bouwproject.
 
 Begin volgend jaar worden de bestekken verstuurd naar de gegadigden voor
perceel 7 (Restauratie Teekenschool en Villa). In het voorjaar 2010 worden
de offertes verwacht. Het gaat hierbij om een perceel van een relatief beperkte
omvang. Verder is de afstemming tussen het Rijksmuseum en de bouwdirectie
over de inrichting en het gebruik van het museum goed op gang gekomen.
 
 Concluderend over de voortgang van de bouw van het afgelopen half jaar:
het blijft een inhoudelijk en logistiek omvangrijk en complex project. De
bouw ligt op schema: heropening van het museum is voorzien voor de eerste
helft van 2013.
 Voortgang van de financiën
 Het afgelopen half jaar is het project binnen de financiële kaders
gebleven. Het financiële kader is ongewijzigd ten opzichte van de situatie
zoals gemeld na de aanbesteding van perceel 5 (Kamerstuknummer 28 989,
nr. 98). In financiële zin is zichtbaar dat de bouw op gang is gekomen.
Het eerste perceel, waarbij de energiering en andere ondergrondse constructies
worden aangelegd, is reeds voor tweederde deel afgerond. Dat de uitvoering
vordert, is ook in financiële zin zichtbaar bij de overige percelen,
met name bij perceel 6 (Restauratie).
 
 Bij het eerste perceel moest een beroep worden gedaan op de reserve onvoorzien,
met name als gevolg van genoemde obstakels onder de grond. Hierdoor waren
gewijzigde werkmethoden noodzakelijk. Strakke sturing is noodzakelijk om de
financiële onzekerheden die een dergelijk complex project met zich mee
brengen te minimaliseren. De nog aanwezige reserves binnen het kader zijn
waarschijnlijk volledig nodig voor het opvangen van de kosten voortvloeiend
uit onvoorziene omstandigheden.
 Tot slot
 In het kader van de ontwikkelingen van het Museumplein wordt ook nadrukkelijk
gekeken naar verkeersstromen en de positionering van het Rijksmuseum aan het
Museumplein. Deze ontwikkelingen worden door de projectdirectie nauwlettend
gevolgd.
 
 Ik ben ermee bekend dat er door de museumdirecteur en de Rijksbouwmeester
verkenningen worden uitgevoerd naar alternatieven voor de hoofdingang, zoals
ik u eerder heb gemeld (Kamerstuknummer 31 482, nr. 44). Uitgangspunt
blijft dat de met de Kamer afgesproken kaders van tijd en geld (open in 2013
en geen extra rijksmiddelen van buiten de projectbegroting erbij) niet overschreden
worden.
 
 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 R. H. A. Plasterk