Brief aan de Kamervoorzitter over aanbieding jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten 2020
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief
Datum: 2021-06-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020-2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 26 399
 
 Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten
 
 
 Nr. 22
 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN 
 
 
 
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Den Haag, 19 mei 2021
 Hierbij biedt de vaste commissie voor Financiën u de jaarlijkse rapportage aan over de werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten in 2020. De commissie heeft de jaarrapportage in haar procedurevergadering van 14 april 2021 vastgesteld. In artikel 21 van de Regeling Grote Projecten is vastgelegd dat de vaste commissie voor Financiën jaarlijks op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag) een verslag uitbrengt over de werking en toepassing van de regeling.
 
 
 
 
 De voorzitter van de commissie,
 
 Tielen
 
 
 
 De griffier van de commissie,
 
 Weeber
 
 
 
 
 
 
 Jaarrapportage grote projecten over 2020
 
 
 
 
 1
 Kernpunten
 
 
 
 −
 
 In totaal waren aan het eind van 2020 acht grote projecten in uitvoering. Voor drie daarvan (Mainport Rotterdam, Pantservoertuigen en HSL Zuid) is beëindiging van de grootprojectstatus voorzien.
 
 
 
 −
 
 De eindevaluatie van het project HSL-Zuid is op 30 januari 2020 door de Kamer ontvangen. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft om aanvullend onderzoek gevraagd naar de realisatie van de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen.
 
 
 
 −
 
 De eindevaluatie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is op 16 juni 2020 door de Kamer ontvangen.
 
 
 
 −
 
 Gedurende het jaar 2020 is door de commissie voor Defensie het groot project Grensverleggende IT (GrIT)1Kamerstuk 31 125, nr. 117 voorbereid. De Kamer heeft op 11 februari 2021 het programma Grensverleggende IT aangewezen als groot project.
 
 
 
 −
 
 Eind 2020 heeft de vaste commissie voor Defensie voor het groot project Vervanging onderzeebootcapaciteit een uitgangspuntennotitie vastgesteld. Het Ministerie van Defensie zal in de loop van 2021 de basisrapportage en een accountantsrapport aan de Kamer aanbieden.2Kamerstuk 34 225, nr. 29
 
 
 
 
 
 
 2
 Opzet en achtergrond jaarrapportage 2020
 
 Artikel 21 van de Regeling Grote Projecten luidt: «De vaste commissie voor Financiën brengt jaarlijks op de derde woensdag in mei een verslag uit aan de Tweede Kamer over de werking en toepassing van deze regeling in het voorafgaande kalenderjaar.»
 In deze jaarrapportage geeft de commissie Financiën een overzicht van de werking en toepassing van de regeling over het kalenderjaar 2020. Ook enkele ontwikkelingen die zich na de rapportageperiode (het kalenderjaar 2020) hebben voorgedaan worden genoemd. Deze aanvullende informatie is actueel tot en met 24 maart 2021.
 De jaarrapportages over de kalenderjaren 2004 tot en met 2019 zijn te vinden in de Kamerstukken 26 399, nr. 5 t/m 21. De opzet en indeling van de jaarrapportages is voor de onderlinge vergelijkbaarheid ieder jaar in grote lijnen hetzelfde gehouden.
 
 
 
 3
 Grote projecten in 2020
 
 
 
 3.1
 Aantal grote projecten en financiële omvang
 
 Ultimo 2020 waren 8 grote projecten in uitvoering, waarvan er 3 in de beëindigingsprocedure verkeren (Mainport Rotterdam, Pantservoertuigen en HSL Zuid). Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het aantal grote projecten sinds 2005. Tabel 2 biedt een overzicht van de budgetten van de projecten die ultimo 2020 onder de regeling vielen.
 
 Tabel 1. Ontwikkeling aantal grote projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaar
 
 
 
 
 Aantal grote projecten (per einde jaar)
 
 
 
 
 Nieuwe grote projecten
 
 
 
 
 Afgesloten grote projecten
 
 
 
 
 
 
 
 2006
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 2007
 
 
 13
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 2008
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 2009
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 2010
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 2011
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 2012
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2013
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 2014
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2015
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 2016
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2017
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 2018
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 2019
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 2020
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Tabel 2. Budget per groot project (bedragen x € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie
 
 
 
 
 Groot Project
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Peildatum1Meest actuele peildatum, zoals vermeld in voortgangsrapportages.
 
 
 
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Verwerving F-35
 
 
 € 6.013,7 2Kamerstuk 26 488, nr. 461. Dit budget is inclusief de aanschaf van negen aanvullende F-35 toestellen, waartoe het kabinet in 2019 heeft besloten.
 
 
 01-07-2020
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Pantservoertuigen
 
 
 € 2.229,3
 
 
 31-12-20163Het deelproject Fennek, met een totaalbudget van € 197,6 miljoen is reeds in 2011 afgesloten.
 
 
 
 
 DEF
 
 
 Onderzeeboten
 
 
 Meer dan € 2,5 miljard4Voor de financiering van de vervangende onderzeebootcapaciteit is een taakstellend levensduurkostenbudget voor investeringen plus exploitatie voor de levensduur van 30 jaar vastgesteld. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in een vertrouwelijke brief (Kamerstuk 34 225, nr. 24).
 
 
 13-12-2019
 
 
 
 
 I&W
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 € 7.271
 
 
 30-06-2020
 
 
 
 
 I&W
 
 
 Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP-2)
 
 
 € 2.657
 
 
 30-06-2020
 
 
 
 
 I&W
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 € 1.204
 
 
 31-12-2019
 
 
 
 
 I&W
 
 
 ERTMS
 
 
 € 2.461
 
 
 30-06-2020
 
 
 
 
 I&W
 
 
 Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 € 3.776
 
 
 30-06-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Voortgangsrapportages in 2020
 
 
 In 2020 heeft de Tweede Kamer op basis van de Regeling Grote Projecten acht voortgangsrapportages ontvangen. Ook de eindevaluaties van het project HSL-Zuid en het project Mainport Rotterdam zijn in 2020 door de Kamer ontvangen. Voor het groot project Pantservoertuigen is de Kamer nog in afwachting van de eindevaluatie.
 Op grond van de Regeling Grote Projecten maken commissie en bewindspersoon afspraken over frequentie en verschijningstijdstip. De norm volgens de Regeling is: maximaal drie maanden na de peildatum van de rapportages.
 In tabel 3 is de snelheid weergegeven waarmee de voortgangsrapportages na afloop van de rapportageperiode (peildatum) aan de Tweede Kamer werden aangeboden.
 
 
 Tabel 3. Ontvangst voortgangsrapportages door de Tweede Kamer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangst 
 
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen afgesproken termijn
 
 
 8
 (53%)
 
 
 7 (46%)
 
 
 3 (25%)
 
 
 8
 (57%)
 
 
 6
 (43%)
 
 
 7
 (54%)
 
 
 11
 (69%)
 
 
 5 (33%)
 
 
 6
 (43%)
 
 
 2
 (29%)
 
 
 2
 (29%)
 
 
 3
 (38%)
 
 
 
 
 Binnen 1 maand na termijn
 
 
 7
 (47%)
 
 
 8 (53%)
 
 
 8 (67%)
 
 
 5
 (36%)
 
 
 7
 (50%)
 
 
 6
 (46%)
 
 
 3
 (19%)
 
 
 9 (60%)
 
 
 6
 (43%)
 
 
 5
 (71%)
 
 
 5
 (71%)
 
 
 3
 (38%)
 
 
 
 
 Meer dan 1 maand na termijn
 
 
 0
 (0%)
 
 
 0 (0%)
 
 
 1
 (9%)
 
 
 1
 (7%)
 
 
 1
 (7%)
 
 
 0
 
 
 2
 (13%)
 
 
 1 (7%)
 
 
 2
 (14%)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 (25%)
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Accountantsrapporten in 2020
 
 In artikel 13, lid 1, van de Regeling Grote Projecten staat: «Bij voortgangsrapportages wordt periodiek, op basis van een nader te bepalen frequentie, doch ten minste één maal per jaar, een accountantsrapport gevoegd met een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage en over de beheersing en het beheer van het project».
 In lid 4 staat: «Het accountantsrapport wordt als afzonderlijk document aan de Tweede Kamer gezonden, uiterlijk twee weken na verschijning van de voortgangsrapportage waarop het accountantsrapport betrekking heeft».
 
 Daarmee is de uiterlijke termijn waarop het accountantsrapport aan de Kamer moet worden aangeboden 3,5 maanden na de verslagperiode.
 In 2020 heeft de Tweede Kamer bij vijf grote projecten accountantsrapporten ontvangen.
 
 
 Tabel 4. Ontvangst accountantsrapporten door Tweede Kamer (in maanden na verslagperiode)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangst 
 
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 < 3,5 maanden
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 4 – 5 maanden
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 > 5 maanden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Behandeling rapportages grote projecten in 2020
 
 
 De commissies kunnen voortgangsrapportages voor kennisgeving aannemen of ze behandelen door feitelijke vragen te stellen en/of ze te agenderen voor een overleg (algemeen overleg/commissiedebat, schriftelijk overleg, wetgevingsoverleg of notaoverleg).
 Mede vanwege de maatregelen die door de Tweede Kamer in 2020 zijn getroffen om besmetting met het coronavirus (COVID-19) te voorkomen is de behandeling van de voortgangsrapportages anders verlopen dan voorheen gebruikelijk. In 2019 werden de rapportages veelal geagendeerd voor een algemeen overleg. De rapportages die in 2020 zijn ontvangen zijn in meerderheid behandeld middels schriftelijk overleg.
 Over vijf van de voortgangsrapportages zijn in 2020 feitelijke vragen gesteld. Ook over de eindevaluaties van het project HSL-Zuid en het project Mainport Rotterdam zijn feitelijke vragen gesteld.
 Alle voortgangsrapportages die in 2020 zijn ontvangen zijn geagendeerd voor een algemeen overleg, een wetgevingsoverleg of een schriftelijk overleg. Over vier voortgangsrapportages die in 2019 zijn ontvangen is in 2020 algemeen overleg gevoerd. Het schriftelijk overleg over drie voortgangsrapportages die in 2020 zijn ontvangen is in 2021 afgerond.
 Ook de eindevaluatie van het Project HSL Zuid, de eindevaluatie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), de geactualiseerde basisrapportage van het project ERTMS en de Financiële verantwoording 2019 van het project Verwerving F-35 zijn geagendeerd voor feitelijke vragen of voor overleg.
 In bijlage 1 van deze notitie staat een overzicht van de behandeling per rapportage.
 
 
 
 
 3.5
 Wijzigingen grote projecten in 2020
 
 In 2020 is de status van enkele grote projecten veranderd. De wijzigingen zijn hieronder beschreven. Ook ontwikkelingen die zich na de rapportageperiode (het kalenderjaar 2020) hebben voorgedaan komen aan bod. Onderstaande informatie is actueel tot en met 24 maart 2020.
 Commissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 Eindevaluatie van het Project HSL Zuid
 De Kamer heeft de eindevaluatie over het Project HSL Zuid ontvangen. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft daarover feitelijke vragen gesteld aan de bewindspersoon en om aanvullend onderzoek verzocht over de verwezenlijking van de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen van de aanleg van de HSL-Zuid, te weten de versterking van de economische ontwikkeling van zowel Nederland als de Randstad en de vervanging van auto- en vliegverkeer door treinverkeer (substitutie).
 Eindevaluatie van Project Maasvlakte Rotterdam (PMR)
 De Kamer heeft de eindevaluatie ontvangen over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). De commissie I&W heeft feitelijke vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en op 16 december 2020 aan de commissie voor Financiën advies gevraagd inzake de beëindiging van het project.
 Uitgangspuntennotitie groot project ERTMS
 De Kamer heeft in 2020 een geactualiseerde basisrapportage over het groot project ERTMS ontvangen.
 Commissie Defensie
 Beëindiging groot project Pantservoertuigen
 De commissie Defensie heeft de bewindspersonen van Defensie verzocht een eindevaluatie van het project Pantservoertuigen op te stellen. Het project is verlengd tot 2022 in verband met uitbreiding van het project met onder meer drie extra voertuigen.3Kamerstuk 27 830, nr. 306 De bewindspersonen hebben gemeld dat de evaluatie na voltooiing van het project wordt uitgevoerd.
 Verwerving F-35
 Op 7 februari 2019 heeft de commissie Defensie een gewijzigde uitgangspuntennotitie vastgesteld, als basis voor toekomstige voortgangsrapportages. In 2020 zijn de financiële verantwoording 2019 en de jaarlijkse voortgangsrapportage ontvangen.
 Vervanging onderzeebootcapaciteit
 De commissie Defensie heeft over het project vervanging onderzeebootcapaciteit feitelijke vragen gesteld en een algemeen overleg gevoerd. Op 12 oktober 2020 ontving de Kamer van de Algemene Rekenkamer het rapport Vizier op de vervanging van de onderzeeboten; De studiefase doorgelicht. Op 10 december 2020 heeft de commissie de Uitgangspuntennotitie Groot Project Vervanging Onderzeebootcapaciteit vastgesteld. De Staatssecretaris van Defensie heeft op 10 januari 2021 op de notitie gereageerd.4Kamerstuk 34 225, nr. 28
 Grensverleggende IT (GrIT)
 Op 10 december 2020 heeft de commissie Defensie algemeen overleg gevoerd met de Minister van Defensie over het programma Grensverleggende IT (GrIT). Bij brief van 11 februari 2021 heeft de commissie de Tweede Kamer voorgesteld het Programma Grensverleggende IT aan te wijzen als groot project.5Kamerstuk 35 728, nr. 1 Het voorstel ging vergezeld van een positief advies van de vaste commissie voor Financiën. De Tweede Kamer heeft op 11 februari 2021 met dit voorstel ingestemd.
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 1.
 GROTE PROJECTEN IN 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie 
 
 
 
 
 Groot project
 
 
 
 
 Document
 
 
 
 
 Kamerstuk
 
 
 
 
 Peildatum
 
 
 
 
 Verschenen op
 
 
 
 
 Behandeld op
 
 
 
 
 Behandelwijze
 
 
 
 
 Kamerstuk
 
 
 
 
 Rapporteur
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF
 
 
 
 Verwerving F-35
 
 
 20e VGR incl. accountantsrapport
 
 
 
 26 488-451
 
 
 
 30-06-2019
 
 
 17-09-2019
 
 
 04-02-2020
 
 
 Feitelijke vragen
 Algemeen overleg
 
 
 
 26 488-455
 
 
 27 830-302
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving F-35
 
 
 Financiële verantwoording 2019 incl. accountantsrapport
 
 
 
 26 488-460
 
 
 
 31-12-2019
 
 
 15-05-2020
 
 
 25-06-2020
 
 
 Algemeen overleg
 
 
 
 27 830-309
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving F-35
 
 
 21e VGR incl. accountantsrapport
 
 
 
 26 488-461
 
 
 
 30-06-2020
 
 
 15-09-2020
 
 
 30-11-2020
 
 
 Feitelijke vragen
 Wetgevingsoverleg
 
 
 
 26 488-462
 
 
 35 570-X-72
 
 
 
 
 
 
 
 Pantservoertuigen
 
 
 Geen rapportages1De vaste commissie voor Defensie heeft in februari 2018 besloten af te zien van verdere voortgangsrapportages.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzeeboten
 
 
 Geen rapportages2De basisrapportage voor dit project wordt in 2021 verwacht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I&W
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 42e VGR
 
 
 
 22 026-509
 
 
 
 30-06-2019
 
 
 10-10-2019
 
 
 04-03-2020
 
 
 Algemeen overleg
 
 
 
 29 984-892
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accountantsrapport bij 42e VGR
 
 
 
 22 026-510
 
 
 
 
 24-10-2019
 
 
 04-03-2020
 
 
 Algemeen overleg
 
 
 
 29 984-892
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid
 
 
 
 22 026-511
 
 
 
 
 30-01-2020
 
 
 27-01-2021
 
 
 Feitelijke vragen
 
 
 
 22 026-513
 
 
 
 
 
 
 
 
 43e VGR
 
 
 
 22 026-514
 
 
 
 30-06-2020
 
 
 16-10-2020
 
 
 27-01-2021
 
 
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 32 404-104
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accountantsrapport bij 43e VGR
 
 
 
 22 026-515
 
 
 
 
 02-11-2020
 
 
 27-01-2021
 
 
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 32 404-104
 
 
 
 
 
 
 
 Mainport Rotterdam (PMR)
 
 
 Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 24 691-133
 
 
 
 
 16-06-2020
 
 
 
 Feitelijke vragen
 
 
 
 24 691-134
 
 
 
 
 
 
 
 Hoogwater Beschermings-programma HWBP-2
 
 
 17e VGR
 
 
 
 32 698-51
 
 
 
 31-12-2019
 
 
 02-04-2020
 
 
 22-06-2020
 
 
 Feitelijke vragen
 Algemeen overleg
 
 
 
 32 698-53
 
 
 27 625-507
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accountantsrapport bij 17e VGR
 
 
 
 32 698-52
 
 
 
 31-12-2019
 
 
 28-04-2020
 
 
 22-06-2020
 
 
 Feitelijke vragen
 Algemeen overleg
 
 
 
 32 698-53
 
 
 27 625-507
 
 
 
 
 
 
 
 
 18e VGR
 
 
 
 32 698-54
 
 
 
 30-06-2020
 
 
 30-09-2020
 
 
 01-12-2020
 
 
 Wetgevingsoverleg
 
 
 
 35 570-XII-98
 
 
 
 
 
 
 
 European Railway Traffic Management System (ERTMS)
 
 
 11ee VGR
 
 
 
 33 652-74
 
 
 
 30-06-2019
 
 
 29-10-2019
 
 
 04-03-2020
 
 
 Algemeen overleg
 
 
 
 29 984-892
 
 
 
 Van Aalst, PVV
 
 
 
 
 
 
 12e VGR incl. accountantsrapport
 
 
 
 33 652-76
 
 
 
 31-12-2019
 
 
 09-06-2020
 
 
 13-07-2020
 
 
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 29 893-247
 
 
 
 Van Aalst, PVV
 
 
 
 
 
 
 13e VGR, tevens geactualiseerde basisrapportage
 
 
 
 33 652-77
 
 
 
 30-06-2020
 
 
 30-09-2020
 
 
 27-01-2021
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 33 652-78
 
 
 32 404-104
 
 
 
 Van Aalst, PVV
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
 
 
 1e VGR
 
 
 
 32 404-93
 
 
 
 30-06-2019
 
 
 03-10-2019
 
 
 04-03-2020
 
 
 Feitelijke vragen
 Feitelijke vragen
 Algemeen overleg
 
 
 
 32 404-95
 
 
 32 404-96
 
 
 29 984-892
 
 
 
 Ziengs, VVD
 
 
 
 
 
 
 2e VGR incl. accountantsrapport
 
 
 
 32 404-98
 
 
 
 31-12-2019
 
 
 22-04-2020
 
 
 27-01-2021
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 32 404-99
 
 
 32 404-104
 
 
 
 Ziengs, VVD
 
 
 
 
 
 
 3e VGR
 
 
 
 32 404-101
 
 
 
 30-06-2020
 
 
 07-10-2020
 
 
 27-01-2021
 
 
 Feitelijke vragen
 Schriftelijk overleg
 
 
 
 32 404-102
 
 
 32 404-104
 
 
 
 Ziengs, VVD