Grafik Gantt

Grafik Gantt nyaéta hiji tipe grafik batang nu ngilustrasikeun hiji jadwal proyek. Grafik Gantt ngilustrasikeun tanggal mimiti jeung rengsena unsur-unsur terminal jeung unsur-unsur ringkesan tina hiji proyek. Unsur-unsur terminal jeung ringkesan kaasup struktur perelean gawe tina hiji proyék. Sababaraha grafik Gantt ogé mintonkeun hubungan nu gumantung (contona, raramat nu kudu diheulakeun) antara unggal kagiatan.  Grafik Gantt bisa dipaké keur mintonkeun status jadwal kiwari maké bangbayang persen rengse jeung gurat nangtung "POE IEU" saperti nu katingali dina gambar.

Sanajan kiwari geus mangrupa tehnik grafik nu ilahar, grafik Gantt dianggep revolusioner nalika mungaran diawnohkeun. Pikeun ngaku kana kontribusi Henry Gantt, Medali Henry Laurence Gantt dihadiahkeun keur beubeunangan nu béda dina manajemen jeung ladenan komunitas.
Grafik ieu dipaké ogé dina Tehnologi Informasi keur nuduhkeun data nu geus dikumpulkeun.

Tempo ogé 
 Critical path method
 List of project management software
 Program Evaluation and Review Technique (PERT)
 Event chain diagram

Rujukan

Tumbu kaluar 

 Create a Gantt chart in Excel N.B. Site will not work without Microsoft Office installed.
 Long-running discussion regarding limitations of the Gantt chart format, and alternatives, on Edward Tufte's website

Manajemén proyék
Manajemén
Rarancang