**高雄捷運紫線（高鐵右昌學園線）**是高雄捷運規劃中路線之一，設置29座車站，全線皆位於高雄市，採用中運量系統。

歷史
--

### 規劃歷程

#### 燕巢線

高雄市政府捷運局於1998年12月委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統長期路網運輸規劃》專案，並在2001年4月完成路網建議報告報行交通部，2002年8月核轉行政院。同年10月，高雄縣政府以該專案為藍圖，開始計劃燕巢線。2003年10月舉辦「大高雄都會區輕軌環線國際論壇」，該研討會中高苑技術學院軌道科技中心提出了「燕巢科技走廊線」，東起大樹鄉嶺口，沿著台22線鋪設，轉乘紅線橋頭糖廠站後，往西至高雄大學，預估長15公里，設9到11站。而後縣政府提出的版本東起佛光山，西至橋頭糖廠站，並認為台22線狹窄，不宜占用路幅鋪設輕軌，並使用了部分原糖鐵路廊。

2005年版本的燕巢線
2003年4月，交通部函請高雄市府通盤檢討大高雄地區軌道運輸需求，以提出可行路線、興建時程和執行方式。該年12月捷運局再委託顧問公司辦理後續細節設計的《高雄都會區大眾運輸系統工程計畫長期路網規劃作業》專案，並於2005年2月交通部審定，該專案包含了子專案《燕巢暨佛光山輕軌系統民間參與之可行性評估》，評估高雄縣政府提出的燕巢線路線，以YC做編號。該專案認為，樹德科大以東地質、泥火山等問題，雖有沿著台22線南側高壓電線路廊做替選，但要評估地質、興建橋梁，成本不符；因此該路段仍建議興建於狹窄的台22線上。而樹德科大西側路段，行經燕巢大學城1-12號道路，以及1-4號道路並接上高33線鄉道。第一科大北側縣府版本行駛原糖鐵路線，但專案內評估過於彎繞曲折且遠離校區，因此建議改行駛高雄新市鎮1-1號道路，並穿過現行的中山高速公路涵洞，這樣可以不用架橋；而雖高雄新市鎮二期還未重劃，亦可先行徵收。燕巢線的橋頭糖廠站位於興糖國小前，需徒步300公尺轉乘紅線。專案建議橋頭糖廠站後，地下化穿越台鐵，往西出土後延伸經高雄新市鎮一期北緣的橋新六路、橋都路，並沿著後勁溪北岸一小段接上大學南路，經高雄大學，止於台17線西側，轉乘計劃中的右昌延伸線。並於該處設置與右昌、佛光山線共用的右昌機廠，另與佛光山線共用溪寮維修機廠，全線採平面輕軌運輸系統，長23.17公里，設17站。

除了此建議路線外，專案中還另有替選方案，稱做「省道線」，而前述路線稱做「新市鎮線」。省道線於樹德科大以西，不經燕巢大學城1-12號道路，而是續行台22線經過大學城南緣，並於土庫一路轉西，沿著德民路於藍昌路轉北接回大學南路，與紅線轉乘站改為都會公園站，但需徒步轉乘400公尺。省道線方案全線長24.34公里，設22站。最初評估以省道線較佳，但縣府觀光交通局審查時認為該方案轉乘紅線動線較差，且未能服務第一科大、大學城為由，要求重新評估；重新評估後，改由新市鎮線勝出。而原東端終點設於斜張橋，亦多延伸一站至佛陀紀念館。而全線評估自償率為8.07%，若將右昌機廠聯開商場，橋頭糖廠、燕巢大學城土地開發算入，自償率為30.01%，但內部報酬率為負，無法回收成本。考量到樹德科大以西12.78公里預估運量占七成，僅將此段評估，含土地開發自償率達54.03%，雖其他評估仍不理想，但已符合《促參法》要求。該專案建議以「車路分離BOT模式」方式進行，民間僅負擔電車購置及土地開發成本；此外，燕巢線在該專案中，被列為延伸線而非市區路網，而在各延伸線中，為最優先的路線。

2005年8月，交通部回函表示燕巢線自償率過低，請縣府謹慎評估再進行後續計畫。隔年3月，縣府提報《民間參與建設燕巢線輕軌先期計畫書》，獲核定。2007年2月，縣府委託顧問公司進行《高雄都會區燕巢線輕軌運輸系統第一階段綜合規劃》專案，是高雄捷運遠期路網中，繼臨港輕軌之後進入綜規的路線。該專案中，將第一階段路線範圍往東增加了兩站，至高應大燕巢校區。而路線稍有不同；原經高雄新市鎮一期北側橋新六路至橋頭糖廠站，改為從新市鎮一期中間的經武路橫貫而過，並改與紅線青埔站轉乘，其後經武路往東接上新市鎮3-4號道路，並於3-2號道路往北，再接回1-1號道路。而燕巢大學城內，則改於義大醫院前的計畫道路往北，於義大路往東接大學城1-3號道路，於樹德科大第二校區北緣、東緣預定道路，接回台22線。此外大學南路增設兩個新的站點，與右昌線轉乘的站點從台17線西側改為東側。全線長約24公里，設20站。

該綜合規劃案於2008年8月至交通部報告，報告中表示近期以增開沿線公車，中期升格公車捷運系統，遠期再興建輕軌方式；交通部長毛治國表示這項計畫相當有意義，交通部支持，但要考量營運財務規劃。隔月，燕巢線先導公車「高雄學園快捷公車」上路。2008年10月，高雄縣府配合「高雄學園先進智慧型產業園區計畫」將燕巢線改名「高雄學園輕軌」，送審中央。2010年初，高雄學園輕軌遭交通部退回。

2014年時的規劃版本。亮色為第一階段，暗色第二階段
2010年高雄縣市合併，高雄市捷運局納入舊縣區而重新規劃捷運路線，於2011年12月委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業》專案。該專案中燕巢線編號改為P，被稱為「紫線」，路線、站點並無更改，並將機廠改至高鐵總機廠東側的土地，而第一階段路線又縮短回樹德科大。該專案將燕巢線第一階段與右昌高鐵線、燕巢高鐵線合稱「北環圈」；第二階段與佛光山線、大寮屏東線、楠梓五甲線、燕巢高鐵線合稱「東環圈」。

#### 右昌高鐵線

右昌高鐵線又稱右昌延伸線，是高雄捷運計劃中的長期路網的一條路線，與燕巢線第一階段、燕巢高鐵線合稱「北環圈」，路線長度6.40公里，規劃設置6座車站，預計採用平面輕軌運輸系統。路線起於左營轉運站（尚未興建，位於台鐵新左營站前），行經翠華路、海功東路、軍校路、右昌街、德中路，止於大學南路和德中路口，與規劃中的燕巢線交會轉乘。

1969年楠梓加工出口區設立後，1980年代加工出口區西側的右昌開始人口大量增長。1984年，由高雄市政府工務局都市計畫科（今高雄市政府都市發展局）委託交通部運輸計畫委員會研擬的《高雄都會區大眾捷運系統長期發展建議路網》專案，其中中運量紅線北側行駛加工區西緣，止於後勁溪北岸，除了服務加工區外，也兼服務西側的右昌聚落。1988年8月，高雄市政府委託美國路易士伯格國際工程顧問公司進行路網規劃；隔年11月，該公司提出高雄捷運路網紅橘藍棕線四線。藍線北端止於半屏山站，但有預留往西北延伸右昌、高雄縣梓官鄉的計劃。然而1991年1月行政院僅核定了紅橘線，藍線並未核定。

2000年左右的右昌延伸線
高雄市政府捷運局於1998年12月委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統長期路網運輸規劃》專案，並在2001年4月完成路網建議報告報行交通部，隔年8月核轉行政院。該專案中提出了「右昌延伸線」，編號RY，共有兩方案，皆起於紅線楠梓加工區站。方案一沿著加昌路往西接上右昌街，往北沿著台17線，止於德正路（今大學二十六街），以服務現有的右昌、援中港聚落為主，全線長3.845公里，設4站。方案二於後昌路即轉北，經後昌新路、藍昌路、甲昌路，止於高雄縣橋頭鄉甲樹路，以服務加昌、藍田一帶的新重劃區為主，全線長4.335公里，設5站。評估以方案一略優於方案二。全線採平面輕軌運輸系統，於設有中央分隔島路段設於路中央，於設有快慢車道分隔島路段設於快慢車道間，機廠設於啟昌街西側後勁溪應昌支流對面。專案評估路現具經濟效益，然自償率不考慮土地開發則為負，因此建議待高雄大學特定區、高雄新市鎮（橋頭）兩區各26萬人口的目標年2017年，於前兩年再開始設計、興建。

右昌延伸線提出後，同專案另有於橘線大東站以南沿縣道183號規劃的五甲延伸線，後考量右昌延伸線往東延伸即可接上縣道183號，進而與五甲延伸線形成高雄都會區東外環線；因此專案後來將兩線連結、合併成綠線，該線亦規劃使用右昌機廠。然而綠線評估不具經濟效益，專案仍建議先個別興建五甲、右昌延伸線為第一階段，再於第二階段將兩者相連。

2005年左右的右昌延伸線
2003年12月捷運局再委託顧問公司辦理後續細節設計的《高雄都會區大眾運輸系統工程計畫長期路網規劃作業》專案，並於2005年2月交通部審定。該專案中，評估右昌居民向南去左營市區較符合居民習慣，且可連結正在興建的高鐵左營站，東西向服務也有新規劃的燕巢線分擔。因此該專案中，右昌延伸線又自綠線獨立出來，編號YH，並改為右昌街往南接上軍校路，並於海功路往東、翠華路往南，轉東入明潭路，止於台鐵新左營站前的左營轉運站（尚未興建）；而北段則沿著台17線續往北至大學南路，並可於該路口轉乘新規劃的燕巢線，而左營轉運站處也可轉乘紅線左營站。全線採平面輕軌運輸系統，長6.4公里，設6站，機廠改到約北至橋頭第一大排水、南至大學南路的台17線西側魚塭地，並與燕巢線、佛光山線共用。然而該線雖仍評估具經濟效益，但自償率仍為負，因此仍建議先加開公車班次培養運量，再升級為公車捷運或輕軌系統。

2010年高雄縣市合併，高雄市捷運局納入舊縣區而重新規劃捷運路線，於2011年12月委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業》專案。該專案中右昌延伸線改稱為「右昌高鐵線」，路線、站點完全相同，並在翠華路以東到左營轉運站路段與新規劃的中華雙鐵線共線共站，以及可與鐵軌另一側新規劃的燕巢高鐵線、青線徒步轉乘。此外，該專案中燕巢線改獨立使用燕巢機廠，不再與右昌線共用機廠。專案中將右昌高鐵線與燕巢線第一階段、燕巢高鐵線合稱「北環圈」。

#### 民族高鐵線

民族高鐵線又稱青線，原為長期路網規畫之一，路線南起民族一路、十全一路口，終於高鐵路、重和路口，路線沿民族一路、重愛路及高鐵路行駛，全長約5.73公里，預計設置CY01至CY10共10個車站，可與黃線及紅線轉乘。

#### 三線合併

自高雄縣市合併以來，高雄市議會就有多位議員多次關心質詢高雄學園線的規劃進度，於2022年捷運局長吳義隆表示，捷運局下一條推動的路線將為紫線，且預計採高架中運量系統，造價約130億，因應北高雄產業發展多，「高雄學園線」路網推動排序往前移動，有望串聯高雄大學、高雄科大（海科大、第一科大、高應大三校合併）、高師大、樹德科大及義守大學醫學院及橋頭科學園區的通勤人潮，在2021年底向交通部爭取可行性研究補助，但被要求先做整體路網排序才能要求經費補助，將於2023年提出可行性評估。

2022年5月2日，有市議員關心高雄學園線的進度，捷運局長表示高雄學園線將與規劃中的右昌高鐵線兩線合併，合併後路線總長約19.96公里，服務範圍除了北高雄各大學及義大醫院外，再新增楠梓右昌地區及左營地區(世運主場館周邊及左營國軍醫院)。

2022年9月9日，捷運局表示將整合右昌高鐵線、燕巢線及燕巢線二階，並預計於2023年底前完成可行性研究，全線總長30.3公里，並設置25座車站及一處機廠。

2022年9月14日，捷運局表示青線將列入紫線可行性研究中。

車站
--


| 路線 | 車站編號 | 車站名稱 | 交會路線 | 站體型式 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文 | 英文 |
| **紫線**中、英文站名皆為暫定名稱，僅供參考。 |
| **燕巢線第二階段** |  | **P29** | 佛光山 |  |  | 高架 | 高雄市 | 大樹區 |
|  | **P28** | 嶺口 |  |
|  | **P27** | 深水 |  | 燕巢區 |
|  | **P26** | 高師大/高科大（燕巢） |  |
|  | **P25** | 塔仔腳 |  |
|  | **P24** | 樹德科大 |  |
| **燕巢線第一階段** |  | **P23** | 義大醫院 |  |
|  | **P22** | 鳳山厝 |  |
|  | **P21** | 高鐵燕巢機廠 |  |
|  | **P20** | 海峰 |  |
|  | **P19** | 中崎 |  | 橋頭區 |
|  | **P18** | 興糖國小 |  |
|  | **P17** | 青埔 |  |   紅線 |
|  | **P16** | 橋頭新市鎮 |  |  |
|  | **P15** | 橋頭地方法院 |  |
|  | **P14** | 九甲圍 |  | 楠梓區 |
|  | **P13** | 下鹽田 |  |
|  | **P12** | 高雄大學 |  |
| **右昌高鐵線** |  | **P11** | 援中港 |  |
|  | **P10** | 國昌國中 |  |
|  | **P09** | 右昌 |  | 左營區 |
|  | **P08** | 國家體育場 |  |
|  | **P07** | 左營高中 | Zuoying Senior High School |  | 地下 |
|  | **P06** | 左營/高鐵 |  |   紅線 台灣鐵路 臺灣鐵路縱貫線：新左營  台灣高速鐵路：左營 |
| **民族高鐵線** |  | **P05** | 福山 |  |  |
|  | **P04** | 高雄榮總 |  |  | 三民區 |
|  | **P03** | 文藻外語大學 |  |  |
|  | **P02** | 大順民族 |  |   環狀輕軌 |
|  | **P01** | 大港 |  |   黃線 |

引註
--

### 註釋

1. ↑  義大醫學院、樹德科大第二校區南緣道路。
2. ↑  屏東延伸線、岡山路竹延伸線當時已在推動，所以不列入延伸線優先排名裡。

### 引用

1. ↑ . 中央社. 2008-08-23.
2. ↑  洪定宏.. 自由時報. 2008-09-17  [2019-04-16]. （原始内容存档于2020-10-01）.
3. ↑ . 大紀元. 2010-01-18  [2019-04-15]. （原始内容存档于2019-04-02）.
4. ↑ .  [2017-08-05]. （原始内容存档于2017-06-05）.
5. ↑ .  [2017-08-05]. （原始内容存档于2016-09-14）.
6. ↑ . 高雄市政府捷運工程局. 2017-08-04. （原始内容存档于2017-06-05）.
7. ↑ .  [2022-05-02]. （原始内容存档于2022-05-02）.
8. ↑ . 自由時報. 2020-09-09  [2022-09-09]. （原始内容存档于2022-12-02）.
9. ↑ . 聯合新聞網. 2020-09-14  [2022-09-14]. （原始内容存档于2022-12-02）.

參考資料
----

* 鼎漢國際工程顧問公司.. 高雄市政府捷運工程局. 2002-04.  引文格式1维护：日期与年 (link)
* 鼎漢國際工程顧問公司.. 高雄市政府捷運工程局. 2005-01.  引文格式1维护：日期与年 (link)
* 高雄市政府捷運工程局.. 高雄市政府捷運工程局. 2007.

外部連結
----

* 高雄市政府捷運工程局: 捷運紫線 （页面存档备份，存于）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
高雄捷運路線 |
| --- |
|  |
| 
* 模板車站
* 模板轉乘車站
* 模板車輛
* 模板機廠

 |
|  |
| 營運中 | 
* 紅線
* 橘線
* 環狀輕軌

 |
|  |
| 興建中 | 
* 紅線
	+ 岡山路竹延伸線
	+ 小港林園線
* 黃線

 |
|  |
| 規劃中 | 

|  |
| --- |
| 
* 旗津線 旗津線
* 紫線
* 藍線
* 綠線
* 銀線
* 粉紅線
* 佛光山線
* 燕巢高鐵線

 |
|  |
| 延伸線 | 
* 紅線
	+ 東港延伸線
* 橘線
	+ 大寮林園線
	+ 大寮屏東線
	+ 大寮萬丹潮州線
* 黃線
	+ 前鎮漁港延伸線

 |

 |
|  |
| 已取消 | 

|  |
| --- |
| 
* 藍線（未成線）
* 棕線

 |
|  |
| 延伸線 | 
* 紅線
	+ 新國際機場延伸線
	+ 大坪頂延伸線
	+ 奇美延伸線

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
臺灣捷運系統路線 |
| --- |
|  |
| 臺北捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 營運中 | 
* 文湖線
* 淡水信義線
	+ 新北投支線
* 松山新店線
	+ 小潭支線
* 中和新蘆線
* 板南線
* 貓空纜車

 |
|  |
| 興建中 | 
* 淡水信義線
	+ 東延段
* 環狀線
	+ 南環段
	+ 北環段
* 萬大樹林線
	+ 萬大線

 |
|  |
| 規劃中 | 
* 環狀線
	+ 東環段
* 萬大樹林線
	+ 樹林線
* 民生汐止線
	+ 民生線
	+ 東湖支線

 |

 |
|  |
| 新北捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 營運中 | 
* 淡海輕軌
	+ 綠山線
	+ 藍海線第一階段
* 安坑輕軌
* 環狀線
	+ 第一階段

 |
|  |
| 興建中 | 
* 三鶯線
	+ 新北市段

 |
|  |
| 規劃中 | 
* 民生汐止線
	+ 汐東捷運
* 淡海輕軌
	+ 藍海線第二階段
* 三鶯線
	+ 桃園八德段
* 基隆捷運
	+ 八堵南港段
	+ 基隆八堵段
* 八里輕軌
* 深坑輕軌
* 五股泰山輕軌
* 泰山板橋輕軌
* 三芝輕軌
* 林口輕軌
* 中和光復線

 |

 |
|  |
| 桃園捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 營運中 |  機場線 |
|  |
| 興建中 | 
* 綠線
* 機場線
	+ 中壢延伸線

 |
|  |
| 規劃中 | 
* 綠線
	+ 中壢延伸線
	+ 大溪延伸線
* 棕線
	+ 主線
	+ 市區延伸段
* 橘線
	+ 桃園中壢平鎮線
	+ 平鎮龍潭線
* 桃園蘆竹觀音線
	+ 桃園蘆竹竹圍線
	+ 航空城線
	+ 大園觀音線
* 林口龜山線
* 青線
* 中壢新屋線
* 內壢宋屋楊梅線

 |

 |
|  |
| 新竹捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 規劃中 | 
* 紅線
* 綠線
* 藍線
* 橘線

 |

 |
|  |
| 臺中捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 營運中 | 
* 綠線

 |
|  |
| 規劃中 | 
* 綠線
	+ 大坑延伸線
	+ 彰化延伸線
* █ 藍線
* █ 機場線
* 大平霧線
* 崇德豐原線
* 豐科軸線
* 科工軸線

 |

 |
|  |
| 彰化捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 規劃中 | 
* 大竹鹿港線
* 雙林線
* 和美線
* 環線
* 彰化溪湖線
* 員林溪州線
* 鹿港芳苑線
* 田中芳苑線

 |

 |
|  |
| 南投捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 規劃中 | 
* 竹山鹿谷線
* 草屯
* 中寮
* 南投環線
* 南投支線

 |

 |
|  |
| 嘉義捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 規劃中 | 
* 藍線
* 綠線
* 橘線

 |

 |
|  |
| 臺南捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 規劃中 | 
* 藍線
* 綠線
* 紅線
* 深綠線
* 臺南捷運黃線標誌 黃線
* 橘線
* 紫線
* 棕線

 |

 |
|  |
| 高雄捷運 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 營運中 | 
* 紅線
* 橘線
* 環狀輕軌

 |
|  |
| 興建中 | 
* 紅線
	+ 岡山路竹延伸線第一階段
	+ 第二A階段
	+ 小港林園線
* 黃線

 |
|  |
| 規劃中 | 
* 紅線
	+ 岡山路竹延伸線第二B階段
	+ 林園東港線
* 紫線
* 旗津線 旗津線

 |

 |
|  |
| 
* 參見：臺灣鐵路運輸
* 臺灣機場聯絡軌道交通列表
* 大眾捷運系統
	+ 重型鐵路系統
	+ 中型鐵路系統
	+ 輕軌運輸系統

 |

 |