本條目是介紹以**臺鐵**規劃北宜鐵路提速工程計畫的計畫。有關**高鐵**的**北宜鐵路提速工程計畫**，詳見「**北宜鐵路提速工程計畫**」。

**北宜新線**，亦稱為**北宜直線鐵路**、**北宜直鐵**，是針對臺灣鐵路公司東部幹線臺北—宜蘭間現有的95.9公里路線過於冗繞而提出的截彎取直方案所規劃的新路線，並以「**臺鐵南港至花蓮提速改善計畫（北宜鐵路提速工程計畫）**」的名義進行規劃。目前全線規劃起自南港車站至頭城車站，尚待環境影響評估中。目前已由納入高鐵方案取代直鐵為一個選項，預計起自南港車站至高鐵宜蘭站，目前正併同高鐵延伸宜蘭進入第二階段環評審查中。

簡介
--

北宜直線鐵路規劃方案一覽
北宜新線興建的目的，是為了解決東部幹線因線路迂迴，所導致行車時間過長的問題。建設北宜新線可以縮短台北至宜蘭的鐵路客運時間，取代公路運輸的部分功能，以期減輕北宜高速公路的塞車問題。

2011年交通部鐵路改建工程局的「南港至花蓮提速改善計畫可行性研究期末審查會」確定將北宜新線鐵路被評為最優先方案，同時該案也已經報中華民國交通部審查

本線台北端起自南港車站（已經於南港專案施工時預留月台與隧道銜接介面），宜蘭端則選定在頭城鎮武營橋北岸，沿線計畫高架路段長10.09公里，原宜蘭線礁溪車站配合路線遷址，其中（方案1B）為穿越翡翠水庫集水區，但在雪山隧道開工後發現問題，為了避開水源地問題，路線東移計劃：

* 南港＝大溪間行經雙溪新站

2014年4月22日鐵工局決定採用新的方案二，工期預計為十年，完工後移轉給台鐵經營。預期可縮短北部與東部往來的時間，台北＝宜蘭行車時間將縮為47分鐘。

但柯文哲於2014年當選臺北市市長後，重新提出最短路線方案，認為如果翡翠水庫的環保問題可以解決，仍不放棄爭取，其方案南港─頭城間36.3公里，以3座長隧道連接，台北─宜蘭間行車時間可望縮短至39分鐘（目前台鐵傾斜式列車行車時間約1小時5分）。

2019年7月24日交通部鐵道局召開「台鐵南港至花蓮提速改善計畫（北宜新線）綜合規劃及路線方案選定會議」，從地方需求及交通運輸面考量，將以新方案1提報交通部核定。

2019年8月交通部將高鐵延伸宜蘭納入北宜新線替代方案。

高鐵延伸宜蘭
------

条目：北宜鐵路提速工程計畫
在國土整體計畫與區域均衡發展的政策架構下，北宜直鐵及高鐵延伸宜蘭均具備容量擴充、縮時優勢，不過高鐵速度較快花費時間上也比台鐵來得少，也更能有效解決近年國道五號嚴重塞車問題，且可提供北宜間廊帶台鐵及高鐵共四軌化的軌道系統，助於移轉台北－宜蘭間的台鐵座位需求，更利於台鐵花東城際列車長程座位供給，並重新命名以「北宜鐵路提速工程計畫（含替代方案高鐵延伸宜蘭）」名義進行規劃。由於高鐵延伸宜蘭是「北宜鐵路提速工程計畫」替代方案，先前計畫就已通過可行性評估而不需另外重新做可行性評估，可直接進入綜合規劃。目前高鐵取代台鐵機率較高，已正在進行第二階段環評審查中。

路線資料
----

* 經營管轄：臺灣鐵路公司
* 路線長度：臺北市南港＝宜蘭縣頭城約36.3公里（新方案一）、臺北市南港＝新北市雙溪 = 宜蘭縣大溪＝宜蘭縣頭城約53公里（新方案二）
* 軌距：1,067mm（窄軌）
* 車站數：新方案一：2、新方案二：6
* 雙線區間：全線
* 電化區間：全線（交流25KV）
* 工期約10年

計劃車站
----

* 新方案一

此路線最初設計與北宜高速公路類似，計畫以長隧道方式穿越坪林、石碇山區（雪山山脈）。全長約計36.3公里，預計改建頭城車站（南港車站已預留月台及軌道等設施）。

| 車站名稱 | 營業里程南港起 | 站體型式 | 續接／交會路線 | 備註 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文（國音電碼） | 英文漢語拼音 |
| 南港（ㄋㄍ） | Nangang | 0.0 | 地下 | 台灣鐵路臺灣鐵路縱貫線台灣高鐵台灣高速鐵路臺北捷運 板南線 基隆捷運 |  | 臺北市 | 南港區 |
| 頭城（ㄊㄔ） | Toucheng | 36.3 | 高架 | 台灣鐵路臺灣鐵路宜蘭線原頭城車站改建高架化 |  | 宜蘭縣 | 頭城鎮 |

* 新方案二

由於北宜高速公路施工後地質災難不斷，且顧慮水源保護區問題，全線東移為經由雙溪，以避開地質敏感區（北宜新線、改善北迴舊線安全設施、花東線電氣化及部份區間雙線工程）。全長約53公里，預計改建五個車站及新建一個號誌站。

| 車站名稱 | 營業里程南港起 | 站體型式 | 續接／交會路線 | 備註 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文（國音電碼） | 英文漢語拼音 |
| 南港（ㄋㄍ） | Nangang | 0.0 | 地下 | 台灣鐵路臺灣鐵路縱貫線台灣高鐵台灣高速鐵路臺北捷運 板南線 基隆捷運 |  | 臺北市 | 南港區 |
| 雙溪新 | Shuangxixin | — | 高架 | 台灣鐵路臺灣鐵路宜蘭線：雙溪新建車站，可轉乘雙溪車站 |  | 新北市 | 雙溪區 |
| 大溪（ㄉㄑㄧ） | Daxi | 41.2 | 平面/高架 | 台灣鐵路臺灣鐵路宜蘭線原大溪車站改建 |  | 宜蘭縣 | 頭城鎮 |
| 龜山（ㄍㄟ） | Guishan | 45.8 | 平面 | 台灣鐵路臺灣鐵路宜蘭線原龜山車站改建 |  |
| 烏石港 | Wushi harbor | — | 平面 | 台灣鐵路臺灣鐵路宜蘭線新建車站，鄰近於烏石漁港 |  |
| 頭城（ㄊㄔ） | Toucheng | 53.0 | 高架 | 台灣鐵路臺灣鐵路宜蘭線原頭城車站改建高架化 |  |

* 龜山～烏石港之間外澳為無人車站並不會改建，其餘車站改建為擴建月台並增設軌道，長、短程列車分離行駛。

環境評估問題
------

北宜新線興建案，於2006年5月19日送至行政院環境保護署環境影響評估時，環保署環境影響評估審查委員會作出「不應開發」決議，建議另尋替代方案，退回北宜新線鐵路開闢計畫。

環評審議不應開發的四點理由：

1. 經過新店青潭、基隆河及雙溪自來水、雙溪、貢寮飲用水等水質水量保護區，以及汐止區白雲里康誥坑崩塌地等環境敏感區位，對環境具有重大不利影響。
2. 行經臺北斷層等九處斷層，其對環境影響範圍、程度及其因應措施未能確實評估說明。
3. 以沿線之地質構造、地下含水層之分佈、含水層面及其水量雖有初步說明，惟未予以深入評估，因此對環境影響亦未能掌握及因應。
4. 宜蘭端考古遺址有頭城、頂埔、福成橋、福德坑橋、下埔、二城、大竹圍、奇立丹、份尾等，稍遠的有沙港橋、淇武蘭、瑪璘、武暖…等，如此多之考古遺址均未予以深入評估，因此對環境影響亦未能掌握及因應。

然而宜蘭地方人士仍積極爭取中，前宜蘭縣縣長呂國華表示：「交通部應未雨綢繆，提早做好興建規劃。」。

2010年12月7日，宜蘭縣國民黨籍立法委員林建榮安排宜蘭縣縣長林聰賢等30名地方首長及政商代表，拜會交通部部長毛治國，得到2011年上半年就會完成北宜新線規劃評估的回覆。

交通部同意投入新台幣近千萬元，重新規劃替代路線（分三段整建方案）進行可行性評估。鐵路改建工程局於2011年8月曾在宜蘭一場會議中評述此三方案之優劣。

* 第1方案：選擇含總長37.3公里的南港至頭城路段，行車時間33分鐘。（路線、行車時間短，最容易轉移國道5號假日車流）
* 第2方案：全長49公里的南港至大溪路段，行車時間39分鐘。（減少環境衝擊，工程經費較方案1節省100億）
* 第3方案：全長59.9公里的南港至雙溪改善路段與雙溪到大溪的直線鐵路行車時間 47分鐘。（效益最低）

經專家學者對此三方案的「旅遊週期」、「建設成本」、「工期」、「施工風險」、「環境影響」與「經濟效益」等各方權重評析後，第2方案以略優第1方案（差距0.02分）獲選。時任交通部長毛治國於2011年11月21日於宜蘭視察時表示，行政院已經於11月14日核定通過此案之可行性評估，交通部亦逐步執行綜合規劃與相關環評資料，倘作業順利計1年半內可動工興建，屆時台北到宜蘭可縮短至少40分鐘，台北至台東也可縮短至3個小時內完成。

礁溪、頭城鐵路高架
---------

条目：宜蘭鐵路高架化計畫 § 後續計畫（頭城、礁溪段）
2019年3月11日宜蘭縣政府與行政院公共工程委員會達成共識，鐵路高架化決議先行施作宜蘭及羅東段，頭城及礁溪段則與北宜直鐵合併辦理，但選擇高鐵延伸宜蘭則此高架化計畫將暫緩辦理。

暫代措施
----

能高速過彎的太魯閣號
由於北宜新線尚未通過環境評估，台鐵為了減低北宜高速公路通車後，國道客運對運量所帶來的衝擊，同時縮短宜蘭線東北角段的路線彎曲所拉長的行車時間，自2006年起引進能高速過彎的傾斜式列車，即太魯閣號與普悠瑪號，將台北＝宜蘭的行車時間從80分鐘縮短至67分鐘，加強與國道客運的競爭力。但傾斜式列車也有缺點，在於其傾斜機制會比一般列車對鐵軌造成更多的磨損。

參考資料
----

1. 1 2  北宜新線鐵路 臺鐵南港至花蓮提速改善計畫 （页面存档备份，存于），交通部鐵路改建工程局
2. ↑  北宜新線鐵路 臺鐵南港至花蓮提速改善計畫 (北宜新線鐵路) 環境影響說明書 （页面存档备份，存于），交通部鐵路改建工程局
3. ↑ .  [2020-01-19]. （原始内容存档于2019-12-21）.
4. 1 2  高鐵延伸宜蘭 進入二階環評 （页面存档备份，存于）.聯合新聞網
5. ↑ . 中央通訊社. 2011-11-19  [2014-04-30]. （原始内容存档于2014-05-02） （中文）.
6. ↑ .  [2014-04-23]. （原始内容存档于2014-04-24）.
7. ↑ .  [2014-12-12]. （原始内容存档于2015-01-04）.
8. ↑ .  [2014-12-10]. （原始内容存档于2014-12-09）.
9. ↑ .  [2019-10-10]. （原始内容存档于2019-08-04）.
10. ↑  「臺鐵南港至花蓮提速改善計畫」(北宜新線鐵路)環境影響評估 （页面存档备份，存于）.交通部鐵路改建工程局
11. ↑ . 交通部鐵路改建工程局. 2014-06-13  [2014-06-16]. （原始内容存档于2015-04-21） （中文）.
12. ↑ .  [2016-03-04]. （原始内容存档于2016-03-07）.
13. ↑ . 行政院環境保護署. 2007-12-27  [2014-04-30]. （原始内容存档于2014-05-02） （中文）.
14. ↑ .  [2010-10-23]. （原始内容存档于2014-05-02）.
15. ↑ .  [2011-11-21]. （原始内容存档于2016-03-04）.
16. ↑   (PDF).  [2012-05-12]. （原始内容存档 (PDF)于2012-04-25）.
17. ↑  【安全篇】台鐵體檢報告曝光，近7年出軌事件「零改善」 （页面存档备份，存于）.報導者

參見
--

* 交通部鐵道局
* 臺灣鐵路公司
* 台灣高速鐵路
* 臺灣鐵路管理局
* 臺鐵捷運化
* 宜蘭線
* 宜蘭鐵路高架化計畫
* 宜花東地區鐵路提速計畫
* 北宜鐵路提速工程計畫
* 蔣渭水高速公路

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
台灣鐵路 臺灣鐵路營運路線 |
| --- |
|  |
| 
* 模板車站
* 模板轉乘車站
* 模板營運車種

 |
|  |
| 幹線 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 西部幹線 | 
* 縱貫線北段
* 海岸線（海線）
* 臺中線（山線）
* 成追線
* 縱貫線南段
* 屏東線

 |
|  |
| 東部幹線 | 
* 宜蘭線
* 北迴線
* 臺東線

 |
|  |
| 南迴線 |

 |
|  |
| 支線 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 客運 | 
* 深澳線
* 平溪線
* 內灣線
* 六家線
* 舊山線
* 集集線
* 沙崙線

 |
|  |
| 貨運 | 
* 中興一號特種支線
* 中興二號特種支線
* 臺中臨港線
* 花蓮臨港線

 |

 |
|  |
| 其它 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 規劃中 | 
* 北宜新線
* 甲線
* 田中線
* 虎尾線
* 太保線
* 恆春線
* 海生館線

 |
|  |
| 廢止線 | 
* ~~基隆臨港線~~
* ~~玉田支線~~
* ~~菸廠專用線~~
* ~~松山飛機場線~~
* ~~救濟總署專用線~~
* ~~大同興運專用線~~
* ~~三張犁支線~~
* ~~淡水線~~
* ~~新北投線~~
* ~~亞細亞支線~~
* ~~新店線~~
* ~~中和線~~
* ~~林口線~~
* ~~新竹機場線~~
* ~~頭份工業區支線~~
* ~~東勢線~~
* ~~神岡線~~
* ~~中油嘉義溶劑廠支線~~
* ~~水上機場線~~
* ~~高雄臨港線~~
* ~~屏東飛機場線~~
* ~~東港線~~
* ~~力霸水泥冬山廠線~~
* ~~蘇澳臨港線~~
* ~~臺東海岸線~~

 |
|  |
| 未成線 | 
* 新高築港專用鐵道
* 中部橫貫鐵路
* 西南部海岸線

 |

 |
|  |
| 
* 列表级条目路線
* 列表级条目車站
* 列表级条目旅客人次排名

 |

 |