**Đường sắt đô thị Hà Nội** (tiếng Anh: ***Hanoi Metro***) là tên gọi của hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội. Hệ thống được vận hành bởi Công ty Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro Company – HMC), bao gồm 8 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 318 km, và 3 tuyến tàu điện một ray. Đây là hệ thống đường sắt đô thị trên cao đầu tiên tại Việt Nam.

Hai tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng là tuyến số 2A (đoạn Cát Linh – Hà Đông), và tuyến số 3 (đoạn Nhổn – Ga Hà Nội). Tính tới tháng 11 năm 2021, Tuyến số 2A sau 8 lần điều chỉnh tiến độ dự án, đã chính thức đi vào khai thác thương mại vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Trong khi đó, Tuyến số 3 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội dự kiến sẽ khai thác thương mại đoạn tuyến trên cao vào tháng 7 năm 2024 và toàn tuyến năm 2027-2029. Quá trình xây dựng hai tuyến đường sắt gặp nhiều khó khăn về tài chính, vỡ tiến độ cũng như tai nạn xây dựng.

Lịch sử
-------

Những năm 1995–1996, Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội, đã theo đoàn khảo sát của Hà Nội đi thăm các nước có hệ thống vận tải khối lượng lớn. Dân số Hà Nội khi đó đã vượt quá con số một triệu người. Đường sắt đô thị trở thành đề tài cấp thiết. Năm 1998, Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô đến năm 2020, đặt ra 5 tuyến đường sắt đô thị, trong đó thống nhất đặc trưng của đường sắt đô thị Hà Nội là kết hợp cả đoạn đi ngầm và đoạn đi trên cao.

Ý tưởng thực hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông xuất hiện từ năm 2003, khi Hà Đông vẫn còn là trung tâm của tỉnh Hà Tây và là thành phố gần Hà Nội nhất, và hướng đi Hà Đông lại khó mở rộng do vướng các công trình hai bên đường Nguyễn Trãi. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được kỳ vọng là cầu nối liên kết vùng, để giải quyết áp lực giao thông và áp lực dân số của hai thành phố. Năm 2008, dự án được ký kết với chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải và chính thức được khởi công vào tháng 11 năm 2011. Cũng trong năm 2011, quy hoạch đường sắt đô thị Hà Nội được nâng lên thành 8 tuyến và 10 nhánh. Những quy hoạch thủ đô về sau này đều thống nhất số tuyến theo quy hoạch năm 2011.

Hệ thống đường sắt đô thị
-------------------------

Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội bao gồm 10 tuyến, bao gồm cả các tuyến trên cao và đi ngầm. ngoài 8 tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội còn dự kiến thực hiện thêm ba tuyến tàu điện một ray. Các dự án Metro của Hà Nội được Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải (MoT) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (HPC) làm chủ đầu tư. Tổng quan quy hoạch cụ thể năm 2016 của đường sắt đô thị Hà Nội như sau:

Bản đồ tổng quát quy hoạch toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.
### Đường sắt đô thị

#### Đã vận hành

| Tên tuyến | Hướng tuyến | Số nhà ga | Chiều dài(km) | Vận hành | Depot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường sắt đô thị |
| T2A Tuyến 2A | **Cát Linh**(Đống Đa) | **Yên Nghĩa**(Hà Đông) | 12 | 13,5 | Tháng 11 năm 2021 (2021-11) | Phú Lương |
| Bản đồ lộ trình |
|  |

#### Đang thi công

| Tên tuyến | Hướng tuyến | Số nhà ga | Chiều dài(km) | Vận hành(dự kiến) | Depot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường sắt đô thị |
| T3 Tuyến 3 | **Nhổn**(Bắc Từ Liêm) | **Ga Hà Nội**(Hoàn Kiếm) | 12 | 12,5 | Ngày 30 tháng 4 năm 2024(Nhổn ↔ Cầu Giấy)2029 (toàn tuyến) | Nhổn |

#### Theo quy hoạch

| Tên tuyến | Hướng tuyến | Số nhà ga | Chiều dài(km) | Vận hành | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường sắt đô thị |
| T1 Tuyến 1 | Ngọc Hồi ↔ Yên Viên | 16 | 26 | 2030, tầm nhìn 2050 | Lên kế hoạch đầu tư |
| Gia Lâm ↔ Dương Xá | — | 10 | — | Trên kế hoạch |
| T2 Tuyến 2 | Nội Bài ↔ Nam Thăng Long | — | 18 | — | Trên kế hoạch |
| Nam Thăng Long ↔ Trần Hưng Đạo | 10 | 11,5 | 2027 | Giải phóng mặt bằng |
| Trần Hưng Đạo ↔ Thượng Đình | 6 | 6 | — | Trên kế hoạch |
| Thượng Đình ↔ Hoàng Quốc Việt | — | 7 | — | Trên kế hoạch |
| T3 Tuyến 3 | Trôi ↔ Nhổn | — | 6 | — | Trên kế hoạch |
| Ga Hà Nội ↔ Hoàng Mai | 7 | 8,7 | 2028 | Lên kế hoạch đầu tư |
| T4 Tuyến 4 | Mê Linh ↔ Liên Hà | — | 54 | — | Trên kế hoạch |
| T5 Tuyến 5 | Văn Cao ↔ Hòa Lạc | 21 | 38,4 | 2026 | Lên kế hoạch đầu tư |
| T6 Tuyến 6 | Nội Bài ↔ Ngọc Hồi | 29 | 43 | — | Lên kế hoạch nghiên cứu |
| T7 Tuyến 7 | Mê Linh ↔ Dương Nội | — | 28 | — | Trên kế hoạch |
| T8 Tuyến 8 | Sơn Đồng ↔ Mai Dịch | — | 12 | — | Trên kế hoạch |
| Mai Dịch ↔ Dương Xá | — | 25 | — | Trên kế hoạch |

### Tàu điện một ray (Monorail)

#### Theo quy hoạch

| Tên tuyến | Hướng tuyến | Số nhà ga | Chiều dài(km) | Vận hành | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 Monorail 1 | Liên Hà ↔ Tân Lập ↔ An Khánh | — | 11 | — | Trên kế hoạch |
| M2 Monorail 2 | Giáp Bát ↔ Thanh Liệt ↔ Phú LươngMai Dịch ↔ Mỹ Đình ↔ Văn Mỗ ↔ Phúc La | — | 22 | — | Trên kế hoạch |
| M3 Monorail 3 | Nam Hồng ↔ Mê Linh ↔ Đại Thịnh | — | 11 | — | Trên kế hoạch |

Thi công
--------

### Tuyến số 2A

Bài chi tiết: Tuyến số 2A (Đường sắt đô thị Hà Nội)
Tuyến 2A, trên đường Trần Phú, gần ga Văn Quán
Tuyến số 2A có chiều dài 13,1 km, được khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 10 năm 2011 và do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Tuyến có hướng đi Cát Linh – Hà Đông, với 12 nhà ga thuộc ba quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hà Đông. Tuyến đường sắt được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc, ký năm 2008. Dự án có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD (8.770 tỉ đồng) vào năm 2008 trong đó vốn vay ưu đãi của Trung Quốc 419 triệu USD. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tính đến năm 2019 là 868,04 triệu USD (18.001,6 tỷ VND, tăng 9.231,6 tỷ VND), trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669,62 triệu USD (hơn 13.800 tỷ VND).

Ý tưởng thực hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông xuất hiện từ năm 2003, được kỳ vọng sẽ là cầu nối liên kết vùng để giải quyết áp lực giao thông và áp lực dân số giữa thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội. Tháng 7 năm 2008, Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông. Dù được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2011, những hạng mục đầu tiên của dự án tại hồ Đống Đa và phố Hoàng Cầu đã được tổ chức thi công trước từ tháng 4 năm 2010 nhằm đồng bộ với hạng mục kè hồ, cải tạo thoát nước của thành phố. Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã cho trưng bày mẫu tàu điện Cát Linh – Hà Đông tại Triển lãm Giảng Võ. Theo đó, tuyến số 2A sẽ có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 4 toa tàu. Quá trình xây dựng dự án bị chậm tiến độ nhiều lần và gây ra nhiều tai nạn lao động ảnh hưởng tới người dân. Từ ngày 6 tháng 11 năm 2021, tuyến đường sắt đô thị này chính thức đưa vào vận hành và khai thác.

### Tuyến số 3

Bài chi tiết: Tuyến số 3 (Đường sắt đô thị Hà Nội)Một đoạn của tuyến đã được lao lắp dầm trên đường Cầu Diễn
Tuyến số 3: Trôi – Nhổn – Hoàng Mai, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội do Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (UBND Thành phố Hà Nội) làm Chủ đầu tư. Tuyến có tổng chiều dài 12,5 km (trong đó đoạn đi trên cao 8,5 km và đoạn đi ngầm 4,5 km), được khởi công vào 10 tháng 10 năm 2010 và dự kiến khai thác thương mại năm 2029. Toàn tuyến đi qua 12 nhà ga, bao gồm 8 ga trên cao (Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chùa Hà, Cầu Giấy) và 4 ga ngầm (Kim Mã, Cát Linh, Văn Miếu, Ga Hà Nội), trong đó có 2 ga kết nối trung chuyển.

Tuyến chạy nổi trên cao dọc theo tim đường quốc lộ 32 từ: Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Kim Mã– tới ngã ba phố Nguyễn Văn Ngọc– Kim Mã thì chuyển chạy ngầm theo tim đường Kim Mã – đến đầu phố Núi Trúc chạy ngầm vòng qua khu dân cư (Nằm giữa đường Giang Văn Minh và Núi Trúc) – tiếp tục chạy ngầm theo tim đường Cát Linh – Quốc Tử Giám – xuyên ngầm dưới ga Hà Nội và kết thúc điểm cuối ngã ba phố Dã Tượng với Trần Hừng Đạo. (Giai đoạn 2 sẽ kéo dài theo đường Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông – Kim Ngưu – Tam Trinh – Công viên Yên Sở (các nhà ga ở đoạn tuyến này: Hàng Bài, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Mai Động, Tân Mai, Tam Trinh, Yên Sở). Giai đoạn 3: kéo dài từ ngã tư Nhổn lên thị xã Sơn Tây – Hà Nội).

### Tuyến số 1

Theo kế hoạch của chính phủ vào năm 2002, tuyến Metro số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi có chiều dài 28,7 km. Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 9.197 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2018, mức đầu tư cho toàn bộ dự án đã được điều chỉnh tăng lên thành 44.000 tỷ đồng. Tuyến Metro số 1 do Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) làm Chủ đầu tư. Hướng tuyến: Hà Huy Tập – Cầu Đuống – Ngô Gia Tự – Nguyễn Văn Cừ – Ngọc Lâm – Cầu Long Biên mới – Hàng Đậu – Phùng Hưng – Hàng Bông – Cửa Nam – Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngọc Hồi.

Dự án sẽ được thực hiện theo 3 bước:

* Bước 1: Xây dựng mới ga Ngọc Hồi và nâng cấp ga Yên Viên, Gia Lâm đủ đáp ứng cho việc di chuyển toàn bộ cơ sở của đường sắt tại ga Hà Nội hiện nay ra bên ngoài.
* Bước 2: Ngừng khai thác toàn bộ tuyến đường từ Văn Điển đến Gia Lâm để xây dựng cầu Long Biên mới và đường sắt trên cao đoạn Ngọc Hồi – Gia Lâm, hoàn chỉnh xây dựng ga Ngọc Hồi và Gia Lâm.
* Bước 3: Xây dựng cầu Đuống mới và đường sắt trên cao đoạn Gia Lâm – Yên Viên; hoàn chỉnh việc xây dựng ga Yên Viên.

Tuyến số 1 có 16 nhà ga gồm: Yên Viên, Cầu Đuống, Đức Giang, Gia Lâm, Long Biên Bắc, Long Biên Nam, Phùng Hưng, Hà Nội, Công viên Thống Nhất, Bạch Mai, Phương Liệt, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Văn Điển, Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi

Tuy nhiên sau đó dự án gặp khó khăn, bị trì hoãn quá lâu và dính vào bê bối tham nhũng hối lộ vào năm 2014, Chính phủ Việt Nam tiếp tục không tiếp tục hiệp định vay với Chính phủ Nhật Bản và chuyển toàn bộ dự án cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Sau nhiều lần trì hoãn, đến đầu năm 2019, Bộ GTVT cho biết sẽ tiến hành giai đoạn 1 của dự án với việc xây dựng khu tổ hợp Ngọc Hồi, thời gian thực hiện là từ 2019–2024, tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 19.046 tỷ đồng. Hiện tại tính đến năm 2022, dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do không đủ vốn hằng năm và khởi công bất kỳ quá trình xây dựng nào, vẫn đang bị "treo" sau hơn 20 năm triển khai.

### Tuyến số 2

Tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo có chiều dài 11.5 km, trong đó: đi ngầm 8.5 km, 3.0 km đi nổi (gồm 10 ga trong đó 7 ga ngầm và 3 ga trên cao và 01 depot). Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội (UBND Thành phố Hà Nội). Hướng tuyến: Nam Thăng Long – Xuân Tảo – Hoàng Quốc Việt – Hoàng Hoa Thám – Thụy Khuê – Phan Đình Phùng – Hàng Giấy – Đồng Xuân – Hàng Đường – Hàng Ngang – Hàng Đào – Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài/Trần Hưng Đạo). Tuyến số 2 có 16 nhà ga gồm: Nam Thăng Long, Ngoại giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Bưởi, Quần Ngựa, Bách Thảo, Hồ Tây, Hàng Đậu, Hồ Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo, Cầu Dền, Bách Khoa, Kim Liên, Chùa Bộc, Ngã Tư Sở, Thượng Đình.

Tổng mức đầu tư duyệt năm 2008 là 19.555 tỷ đồng, trong đó vốn ODA của JICA là 16.485 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam là 3.079 tỷ đồng. Tuy nhiên tới năm 2015, sau khi rà soát lại nguồn vốn đầu tư, tổng vốn điều chính tăng lên 51.700 tỷ đồng nên hiện tại dự án đang được dừng triển khai.

Trong số các ga của tuyến số 2 thì ga C6 – Công viên Bách Thảo và ga C9 – Hồ Hoàn Kiếm nhận được nhiều phản ứng của người dân. Tại khu vực ga C6, theo thiết kế tuyến tàu điện sẽ đặt vị trí C6 tại khu vực đường Thụy Khuê còn ga C5 và C7 tại đường Hoàng Hoa Thám. Theo ý kiến của các hộ dân và chuyên gia Wessels, vị trí đặt nhà ga C6 đã khiến tuyến tàu điện ngầm này hình thành một đường cong uốn lượn rất bất thường. Theo quy hoạch thì đường hầm của ga C6 phải uốn cong từ ga C5 (đang nằm trên đường Hoàng Hoa Thám) để lượn xuống phố Thụy Khuê (ga C6) rồi lại uốn cong tiếp để lượn về ga C7 trên đường Hoàng Hoa Thám. Vị trí ga C6 cũng bị cho là quá xa ga C5 nhưng lại quá gần ga C7 (cách 730m). Giải thích về điều này, ông Lưu Xuân Hùng – Phó trưởng ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng, nếu thực hiện phương án này thì "tuyến sẽ phải đi ngầm dưới Công viên Bách Thảo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệt,... có thể phát sinh các vấn đề tiềm ẩn về ảnh hưởng môi trường sinh thái của khu Bách Thảo, các di tích văn hóa, công trình ngầm bí mật liên quan đến khu vực Văn phòng Chính phủ, an ninh quốc phòng".

Tại khu vực ga C9, UBND Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đặt ga ngay phía dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng, với các lối lên xuống ga được bố trí như sau: Lối lên xuống thứ nhất được xác định nằm ở khuôn viên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, lối thứ hai trên phố Trần Nguyên Hãn, trong khuôn viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, lối thứ ba dự kiến đặt bên phía hồ Hoàn Kiếm (diện tích khoảng 100m2), chỗ hiện có nhà vệ sinh công cộng và lối thứ tư tại Tượng đài Cảm tử. Nhiều ý kiến cho rằng, cách đặt các lối lên xuống này có thể ảnh hưởng tới cảnh quan của Hồ Hoàn Kiếm hiện tại (được xếp vào một trong những di tích lịch sử quốc gia quan trọng nhất). Sau đó, UBND Thành phố Hà Nội đã chọn phương án thi công ga C9 với lối lên xuống phía trước trụ sở Tổng công ty Điện lực Hà Nội và trụ sở HĐND-UBND TP Hà Nội.

### Tuyến số 5

Vào năm 2012, dự án dự kiến triển khai vào năm 2017 nhưng hiện đã tạm hoãn ngày khởi công. Dự án được thiết kế theo 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 đoạn Nam Hồ Tây – Láng – An Khánh dài 14.1 km gồm 10 nhà ga và giai đoạn 2 đoạn An Khánh – Hòa Lạc – Ba Vì dài 24.3 km gồm 11 nhà ga. Theo tính toán của tư vấn, phương án đi ngầm chi phí cao, hết 2.680 triệu USD, trên cao là 2.019 triệu USD chi phí ít hơn và dễ triển khai hơn. Hướng tuyến: Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long. Tuyến số 5 có 21 nhà ga gồm: Quần Ngựa, Kim Mã, Vành đai 1, Vành đai 2, Hoàng Đạo Thúy, Vành đai 3, Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Tây Mỗ, An Khánh 1, An Khánh 2, Song Phương, Sài Sơn, Quốc Oai, Ngọc Mỹ, Đồng Bụt, Đồng Trúc, Đồng Bãi, Tiến Xuân, Trại Mới, Thạch Bình.

Theo tính toán, tuyến số 5 khai thác 11 đoàn tàu với tổng số 44 toa đi vào hoạt động, tốc độ tàu chạy tối đa trên cao là 120 km/h; dưới ngầm là 80 km/h, tương ứng thời gian đi từ Hồ Tây đến An Khánh khoảng 18 phút 30 giây, đến Hòa Lạc khoảng 33 phút 22 giây và đến Ba Vì khoảng 41 phút. Tàu chạy trong giờ cao điểm là 6 phút/chuyến, các giờ khác trong ngày là 12 phút/chuyến.

### Tuyến số 6

Tuyến đường sắt đô thị số 6 có tổng chiều dài khoảng 43 km. Điểm đầu tại sân bay quốc tế Nội Bài, điểm cuối tại Ngọc Hồi. Tuyến bao gồm 29 nhà ga và 2 Depot tại Ngọc Hồi và Kim Nỗ, đi qua 5 huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì và 3 quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) có trách nhiệm làm việc với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) xác định lại nội dung của dự án hỗ trợ kỹ thuật để lựa chọn các công việc phù hợp bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các quy định của Việt Nam và kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng lâu dài (phục vụ cho việc chuẩn bị dự án ở các giai đoạn tiếp theo).

Trong nội dung nghiên cứu, Hà Nội yêu cầu cần đề xuất các hình thức đầu tư xây dựng tuyến metro số 6 để có thể huy động được các nguồn vốn tham gia đầu tư.

Trong đó, Hà Nội lưu ý nghiên cứu áp dụng mô hình TOD (phát triển định hướng giao thông) để khai thác các không gian ngầm tại các ga metro, các khu đất lân cận của tuyến đường (đặc biệt là điểm đầu và điểm cuối). Điều này sẽ giúp thu hồi một phần vốn đầu tư cho các dự án metro, nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

MRB cũng có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ lập Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, quy định về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và quy định của nhà tài trợ.

Đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan, Hà Nội yêu cầu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn để MRB hoàn thành nhiệm vụ này theo đúng quy định.

Sự cố xây dựng
--------------

* Trên tuyến Đường sắt cao đoạn Cát Linh – Hà Đông vào sáng hôm 06/11/2014, một vụ tai nạn đã xảy ra làm một người chết, ba người bị thương, khi một thanh thép "bất ngờ rơi từ dầm cầu" đang thi công trúng vào người đang lưu thông bằng xe máy trên đường.
* Hôm 28/12/2014, tờ Giao thông vận tải, cho hay ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông & Vận tải đã ra quyết định đình chỉ công tác với ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án, sau khi xảy ra sự cố 'sập giàn giáo' trong lúc thi công công trình tại tuyến Đường sắt cao đoạn Cát Linh – Hà Đông. Cùng ngày báo Vietnamnet.vn dẫn lời Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường nói Bộ Giao thông Việt Nam cũng "đình chỉ hàng loạt cá nhân, đơn vị" liên đới trách nhiệm trong sự cố. Giàn giáo thi công khi sập đã đè lên một chiếc taxi có bốn người trong xe. Tài xế bị thương được chở đi bệnh viện, 3 người còn lại thì an toàn.
* Ngày 10/05/2015, thanh dầm thép dài chục mét nặng cả tấn của dự án Tuyến số 3: Nhổn – Ga Hà Nội bất ngờ tuột khỏi cần cẩu, rơi xuống đường vào lúc chiều tối. Sự cố đã đè nát tấm tôn rào chắn ngăn cách giữa công trường và đường lưu thông nhưng không có thiệt hại nào về người.
* Ngày 12/05/2015, một chiếc cần cẩu đang phục vụ thi công dự án Tuyến số 3 – Nhổn – Ga Hà Nội bất ngờ đổ sụp, đè vào hai căn nhà trên đường Cầu Giấy. Sự cố đã làm một phụ nữ mang thai 8 tháng đi xe máy gần đó đã bị ngã do dây văng trúng, chiếc cần cẩu đổ chắn ngang đường Cầu Giấy và làm toàn bộ giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc theo hướng về phía Cầu Giấy, ngoài ra còn làm hư hỏng nhiều biển hiệu và mái nhà dân.
* Một thanh sắt chữ i khá to (dài 2.5m) rơi trúng nóc ô tô 4 chỗ đang lưu thông phía dưới. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10h15 sáng ngày 25/08/2015, tại công trường thi công nhà ga tuyến đường sắt trên cao, đối diện số nhà 103 đường Quang Trung (Hà Đông – Hà Nội). Rất may sự việc xảy ra không gây thiệt hại về người.
* Ngày 17/10/2016, một công nhân đi bộ dọc công trình đường sắt Cát Linh – Hà Đông để ra lối xuống thì bị rơi xuống đường và đã tử vong tại bệnh viện.

Xem thêm
--------

* Danh sách nhà ga đường sắt đô thị tại Hà Nội
* Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Tham khảo
---------

1. 1 2 3 4 5 6  Ngọc Tân. "Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Đứa con 16 năm chưa thể chào đời". *Zing News*. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 7 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2019.
2. ↑  "Quyết định 108/1998/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020". *Thư viện pháp luật*. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2019.
3. ↑  "Hà Nội sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị". *VTV*. Truy cập 28 tháng 1 năm 2019.
4. 1 2 3  "Quyết định 519/QĐ-TTg quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội 2030 2050 2016". Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2019.
5. ↑  "Bản đồ 8 tuyến – Hanoi Metro". *Hanoi Metro*. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2019.
6. ↑  VTC News (17 tháng 9 năm 2022). "Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội phá vỡ 'kỷ lục' đội vốn, chậm tiến độ". *Báo điện tử VTC News*. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2022.
7. 1 2  Bảo Ngọc (ngày 24 tháng 9 năm 2019). "Đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo 11 năm chờ phê duyệt ga ngầm". *Tuổi trẻ Online*. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2019.
8. ↑  B. Ngọc (22 tháng 11 năm 2019). "Đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo chậm 12 năm, đội vốn 16.000 tỉ". *Tuổi trẻ Online*. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2019.
9. ↑  Ánh Tuyết. "Hà Nội dừng nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 2". *VnEconomy*. 2021-04-27. Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2021.
10. 1 2 3 4 5  HNMO (ngày 6 tháng 6 năm 2020). "Chi tiết 2 tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội mới đề xuất xây dựng". *Hà Nội mới*. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2020.
11. ↑  "Hà Nội dự kiến đầu tư tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc". *ZingNews.vn*. 17 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2021.
12. ↑  "Khởi công tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông".
13. ↑  Nhà thầu TQ 'kém nhưng không bỏ được', BBC, 10/06/2015
14. ↑  Vì sao đường sắt đô thị Hà Nội đội giá 339 triệu USD?, vtc, 23/04/2014
15. ↑  Ngọc Hà (ngày 5 tháng 7 năm 2019). "Đại dự án nhức nhối nhất Thủ đô, đội vốn 10 ngàn tỷ, 8 lần vỡ tiến độ". *Vietnamnet*. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2019.
16. 1 2  Ngọc Tân (5 tháng 7 năm 2019). "Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Đứa con 16 năm chưa thể chào đời". *Zing News*. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2021.
17. ↑  "Quyết định số 90/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020". *Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam*. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2021.
18. ↑  Nguyễn Đức (ngày 10 tháng 10 năm 2011). "Khởi công xây dựng depot và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông". *Hà Nội mới*. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2019.
19. ↑  Đoàn Loan. "Dân góp ý chỉnh sửa nội thất tàu điện Cát Linh - Hà Đông". VnExpress. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2016.
20. ↑  "Ngày đầu đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông miễn phí, người dân xếp hàng chờ trải nghiệm". *Báo Tuổi Trẻ*. 6 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2021.
21. 1 2  Ngân Tuyền. "Tuyến đường sắt đô thị 2 tỷ USD Yên Viên - Ngọc Hồi vẫn giậm chân tại chỗ". An ninh thủ đô. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2019.
22. ↑  "Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể báo cáo 5 dự án đường sắt đô thị chậm tiến độ, đội vốn ở Hà Nội, TP.HCM". *Tuổi Trẻ Online*. 17 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2022.
23. ↑  "Dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi gần 20 năm vẫn treo: Liên tục đội vốn, lỗi hẹn nhiều lần". *laodong.vn*. 9 tháng 9 năm 2022. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2022.
24. ↑  Trung tâm Tin tức VTV24. "Chuẩn bị tiến hành xây dựng '"siêu dự án" đường sắt đô thị số 1 Hà Nội". VTV. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2019.
25. ↑  Đoàn Loan. "Tổng vốn tuyến tàu điện Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo tăng lên 51.700 tỷ đồng". VnExpress. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2016.
26. ↑  "Dự án tàu điện ngầm Hà Nội: Cần xem lại khoảng cách đặt ga". Tạp chí Giao thông. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2016.
27. ↑  "Vị trí ga ngầm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm: Đã được cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng". CafeF. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2016.
28. ↑  "Hà Nội chốt phương án ga ngầm cạnh Hồ Gươm". *VnExpress*.
29. ↑  "Khởi công tuyến đường sắt Hồ Tây - Ba Vì vào năm 2017 - VnExpress Kinh doanh". VnExpress - Tin nhanh Việt Nam. Truy cập 21 tháng 4 năm 2017.
30. ↑  "Khởi động lại tuyến đường sắt Nam Hồ Tây- Ba Vì". Báo Điện tử Tiền Phong. Truy cập 21 tháng 4 năm 2017.
31. ↑  "Khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 vào năm 2017". Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2017.
32. 1 2  "Ông Đinh La Thăng kỷ luật hàng loạt cán bộ". *BBC*. Truy cập 28 tháng 12 năm 2014.
33. ↑  "Hà Nội: Sập giàn giáo nhà ga đường sắt trên cao, đè taxi chở 4 người". *motthegioi*. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2016. Truy cập 28 tháng 12 năm 2014.
34. ↑  Bá Đô. "Dầm thép tuyến Metro Hà Nội bất ngờ rơi xuống đường". VnExpress. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2016.
35. ↑  Bá Đô. "Hiện trường vụ sập cần cẩu tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội". VnExpress. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2016.

Liên kết ngoài
--------------

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về ***Đường sắt đô thị Hà Nội***. |

* Hanoi Metro
* Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội

| * x
* t
* s
Vận chuyển nhanh tại vùng thủ đô Hà Nội |
| --- |
| Đường sắt quốc gia | 
* Bắc - Nam
* Cao tốc Bắc - Nam
* Bắc Hồng - Văn Điển
* Đồng Đăng
* Hải Phòng
* Lào Cai
* Quan Triều
* Kép - Cái Lân
* Yên Viên – Cái Lân
* Kép – Lưu Xá
* Phủ Lý – Thịnh Châu

 |
| Đường sắt khu vực | 
* Lưu Xá – Trại Cau
* Quan Triều – Núi Hồng
* Tiên Kiên - Bãi Bằng
* Tiên Kiên - Lâm Thao

 |
| Hanoi Metro | 
* T1 Tuyến 1
* T2 Tuyến 2
* T2A Tuyến 2A (đã vận hành)
* T3 Tuyến 3 (đang thi công)
* T4 Tuyến 4
* T5 Tuyến 5
* T6 Tuyến 6
* T7 Tuyến 7
* T8 Tuyến 8

 |
| Monorail | 
* M1 Monorail 1
* M2 Monorail 2
* M3 Monorail 3

 |
| Tramway | 
* Tàu điện Hà Nội (1901 - 1993)

 |
|  Xe buýt | 
* Hanoi BRT  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
* Tuyến xe buýt Hà Nội

 |
| Tàu thủy công cộng | 
* Phà Đông Xuyên
* Phà Vạn Phúc
* Phà Mễ Sở
* Phà Âu Lâu (không hoạt động)

 |
| Bến xe công cộng | 
* **Hà Nội**
	+ Mỹ Đình
	+ Giáp Bát
	+ Nước Ngầm
	+ Gia Lâm
	+ Yên Nghĩa

 |
| Các nhà ga lớn | 
* **Đường sắt**
	+ Hà Nội
	+ Gia Lâm
	+ Vĩnh Yên
	+ Thái Nguyên
	+ Bắc Giang
	+ Bắc Ninh
	+ Hải Dương
	+ Phủ Lý
	+ Việt Trì
* **Sân bay**
	+ Nội Bài
* **Sân bay trực thăng**
	+ Gia Lâm
	+ Hòa Lạc

 |

| * x
* t
* s
Giao thông công cộng tại Việt Nam |
| --- |
| Tàu điện ngầm(Metro) | 

|  |  |
| --- | --- |
| Hà Nội | 
* T2A
* *Đang xây dựng*
	+ T3
* *Trên kế hoạch*
	+ T1
	+ T2
	+ T4
	+ T5
	+ T6
	+ T7
	+ T8
	+ 9

 |
| TP. HCM | 
* *Đang xây dựng*
	+ L1
	+ L2
* *Trên kế hoạch*
	+ L3A
	+ L3B
	+ L4
	+ L4B
	+ L5
	+ L6

 |
| Khác | 
* Đà Nẵng
* Cần Thơ
* Bình Dương

 |

 |
| Tàu điện một ray(Monorail) | 
* Hà Nội
* Thành phố Hồ Chí Minh

 |
| Xe điện mặt đất(Tramway) | 
* Tàu điện Hà Nội (1901–1991)
* Tàu điện Sài Gòn (1881–1957)

 |
| Xe buýt nhanh(BRT) | 
* Hà Nội
	+ BRT01
* Thành phố Hồ Chí Minh
* Đà Nẵng

 |