**Loji Kuasa Nuklear Olkiluoto** (Suomi: *Olkiluodon ydinvoimalaitos*code: fi is deprecated , Svensk: *Olkiluoto kärnkraftverk*code: sv is deprecated ) ialah salah satu daripada dua loji kuasa nuklear Finland, yang satu lagi ialah Loji Kuasa Nuklear Loviisa VVER Loviisa dua unit. Kilang itu dimiliki dan dikendalikan oleh Teollisuuden Voima (TVO), anak syarikat Pohjolan Voima, dan terletak di Pulau Olkiluoto, di pantai Teluk Bothnia, dalam perbandaran Eurajoki di barat Finland, kira-kira 20 kilometer dari bandar Rauma dan kira-kira 50 kilometer dari bandar Pori.

Loji Olkiluoto terdiri daripada dua reaktor air didih (BWR), setiap satu dengan kapasiti 890 MW, dan satu reaktor jenis EPR (unit 3) dengan kapasiti 1,600 MW. Ini menjadikan unit 3 pada masa ini sebagai unit loji tenaga nuklear paling berkuasa di Eropah dan yang ketiga paling berkuasa di seluruh dunia. Pembinaan unit 3 bermula pada tahun 2005. Operasi komersial bermula pada April 2023 selepas dijadualkan pada Mei 2009.

Unit 1 dan 2
------------

Unit 1 dan 2 terdiri daripada dua BWR, setiap satu menghasilkan 890 MW elektrik. Kontraktor utama ialah ASEA-Atom, kini sebahagian daripada Westinghouse Electric Sweden AB. Penjana turbin dibekalkan oleh Stal-Laval. Seni bina unit telah direka oleh ASEA-Atom. Ruangan tekanan reaktor telah dibina oleh Uddcomb Sweden AB, dan bahagian dalaman reaktor, komponen mekanikal oleh Finnatom. Peralatan elektrik dibekalkan oleh Strömberg. Unit 1 telah dibina oleh Atomirakennus dan unit 2 oleh Jukola dan Työyhtymä. Unit 1 mencapai tahap kritikal awalnya pada Julai 1978 dan ia memulakan operasi komersial pada Oktober 1979. Unit 2 mencapai tahap kritikal awalnya pada Oktober 1979 dan ia memulakan operasi komersial pada Julai 1982.

Kuasa asal reaktor ialah 660 MW. Ia dinaikkan kepada 710 MW pada 1983–1984, 840 MW pada 1995–1998, dan seterusnya ke 860 MW pada 2005–2006. Naik taraf utama telah dijalankan pada unit pada 2010 dan 2011, termasuk penggantian turbin dan penjana, injap pengasingan, suis elektrik dan pam air laut. Peningkatan ini meningkatkan output elektrik bersih sebanyak 20 MW kepada 880 MW setiap satu. 

Pada tahun 2017, unit 2 telah dinaik taraf dan dimodenkan, meningkatkan lagi output kepada 890 MW dari awal 2018. Peningkatan serupa kepada unit 1 telah dilakukan pada 2018. Penyelenggaraan lanjutan itu juga dibuat bagi menyediakan permohonan pembaharuan lesen. Sambungan lesen telah diberikan pada September 2018 dan membolehkan reaktor beroperasi sehingga 2038.

Keputusan dalam prinsip untuk reaktor keempat yang akan dibina di tapak telah diberikan oleh parlimen Finland pada Julai 2010, tetapi, pada Jun 2015, TVO memutuskan bahawa ia tidak akan memohon lagi lesen pembinaan Olkiluoto 4.

Unit 3
------

Olkiluoto 3 pada tahun 2009.
Pada Februari 2005, kerajaan Finland memberi kebenaran kepada TVO untuk membina reaktor nuklear baharu, menjadikan Finland sebagai negara Eropah Barat pertama dalam tempoh 15 tahun yang mengarahkan pembinaannya. Pembinaan unit itu bermula pada tahun 2005. Permulaan operasi komersial telah dirancang bagi 2010, tetapi telah ditolak beberapa kali. 

Olkiluoto 3 ialah EPR pertama, yang merupakan jenis PWR generasi ketiga, yang telah dibina. Ia akan mempunyai kapasiti papan nama sebanyak 1600 MW. Japan Steel Works dan Mitsubishi Heavy Industries membina ruangan tekanan reaktor 526 tan unit itu. 

Pada permulaan pembinaan, kontraktor utama ialah Areva NP (kini Framatome, selepas penjualan yang dinyatakan di bawah), sebuah usaha sama Areva dan Siemens. Walau bagaimanapun, pada tahun 2009, Siemens menjual satu pertiga bahagian Areva NP kepada Areva, yang kini menjadi kontraktor utama. Siemens kekal dalam projek itu sebagai subkontraktor dengan tanggungjawab utama untuk membina dewan turbin. Areva menjual pegangan majoritinya dalam Framatome (sebelum ini Areva NP), reaktor nuklear dan perniagaan bahan apinya, kepada Électricité de France.

Menurut TVO, fasa pembinaan projek itu akan mewujudkan kira-kira 30,000 orang-tahun pekerjaan secara langsung dan tidak langsung; bahawa bilangan tertinggi pekerja di tapak ialah hampir 4,400; dan bahawa fasa operasi akan mewujudkan 150 hingga 200 pekerjaan tetap. Sebuah storan bateri 90 MW dijadualkan pada 2022.

Pada 8 Disember 2021, syarikat itu menyerahkan permohonannya kepada Pihak Berkuasa Keselamatan Sinaran dan Nuklear Finland meminta kebenaran untuk memulakan Unit 3 dan meneruskan ujian awal unit tersebut. Ini telah diberikan pada 16 Disember 2021. Kritikal pertama unit loji EPR OL3 dicapai pada 21 Disember 2021. Perjalanan automatik yang tidak dirancang berlaku pada 14 Januari 2022, menangguhkan sambungan ke grid nasional kepada Februari 2022. Pengeluaran elektrik unit loji tenaga nuklear ketiga Olkiluoto bermula pada hari Sabtu, 12 Mac 2022, jam 12.01 tengah hari. Pada Mei 2022, bahan asing yang tertanggal daripada plat panduan stim ditemui dalam pemanas semula stim turbin, dan kilang itu ditutup selama kira-kira tiga bulan bagi kerja pembaikan.

Pada September 2022, Pihak Berkuasa Keselamatan Sinaran dan Nuklear (STUK) memberikan lesen kepada reaktor Olkiluoto 3 untuk meningkatkan output kuasanya kepada lebih daripada 60 peratus kepada kapasiti terma 4,300 MW penuh. Pada 30 September 2022, reaktor itu mencapai kuasa keluaran reka bentuknya.  Pada Oktober 2022, kerosakan ditemui dalam pam air suapan dan unit 3 telah ditutup untuk siasatan, menangguhkan penamatan ujian pentauliahan.  Pada 28 Oktober, telah diumumkan retakan sepanjang beberapa sentimeter telah ditemui di keempat-empat pendesak pam air suapan. Pam air suapan lebih besar daripada reaktor nuklear lain. Pada Januari 2023, telah diumumkan bahawa pendesak baharu yang lebih teguh akan dipasang di keempat-empat pam air suapan, dan operasi ujian pada kuasa penuh akan dimulakan semula pada bulan Februari. Pada April 2023, loji itu memulakan pengeluaran elektrik biasa selepas pengeluaran ujian.

Rujukan
-------

1. 1 2  Colthorpe, Andy (16 Jun 2021). "Hitachi ABB Power Grids to deploy 90MW battery storage system at Finnish nuclear plant". *Energy Storage News* (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 16 Jun 2021. Finnish power company Teollisuuden Voima (TVO) operates and owns two nuclear power stations on the island of Olkiluoto which supply about one-sixth of Finland’s energy consumption and represent about 22% of all power generated in the country. This year, TVO is about to open its third plant on the island, Olkiluoto 3 (OL3), which will have a nameplate capacity of 1,600MWe and will be capable of meeting about 14% of the country’s electricity demand.
2. ↑  Europe’s biggest nuclear reactor reaches full power - *Arab News*
3. ↑  "Regular electricity production has started at Olkiluoto 3". *TVO*. 2023-04-16. Dicapai pada 2023-04-16.
4. ↑   [*PDF URL kosong*]
5. ↑  Olkiluoto 3 starts full electricity production a day early – but 14 years late
6. ↑  "OL1 and OL2". TVO. Dicapai pada 16 April 2023.
7. ↑  "Olkiluoto-2". *Power Reactor Information System*. IAEA. Dicapai pada 16 April 2023.
8. ↑  "The third best production year ever for Olkiluoto 2 plant unit". TVO. 2 Januari 2019. Dicapai pada 2 Februari 2020.
9. ↑  "Olkiluoto 3 test production to continue until Disember". World Nuclear News. 16 Jun 2022. Dicapai pada 17 Jun 2022.
10. ↑  "TVO Requests Permission To Fire Up Olkiluoto 3". *Nuclear Street*. 8 Disember 2021. Dicapai pada 9 Disember 2021.
11. ↑  "STUK has granted permission to start the OL3 reactor - stuk-en". *Tiedote-en* (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 16 Disember 2021.
12. ↑  "Grid connection of Finnish EPR postponed". World Nuclear News. 27 Januari 2022. Dicapai pada 29 Januari 2022.
13. ↑  "The start of OL3 EPR's regular electricity production postponed to September". *TVO*. 29 April 2022.
14. ↑  "Olkiluoto 3 test production to continue until Disember". World Nuclear News. 16 Jun 2022. Dicapai pada 17 Jun 2022.
15. ↑  "Long-delayed nuclear reactor approved to exceed 60% energy production". Yle News. 6 September 2022. Dicapai pada September 6, 2022.
16. ↑  Europe’s biggest nuclear reactor reaches full power - *Arab News*
17. ↑  "Feedwater pump damage delays Finnish EPR commissioning". World Nuclear News. 19 October 2022. Dicapai pada 23 October 2022.
18. ↑  "Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen sisäosien vaurioiden selvitystyöt jatkuvat" (dalam bahasa Finland). TVO. Dicapai pada 2022-11-03.
19. ↑  "Cracks found in all four OL3 feedwater pumps". World Nuclear News. 28 October 2022. Dicapai pada 31 October 2022.
20. ↑  "TVO - The investigation is still ongoing regarding the damages in the internals of Olkiluoto 3's feedwater pumps". *www.tvo.fi*. Dicapai pada 2022-11-21.
21. ↑  "Investigation of damage continues at OL3". Nuclear Engineering International. 1 November 2022. Dicapai pada 8 November 2022.
22. ↑  "New impellers for OL3's feedwater pumps". Nuclear Engineering International. 25 Januari 2023. Dicapai pada 30 Januari 2023.
23. ↑  "Regular electricity production has started at Olkiluoto 3". *TVO*. 2023-04-16. Dicapai pada 2023-04-16.
24. ↑  "Olkiluoto's third unit started regular production on Sunday". *Helsinki Times*. 17 April 2023. Dicapai pada 17 April 2023.