קו המתאר המתוכנן לרכבת המפרץ
**רכבת המפרץ**, הידועה גם כ**רכבת מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ**, הוא פרויקט מסילתי, שמטרתו לחבר בין כל שש המדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ. אורך המסילות יהיה באורך כולל של 2,177 ק"מ. עלות הפרויקט מוערכת בכ-250 מיליארד דולר. תאריך הסיום נידחה מספר פעמים בעבר, ונכון לדצמבר 2023 הוא 2030.

כל אחת משש המדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ אחראית ליישום הפרויקט שנמצא בשטחה, ותקים קווי ותחנות רכבת, ומסופי משא משלה. העלות תתחלק בין כל שש המדינות באופן יחסי לאורכה של רשת הרכבות בכל מדינה.

הפרויקט עומד במכשולים בשל אתגרים עם מימון הפרויקט שהוחרפו בשל מחירי הנפט הנמוכים, וחוסר ההתאמה בין האינטרסים של שש המדינות המעורבות. מועד סיום הפרויקט הצפוי אינו ודאי, לאור חוסר הבהירות בהיקף המדויק ובמודל התפעול של המיזם.

היסטוריה
--------

פרויקט רכבת המפרץ אושר על ידי מדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ בפסגת ה-GCC ה-30, שהתקיימה בכווית סיטי, כווית, בדצמבר 2009. ערב הסעודית הייתה המדינה היחידה ב-GCC שהייתה לה תשתית רכבת בזמן שהפרויקט הוצע. המועד האחרון להשלמת הפרויקט היה 2018. בפגישה של שרי התחבורה של ה-GCC בריאד, ערב הסעודית באפריל 2016, מועד סיום הפרויקט נדחה ל-2021.

בנובמבר 2015, נשיא ארגון הרכבות הסעודית (אנ')‏ (SRO), מוחמד אל סואיקט, הצהיר כי יישום מסילת רכבת המפרץ החל בעומאן ובאיחוד האמירויות הערביות, ויתחיל בערב הסעודית תוך חודשיים. קטר הגישה מכרזים עבור חלקה בפרויקט רכבת המפרץ בקיץ 2015, אך מאוחר יותר היא עיכבה את הפרויקט. במרץ 2016, מנכ"ל חברת הרכבות הקטרית (אנ'), עבדולה אל סובאיי, הצהיר שקטר מוכנה להתחיל לעבוד על הפרויקט אך מחכה למדינות אחרות ב-GCC שיתחילו את בניית רכבת המפרץ. בינואר 2016, השעתה רכבת איתיחאד (אנ') את תהליך המכרז לשלב השני של פרויקט הרכבת של איחוד האמירויות הערביות, הכולל את חלקה של איחוד האמירויות הערביות ממסילת המפרץ. השר לפיתוח תשתיות של איחוד האמירויות הערביות, עבדאללה בלחיף אל נואימי, הצהיר כי ההחלטה "הייתה הגיונית כי אתה פשוט לא יכול לבנות את החלק שלך ולחכות שאחרים יתחילו".

במאי 2016, עומאן הודיעה שהיא מעכבת את הפרויקט. שר התחבורה של עומאן, אחמד אל-פוטאיסי, אמר כי: "היה אתגר בקרב המדינות בקצב ביצוע הפרויקט. חלק מהמדינות התחילו, אבל חלק לא ביצעו כלום. אז זה היה אתגר עבור עומאן. גם אם עומאן תסיים את חלקה, היא לא יכולה להתחבר כי מדינות אחרות לא התחילו את עבודתן". הוא הבהיר כי עומאן "לא ביטלה את הפרויקט, אלא רק עיכבה אותו מכיוון שמדינות אחרות במפרץ הפרסי החליטו להפסיק את העבודה על הפרויקט". לאחר מכן, עומאן התמקדה בבניית רשת הרכבות הפנימית שלה המקשרת בין נמלי סלאלה, סוחאר ודוקם (אנ'). בחריין הצהירה כי היא לא תתחיל לבנות את החלק שלה בפרויקט המקשר עם ערב הסעודית עד 2023. בחריין מתכוונת לבנות את מסילת הרכבת לכווית רק לאחר השלמת מסילת הרכבת בין בחריין לערב הסעודית.

העורכים הראשיים של העיתון International Railway Journal, פוטאסי ודייוויד בריגינשו, הצהירו כי הסיבה העיקרית שהפרויקט מתעכב הוא בשל הגירעונות התקציביים בקרב חברי ה-GCC שנגרם עקב המחיר הנמוך של נפט ומינרלים. בריגינשו אמר כי: "מחירי הנפט הנמוכים משפיעים על ההשקעות, וברור שהפרויקט [של עומאן] נועד לקחת מינרלים מהחוף, כך שאם אין ביקוש, זה מעמיד את הפרויקט כולו בסימן שאלה". הפרויקט נוצר לראשונה בעידן של מחירי נפט גבוהים. בניגוד לאיחוד האירופי, ה-GCC אינו משולב כלכלית, ומדינות פועלות באופן עצמאי, ולפעמים יוצרות אג'נדות כלכליות תחרותיות. המדינות החברות בארגון בחרו לתת עדיפות לרשתות הרכבות המקומיות שלהן, על פני רכבת המפרץ, בעיקר בשל החשש שהן עשויות לבנות קווים לעבר הגבול לפני שהשכן שלהם ישלים את עבודתו. דאגות נוספות המעכבות את הפרויקט הן סוגיות של ויזה לאזרחים שאינם מה-GCC, הגירה בלתי חוקית, הברחות, אג'נדות כלכליות תחרותיות, ואי-הסכמות לגבי היכן הקווים צריכים להיפגש.

הלמוט שולץ, שותף במחלקת מזרח התיכון ברולנד ברגר ייעוץ אסטרטגי, מאמין שהפרויקט מתעכב בגלל חוסר הבהירות מתי ערב הסעודית תבנה את חלקה. שולץ הצהיר כי ללא החלק הסעודי, לא יהיה טעם לאיחוד האמירויות הערביות להמשיך עם חלקו ואף תפחית את התמריץ לעומאן, שכן הם לא יקבלו גישה לערב הסעודית ולשאר מדינות ה-GCC. שולץ אמר שחוסר הבהירות הביאה לכך שאיחוד האמירויות הערביות ועומאן התמקדו בבניית רשתות רכבות מקומיות בכדי לצמצם את תנועת הכבישים והובלת הסחורות. למרות העיכובים, שולץ מאמין שהפרויקט יושלם. המגזין *Construction Week Online*, ציטט מקור בענף הרכבות שגם האמין שהפרויקט יושלם. עם זאת, המקור האנונימי אמר כי "[תאריך ההשלמה] המוקדם ביותר יהיה 2025, אבל אם תסתכלו על זה בצורה מציאותית, תאריך ההשלמה הסביר ביותר יהיה 2030".

בפסגת ה-GCC ה-37 בבחריין בדצמבר 2016, הדגישה המועצה העליונה של ה-GCC את החשיבות של מחויבות החברים לפרויקט רכבת המפרץ. לבקשת המלך הסעודי סלמאן, המועצה החליטה לשלוח את טיוטת הפרויקט לוועדת הכלכלה והפיתוח של ה-GCC בכדי להבטיח יישום בזמן. שר התחבורה הסעודי, סולימאן אל-חמדאן, הצהיר כי "חלק גדול מהפרויקט הזה בערב הסעודית הושלם".

ב-28 בפברואר 2017, מנכ"ל רשות התחבורה הפדרלית של איחוד האמירויות הערביות, עבדולה ס. אל קתירי, הצהיר כי ה-GCC יוכל לעמוד בתאריך היעד של 2021 לפרויקט למרות בתנודות במחירי הנפט. קתירי ציין כי השווי הכולל של רכבת המפרץ, שנבנה עד כה, היה למעלה מ-240 מיליארד דולר, ופרויקטים בשווי של כ-69 מיליארד דולר נמצאים כעת בבנייה. בכנס ובתערוכה של רכבת המזרח התיכון 2017 בדובאי ב-7 במרץ 2017, מזכ"ל ה-GCC, עבדולאטיף אל-זייאני, הצהיר שרכבת המפרץ נחוצה בכדי להבטיח פיתוח מתמשך באזור. הוא גם ציין כי הסכמה להשלמת הפרויקט נוצרה בפגישות קודמות של ה-GCC. באותו אירוע, נשיא רשות התחבורה הציבורית של ערב הסעודית ושל ה-SRO, רומאיה אל רומאיה, הודיע כי ה-GCC החלה בביצוע בדיקת היתכנות להקמת רשות רכבות אזורית של ה-GCC.

באפריל 2017, מזכ"ל הפדרציה של ה-GCC Chambers, עבדול רחים אל-נאקי, הצהיר כי ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות ועומאן התקדמו במידה ניכרת ביישום הפרויקט. הוא גם אישר שבחריין מינתה חברה בינלאומית לביצוע הפרויקט. אל-נאקי הבהיר כי השלב הראשון הוא שכל המדינות יפתחו מסילות רכבת בין ערים מקומיות, ולאחר מכן יקימו מסילות רכבת חוצי גבולות עם מדינות אחרות מה-GCC. אל-נאקי הצהיר כי הפרויקט בכווית התעכב בגלל בעיות תשתיות וטכניות. רשויות כווית נתקלו בבעיות של רכישת קרקעות לאורך התוואי המוצע, וגם התקשו להבטיח שהתוואי לא יתנגש עם משאבות נפט (אנ'). הוא הצהיר גם כי בניית הפרויקט בכווית תתחיל ב-2018, וצפויה להסתיים ב-2020. כווית החלה בבניית מסילות רכבת באורך של כ-111 ק"מ המתחבר עם אל-נואסיב (אנ') על הגבול עם ערב הסעודית באוגוסט 2018.

ב-27 בנובמבר 2018, משרד האוצר של איחוד האמירויות הערביות ומחלקת האוצר של אבו דאבי חתמו על הסכם למימון שלב 2 של רשת הרכבות במדינה הכוללת הקמת מסילות רכבת באורך של כ-605 ק"מ מג'וויפאט (אנ') על הגבול עם ערב הסעודית, בפוג'יירה.

רשת
---

מסילת הרכבת המתוכננת תתחיל בכווית סיטי, תעבור דרך דמאם ופורט באה (ער') בערב הסעודית, אבו דאבי ואל-עין באיחוד האמירויות הערביות, ולאחר מכן להיכנס לעומאן דרך סוחאר, ויסתיים במסקט. מדמאם, יהו מסילות רכבת לבחריין דרך כביש המלך חמד (אנ') המוצע, ולקטר דרך נמל סלווה. גשר הידידות הבחרייני–קטרי (אנ') המוצע יחבר בין בחריין לקטר, ויספק מסילת רכבת נוספת.

שלוש תחנות מוצעות להיבנות בבחריין. לאחר הכניסה לבחריין מדמאם, התחנה הראשונה בקו תהיה בנמל ח'ליפה בן סלמאן, ואחריה תחנות בנמל התעופה הבינלאומי בחריין ובאיי אמוואג'. מאיי אמוואג', הקו יפנה לקטר.

הטבלה הבאה מציגה את אורך מסילות הרכבת בכל מדינה:

| מדינה | אורך קו |
| --- | --- |
| כוויתכווית כווית | 145 קילומטרים (90 מיל) |
| בחרייןבחריין בחריין | 36 קילומטרים (22 מיל) |
| קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר | 283 קילומטרים (176 מיל) |
| ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית | 663 קילומטרים (412 מיל) |
| איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות | 684 קילומטרים (425 מיל) |
| עומאןעומאן עומאן | 306 קילומטרים (190 מיל) |

תשתית
-----

הוצעה להקים רשות רכבות של ה-GCC שתפקח על פיתוח הרשת. עם זאת, לא הוקמה אף רשות משותפת שמפקחת על הפרויקט, וכיום מדינות מבצעות את הפרויקט באופן עצמאי.

רכבת המפרץ צפויה להגביר את התנועה החופשית במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ על ידי מתן נסיעה ללא הפרעה מכווית לעומאן. לאזרחי GCC יש כניסה ללא ויזה למדינות זה של זה. הרכבת צפויה גם להגביר את הסחר בתוך המדינות החברות ב-GCC, על ידי מתן שירותי הובלת מטענים. לדברי מזכ"ל הפדרציה של לשכות המסחר והתעשייה של ה-GCC, עבדול רחים חסן נאקי, הרכבת תספק יותר מ-80,000 משרות ישירות ועקיפות ברגע שהיא תופעל.

### רכבות

ברכבת המפרץ, כל הרכבות יהיו עם קטרי דיזל. רכבות נוסעים יפעלו במהירות של 220 קמ"ש, בעוד שרכבות המשא יוגבלו למהירויות של 80–120 קמ"ש.

קישורים חיצוניים
----------------

* מפה משוערת בגוגל מפות

הערות שוליים
------------

1. ↑  "EU, GCC to sign MoU on railway cooperation". *Arab News* (באנגלית). 12 בינואר 2017. ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
2. 1 2  Bridge, Sam. "Kuwait said to start work on 111km railway project". *ArabianBusiness.com* (באנגלית). ארכיון מ-2020-08-01. נבדק ב-11 בינואר 2019. `{{cite web}}`:  (עזרה)
3. ↑  "Second Bridge to Ease Traffic, Trade Between Island Nation of Bahrain and Saudi Arabia". 8 ביולי 2021. ארכיון מ-2021-11-01. נבדק ב-2021-11-07. `{{cite web}}`:  (עזרה)
4. ↑  Sally Vanderpump, GCC rail network is back on a 2030 timetable, AGBI, ‏2023-12-05 (באנגלית)
5. ↑  UK, DVV Media. "Gulf Railway could start next year". *Railway Gazette* (באנגלית). ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
6. ↑  "New timeline for 2,177-km GCC rail project". *Arab News*. 2016-02-28. ארכיון מ-2016-04-01. נבדק ב-2016-05-25.
7. ↑  Staff Report (17 בפברואר 2014). "GCC railway project estimated to cost $15.4b". *GulfNews*. ארכיון מ-2017-02-11. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
8. ↑  "GCC rail project to be completed by 2018 at a cost of $15.4b". *UNITECH Matters*. ארכיון מ-2017-02-11. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
9. ↑  Smith, Kevin. "Delivering the GCC's integrated railway". *Rail Journal* (באנגלית בריטית). ארכיון מ-2018-04-11. נבדק ב-11 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
10. 1 2  "Deadline for GCC rail network pushed back three years". *The National*. ארכיון מ-2017-04-24. נבדק ב-19 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
11. ↑  "Gulf railway project begins in UAE, Oman, and in Saudi after two months". *Al Arabiya*. 4 בנובמבר 2015. ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
12. 1 2  Morgan, James. "Is it stalemate for the GCC Railway Network?". *Construction Week Online*. ארכיון מ-2017-05-15. נבדק ב-11 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
13. ↑  McLoughlin, Paul (4 במאי 2016). "Gulf States put brakes on joint-GCC railway plan". *Al Araby* (באנגלית). ארכיון מ-2019-12-01. נבדק ב-11 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
14. ↑  "Gulf States to discuss regional rail project at April meet". *The Times of India*. ארכיון מ-2017-06-12. נבדק ב-8 במרץ 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
15. 1 2  McLoughlin, Paul (4 במאי 2016). "Gulf States put brakes on joint-GCC railway plan". *Al Araby* (באנגלית). ארכיון מ-2019-12-01. נבדק ב-11 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
16. ↑  Columnist, CW Guest. "Will GCC rail projects face further delays? | ConstructionWeekOnline.com". *Construction Week Online*. ארכיון מ-2020-09-22. נבדק ב-20 במרץ 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
17. 1 2 3  "Large part of Gulf railway in Saudi completed". *Al Arabiya*. 8 בדצמבר 2016. ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
18. ↑  "37th GCC Summit issues final communiqué". *Arab News* (באנגלית). 8 בדצמבר 2016. ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
19. ↑  Tesorero, Angel. "GCC rail project to meet 2021 deadline - Khaleej Times". *Khaleej Times*. ארכיון מ-2020-12-24. נבדק ב-8 במרץ 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
20. ↑  "Railway project mandatory for regional growth: GCC chief - Kuwait Times". *Kuwait Times*. 8 במרץ 2017. ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-8 במרץ 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
21. ↑  "Regulatory body for pan-Gulf rail project under study-official". *Zawya*. ארכיון מ-2020-08-03. נבדק ב-8 במרץ 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
22. ↑  "GCC railway project faces further delays- official". *Zawya*. ארכיון מ-2017-09-11. נבדק ב-9 באפריל 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
23. ↑  "'Technical problems' delay GCC railway project: official - Kuwait Times". *Kuwait Times*. 27 במרץ 2017. ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-9 באפריל 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
24. ↑  "GCC rail project delayed over 'technical problems'". *Trade Arabia*. ארכיון מ-2021-03-08. נבדק ב-9 באפריל 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
25. ↑  Bridge, Sam. "Financing agreed for stage 2 of UAE's national railway project". *ArabianBusiness.com* (באנגלית). ארכיון מ-2020-08-01. נבדק ב-6 בדצמבר 2018. `{{cite web}}`:  (עזרה)
26. ↑  "Ministry of Finance and Abu Dhabi Department of Finance financing stage two of the UAE national railway network". *Zawya.com* (באנגלית). ארכיון מ-2019-03-28. נבדק ב-6 בדצמבר 2018. `{{cite web}}`:  (עזרה)
27. ↑  "Three stations to connect Bahrain to GCC rail". *Trade Arabia*. ארכיון מ-2020-08-01. נבדק ב-10 במרץ 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
28. ↑  "GCC Railway Project". *Saudi Railways Organization* (באנגלית). ארכיון מ-2020-02-26. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)
29. ↑  "Pointers". Railway Gazette International. 9 באוקטובר 2010. ארכיון מ-2020-08-08. נבדק ב-2021-11-07. `{{cite news}}`:  (עזרה)
30. ↑  "Large part of Gulf railway in Saudi completed". *Al Arabiya*. 8 בדצמבר 2016. ארכיון מ-2020-08-07. נבדק ב-10 בפברואר 2017. `{{cite web}}`:  (עזרה)