**Aidu tuulepark** on tuuletehnoloogia ettevõtte Eleon AS poolt Aidu karjääri alale rajatav tuulepark. Tuuleparki on kavas püstitada 30 Eleoni 3,4 MW tuulikut. Tuuliku rootori diameeter on 112 m ja see asub 122 m kõrgusel, nii et labade tipu kõrgus on 180 m.

Aidu tuulepargi rajamisele andis rohelise tule Maidla vallavolikogu 17. märtsi 2011. aastal kehtestatud detailplaneering. Selle oli 2010. aasta lõpus heaks kiitnud ka Kaitseministeerium.

Ehitusload Aidu tuulepargi ehitamiseks andis 2013. aastal Maidla vallavalitsus Eleon Green OÜ-le (endise nimega Kindel Vara OÜ-le). Haldusreformi käigus sai Maidlast Lüganuse valla osa. Kaitseministeerium on kooskõlastanud lubade aluseks olevad ehitusprojektid Aidu tuuleparki 33 tuuliku ehitamiseks.

2017. aasta aprillis vaidlustas Ida-Viru maavanem Lüganuse vallavalitsuselt Aidu Tuulepark OÜ-le antud tuulikute ehitusloa, põhjendades, et ehituslubade andmisel on eiratud seaduses nõutud kooskõlastuskohustust ning et projektil on vastuolusid teemaplaneeringuga. Vastuolud puudutavad tuulikute mudelit ja tehnilisi parameetreid. Tuulepargi ehitus pandi seisma. Eleon OÜ jätkas ehitust, mille eest mõistis kohus neile trahvi.

12. aprillil 2019 tegi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis. 19. aprillil 2019 kehtestas politsei TTJA palvel Aidu tuulepargis viibimise keelu. Nii peatati kahe tuuliku montaažitööd.

29. aprillil 2019 teatas ettevõte Eleon AS, et sulgeb Lool asuva tuulikute koostamise tehase ja jätkab elektrituulikute tootmist Hiinas ja Malaisias. Tuulikute tootmise Eestist äraviimist põhjendas Eleon AS sellega, et viimasel kahel aastal on kogu energia läinud riigiga vägikaikavedamisele, mis ei süvenda optimismi tulevikuks.

10. septembril 2019 teatas Riigikohus, et ei võtnud menetlusse Justiitsministeeriumi määruskaebust Aidu tuulikute kohtuasjas. Sellega jõustus Tartu halduskohtu 29. aprilli 2019 määrus, et Ida-Viru maavanem ületas enne halduskohtusse protesti esitamist olukorra seadustamise ettepaneku tegemise tähtaega (30 päeva). Sellest tulenevalt on kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks.

10. veebruaril 2020 tegi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet osaühingule Eleon Green ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, mis segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet, kuigi 6. detsembril 2019 teatas Kaitseministeerium, et kujundati välja lahendus, mis võimaldab tuuleenergia arendajatel tööd jätkata ja riigikaitselised ülesanded saaksid täidetud. Vabariigi Valitsus otsustas tuuleenergia arendamiseks CO2 kvoodirahade eest hankida 37 miljoni eurose lisaradari ja ümber ehitada muid riigikaitselisi sensoreid nii, et saaks kõrguspiirangutest vabastada üsna suure ala Virumaal.

Märtsis 2022 sõlmiti Vabariigi valitsuse ja Eleon OÜ vahel Aidu tuulepargi osas kokkulepe. Ehituse enam kui kaheks aastaks seiskamisest tulenenud kahjusid on Eleon hinnanud umbes 60 kuni 90 miljoni euro suuruseks.

Viited
------

1. 1 2  Aidu tuulepark
2. 1 2  Siiri Liiva. Kohus määras Sõnajalgadele Aidu tuulepargi ehituse jätkamise eest uue trahvi. Postimees 14.05.2018
3. ↑  Piret Reiljan Sõnajalgade Baltikumi suurima tuulepargi ehitus pandi seisma. Äripäev 16. mai 2017
4. ↑  Politsei keelas Sõnajalgade arendusel viibimise. Äripäev 20.04.2019
5. ↑  Sõnajalad kolivad tuulikutehase Eestist Hiinasse ja Malaisiasse. Äripäev 26.04.2019.
6. ↑  Riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust Aidu tuulikute kohtuasjas.
7. ↑  Sõnajalad said karmi korralduse. Postimees 12.02.2020
8. ↑  Kaitseministeerium: radarid töötavad. Ärileht 6.12.2019
9. ↑  Meinhard Pulk, Kokkulepe sündis. Aastatepikkune vaidlus Aidu tuulepargi ümber sai punkti. Postimees 23.03.2022.