এসএলএস ব্লক১ এর প্যাড ৩৯বি থেকে ওরায়ন (মহাকাশযান) উৎক্ষেপণের শৈল্পিক রূপ
**স্পেস লঞ্চ সিস্টেম** (সংক্ষিপ্ত ভাবে এসএলএস) হল একটি আমেরিকান অতি ভারি-উত্তোলন খরচযোগ্য উৎক্ষেপণ যান, যা ২০১১ সাল থেকে নাসা দ্বারা উন্নয়নাধীন রয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত, প্রথম উৎক্ষেপণটি ২০২২ সালের জুনের আগে নির্ধারিত করা হয়নি, একটি ওয়েট ড্রেস রিহার্সাল ২০২২ সালের ৩ এপ্রিলে পরীক্ষার সাফল্যের অপেক্ষায় রয়েছে। এটি অ্যারেস ১ ও অ্যারেস ভি উৎক্ষেপণ যানগুলিকে প্রতিস্থাপন করে, যেগুলি বাকি নক্ষত্রপুঞ্জের কর্মসূচিসমূহের সঙ্গে বাতিল করা হয়েছে, পূর্ববর্তী কর্মসূচির লক্ষ্য চাঁদে ফিরে আসা ছিল। এসএলএস-এর উদ্দেশ্যে অবসরপ্রাপ্ত স্পেস শাটলের উত্তরসূরি ও ২০২০-এর দশকের মধ্যে নাসা-এর গভীর মহাকাশ অনুসন্ধান পরিকল্পনার প্রাথমিক উৎক্ষেপণ বাহন হয়ে ওঠা। যাত্রীবাহী চন্দ্র উড়ানসমূহ আর্টেমিস প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা মঙ্গলে একটি সম্ভাব্য মানব অভিযানের দিকে পরিচালিত করে। এসএলএস ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সহ তিনটি প্রধান পর্যায়ে তৈরি করা হচ্ছে: ব্লক ১, ব্লক ১বি ও ব্লক ২। ২০১৯ সালের আগস্টের তথ্য অনুযায়ী, এসএলএস ব্লক ১ উৎক্ষেপণ যানসমূহ প্রথম তিনটি আর্টেমিস অভিযান উৎক্ষেপণ করবে এবং পরবর্তী পাঁচটি এসএলএস উড়ানে ব্লক ১বি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার পরে সমস্ত উড়ানে ব্লক ২ ব্যবহার করা হবে।

এসএলএস আর্টেমিস প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টারে ভূতল ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎক্ষেপণ সুবিধা ব্যবহার করে ওরিয়ন মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর্টেমিস কমপক্ষে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর সর্বাধিক একটি এসএলএস ব্যবহার করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেনেডি স্পেস সেন্টারে এলসি-৩৯বি থেকে এসএলএস উৎক্ষেপণ করা হবে।

প্রথম প্রবর্তনটি মূলত কংগ্রেস কর্তৃক ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, তবে এটি কমপক্ষে ১২ বার বিলম্বিত হয়েছে, যা মূল ছয় বছরের সময়সূচীতে অতিরিক্ত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় যোগ করেছে।

টীকা
----

1. ↑  

তারপর-পরিকল্পিত উৎক্ষেপণ তারিখের ইতিহাস| তারিখ | পরিকল্পিত উৎক্ষেপণ তারিখ |
| --- | --- |
| October 2010 | 31 December 2016 |
| September 2011 | 2017 |
| August 2014 | December 2017 |
| December 2014 | June 2018 - July 2018 |
| 13 April 2017 | November 2018 |
| 28 April 2017 | 2019 |
| November 2017 | June 2020 |
| December 2019 | November 2020 |
| 21 February 2020 | 18 April 2021 |
| 28 February 2020 | Mid to late 2021 |
| May 2020 | 22 November 2021 |
| August 2021 | December 2021 |
| 22 October 2021 | 12 February 2022 |
| February 2022 | May 2022 |
| March 2022 | June 2022 |

তথ্যসূত্র
---------

1. 1 2  Wall, Mike (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২)। "NASA's Artemis 1 moon mission, 1st flight of new megarocket, won't launch until May"। *Space.com*। ১৮ মার্চ ২০২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link)
2. 1 2  Barker, Nathan; Gebhardt, Chris (১৭ মার্চ ২০২২)। "NASA moon rocket SLS rolls out to "rebuilt" LC-39B ahead of Artemis 1 rehearsal"। *NASASpaceFlight*। ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৮ মার্চ ২০২২। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link)
3. 1 2  "S.3729 – National Aeronautics and Space Administration Authorization Act of 2010"। United States Congress। ১১ অক্টোবর ২০১০। ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link)   *এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।*
4. ↑
5. ↑
6. ↑
7. ↑
8. ↑
9. ↑
10. 1 2
11. ↑
12. ↑
13. ↑
14. ↑
15. ↑
16. 1 2
17. ↑
18. 1 2 3 4
19. ↑
20. ↑
21. ↑
22. ↑
23. ↑
24. ↑
25. ↑
26. 1 2
27. ↑
28. ↑
29. ↑
30. ↑
31. ↑
32. ↑