نظرة عامة
----------

المنهجية هي نهج منظم لبدء وإدارة وإنهاء المشاريع. بدون هذا النهج الهيكلي، يكون هناك خطر من أن يؤثر اختلاف افكار القائمين على المشروع وتنظيمه بالسلب على المشروع. علاوة على ذلك، سيكون هناك ارتباك حول الأدوار والمسؤوليات والسلطة والمساءلة. في نهاية المطاف، لن يتم الانتهاء من المشروع في وقت متأخر فحسب، بل سيكلف أكثر من الميزانية المحددة كما انه لن يفي بالغرض المطلوب منه.

في الواقع، لا يتمنى أحد فشل المشروع. ومع ذلك، في تاريخ فشل إدارة المشروعات، غالباً ما تحتوي جميع الأسباب الرئيسية للفشل على واحد أو أكثر من العوامل التالية: الدوافع أو الأهداف الخاطئة ، الشكل الخاطئ للعلاقة التعاقدية ، الكثير من الابتكار والواجهات المعقدة للغاية

يسهل استخدام منهجية إدارة المشروع تنفيذ التغيير الاستراتيجي بطريقة منظمة ومتسقة ، ويوفر معلومات إدارية موحدة ويساهم في التقليل من مخاطر المشروع. كما يوفر ضمانًا للإدارة العليا بأن حافظة مبادرات التغيير الخاصة بها تلبي الأهداف وتستخدم الموارد بكفاءة.

غالباً ما تشترك المشاريع في خصائص عامة متشابهة (انظر القسم 2.1) ، ولكنها أحياناً تختلف عن بعضها البعض من حيث الحجم ومستوى المخاطر ، وبالتالي مقدار المراقبة التي تتطلبها. على سبيل المثال ، هناك اختلاف كبير في الحجم والنهج بين مشروع مبادرة التمويل الخاص بملايين الجنيهات ومشروع تغيير العمليات الداخلية الذي تم تنفيذه في ظروف عديدة في الماضي. لذلك تم تصميم منهجية إدارة المشروع هذه لتكون مرنة لتعكس هذا الاختلاف واجتناب زيادة النفقات العامة .

**دورة حياة المشروع**
---------------------

*عملية البدء*

نقوم في هذه العملية بتحديد طبيعة ونطاق المشروع. نظرًا لأن هذه المرحلة مهمة جدًا للنجاح الشامل للمشروع، فإننا نتأكد من دمج جميع الضوابط اللازمة في المشروع. بالإضافة إلى مجموعة ضوابط رئيسية أخرى من ضمنها اكتساب الفهم الصحيح والشامل لبيئة الأعمال. في هذه المرحلة أيضاً، يتم الإبلاغ عن أي أوجه قصور والتوصية بإصلاحها.

1. *عملية التخطيط*

الغرض الرئيسي من هذه العملية هو التخطيط الوقت والتكلفة والموارد التي سيتم إستخدامها في المشروع بشكل مناسب لتقدير العمل المطلوب إنجازه وإدارة المخاطر بشكل فعال أثناء تنفيذ المشروع. تتضمن هذه العملية بعض الخطوات مثل إعداد قائمة أنشطة وتقدير متطلبات الموارد وتقدير الوقت والتكلفة وتطوير جدول العمل وتطوير خطة الميزانية والتحليل الكمي والنوعي للمخاطر. كما تتضمن أيضًا تحديد المشتريات وإعداد مستندات الشراء.

*2. عملية التنفيذ*

تتكون مرحلة التنفيذ من عمليات إنجاز الأعمال المحددة في خطة إدارة المشروع لتحقيق متطلبات المشروع. كما تتضمن عملية التنفيذ تنسيق الأشخاص والموارد، بالإضافة إلى دمج وتنفيذ أنشطة المشروع وفقًا لخطة إدارة المشروع. ويتم اعتبار إنجازات المشروع كمخرجات من العمليات المنفذة على النحو المحدد في خطة إدارة المشروع.

*3. عملية المراقبة والتحكم*

تتكون المراقبة والتحكم من تلك العمليات التي يتم إجراؤها لمراقبة تنفيذ خطوات المشروع بحيث يمكن تحديد المشكلات المحتملة في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة، للتحكم في تنفيذ المشروع. الميزة الرئيسية لهذه العملية هي أن أداء المشروع يتم ملاحظته وقياسه بانتظام لتحديد الفروق بين التنفيذ وبين خطة إدارة المشروع.

*4. عملية الإغلاق*

يشمل الإغلاق القبول الرسمي للمشروع وإنهائه و تسليمه رسمياً للجهة المستفيدة منه سواء كانت هذه الجهة داخلية أو خارجية .و تشمل الأنشطة الإدارية و أرشفة الملفات وتوثيقها.

تعريف المشروع
-------------

المشروع هنا هو عملية أو نشاط مقيد بزمن، أي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة.

وهناك اختلاف ما بين كون المشروع أمراً مؤقتاً لمرة واحدة، وبين العمليات الإدارية أو التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم من أجلِ تقديم نفس المنتج أو الخدمة مراراً وتكراراً. ولا تتطلب إدارة المشاريع بالضرورة نفس المتطلبات التي تتطلبها إدارة العمليات الإدارية والتشغيلية الدائمة، سواء من ناحية المهارات الفنية المطلوبة أو فلسفة العمل، ومن هنا نجد الحاجة إلى بلورة إدارة المشاريع.

وقد عرف هيرسون (1992) المشروع بأنه "أي سلسلة من الانشطة أو المهام التي لها أهداف محدده يجب أن تنجز ضمن مواصفات محدده ولها بداية ونهاية محددتان وله تمويل ويستعمل المصادر المختلفة من اموال ووقت ومعدات وعماله.

ولقد نسب بريمان واخرين (1995) الي ليش وتيرنر (1990) تعريف المشروع بأنه «وحدة استثمار صناعي جديدة والتي لها بعض المعالم المميزة أو المتفردة وذلك من خلال تناغم الوقت والتكلفة».

ووفقاً لـ 
المشروع هو عملية فريدة من نوعها، التي تتكون من مجموعة من الأنشطة المنسقه والتحكم بالأنشطة من خلال تواريخ البدء والانتهاء، المتخذه لتحقيق هدف مطابقة للمتطلبات المحددة، بما في ذلك القيود من حيث التكلفة والوقت والموارد.

ووفقاً لـ 
المشروع هو عبارة عن وقت وتكلفة عملية مقيدة لتحقيق مجموعة من الإنجازات المحددة تصل إلى معايير الجودة والمتطلبات.

المصاعب والتحديات
-----------------

التحدي الأول لإدارة المشاريع هو ضمان أن يتم إنجاز المشروع مع الالتزام بقيود محددة،
أما التحدي الثاني الأكثر طموحاً فهو تحقيق الوضع الأمثل والأنسب –أو ما يعرف بالاستمثال (بالإنجليزية:  Optimization)‏ - فيما يتعلق بتخصيص المدخلات المطلوبة من أجل ملاقاة الأهداف المحددة سابقاً. هناك تعريف مناسب للمشروع على إنه: مجموعة من الأنشطة التي تستخدم الموارد (سواء المال أو البشر أو الخامات أو الطاقة أو المساحة أو الترتيبات أو الاتصالات أو الجودة أو المخاطر أو ما إلى ذلك) من أجل تحقيق أهداف محددة سابقا.

تاريخ تطور إدارة المشاريع
-------------------------

عرفت الإدارة كعلم له قواعده وأسسه ومدارسه منذ أواخر القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين، حيث شارك في إثراء هذا العلم عدد من العلماء الباحثين الذين كان لدراستهم وتجاربهم أثراً واضحاً فيه، ومن روّاده شارلز بابيج (Charles Babbage) الذي قام بعرض أفكاره الإدارية في كتابه الذي نشر عام 1832 بعنوان «اقتصاديات الآلات وأصحاب المصانع» (The Economy of Machinery and Manufacture’s).

كما عرض هنري تاون (H. Town) أفكاره الإدارية في مقاله الذي نشر عام 1886 تحت عنوان (The Engineer as an Economist)، ويعتبر تاون رائد حركة الإدارة العلمية، ثم ّتبعه هنري جانت (H. Gantt) الذي وضع المخطط الشهير المعروف باسمه عام 1917 وهو مخطط (Gantt Chart).

كما وضع فريدريك تايلر (F. Taylor) العديد من المؤلفات ومن أهمها كتاب (The Principles of Scientific Management) الذي تم نشره عام 1911، ثم جاء العالم الفرنسي هنري فايول (H. Fayol) ووضع كتابه الذي نشر عام 1916 بعنوان (L’administration Industrielle et’Generale)، كما أنّ هناك العديد من العلماء والباحثين الذين شاركوا في تطور علم الإدارة على مدى العقود الماضية.

ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية الحاجة لطرق علمية وعملية لحل مشاكل الإدارة في المشاريع الكبيرة، فنشط الباحثون في إيجاد طرق ذات كفاءة عالية تقوم على أسس كمّية، ومن هؤلاء الباحثين فريقان من المستشارين عملا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفريق ثالث عمل في المملكة المتحدة.

ففي الولايات المتحدة عمل فريق من المستشارين بالتعاون مع شركة دي بونت (Du Pont) للصناعات الكيماوية وشركة رمنجتون راند (Univac Division of Remington Ran) للأدمغة الإلكترونية على تطوير أسلوب للتخطيط وإدارة عمليات الصيانة في شركة دي بونت، وذلك في الفترة من كانون الأول من عام 1965 حتى شباط من عام 1959.

و قد طوّر هذا الفريق أسلوباً سمّي التخطيط والجدولة بالمسار الحرج (Critical Path Planning and Scheduling – CPPS)، الذي عرف فيما بعد بطريقة المسار الحرج (CPM – Critical Path Method)، حيث تم استخدامه في تخفيض الوقت اللازم للصيانة في شركة دي بونت إلى الحد الأدنى.

أما الفريق الآخر فقد عمل في الفترة من عام 1954 حتى عام 1958 بالتعاون مع سلاح البحرية الأمريكية مع شركة لوكهيد (Lockhead) في مشروع تصميم وتطوير صواريخ بولاريس (Polaris)، حيث طوّروا أسلوباً سمّي طريقة تقييم ومتابعة المشاريع (Program Evaluation and Review Technique – PER).

أمّا الفريق الثالث فقد عمل في المملكة المتحدة في عام 1957 في قسـم بحوث العمليات في سلطة الكهرباء المركزية، وقد طوّر طريقة – لم يتم نشرها لاحقاً - عرفت باسـم أطول مسـار غير قابل للاختصار (The Longest Irreducible Sequence of Events)، والذي عرف فيما بعد ب التتابع الرئيسـي (Major Sequence)، وقد أدّى تطبيق هذه الطريقة إلى الحصول على نتائج جيدة في الفترة من عام 1958 حتى عام 1960.

### فترة الخمسينات

شهدت فترة الخمسينيات من القرن العشرين استهلال عهد إدارة المشاريع، حيث أن إدارة المشاريع كانت قبل هذه الفترة تتم بشكل غير نظامي حسب الحالة أو الموقف أو المشروع باستخدام مخطط جانت غالبا وبعض الأساليب والأدوات غير الرسمية، وفي هذه الفترة، تم تطوير نموذجين رياضيين لتحديد الجدول الزمني للمشروع:

* الأول هو أسلوب تقييم ومراجعة المشروع كجزء من برنامج صواريخ بولاريس للغواصات لدى البحرية الأمريكية، بالتعاون مع شركة لوكهيد.
* أما الثاني فهو طريقة المسار الحرج والتي تم تطويرها بشكل مشترك فيما بين شركتي دوبونت وريمينجتون راند، من أجل إدارة مشروعات صيانة محطات الإنتاج، وقد انتشرت هذه الأساليب الرياضية سريعا في العديد من الشركات الخاصة.

وفي عام 1969 تم إنشاء معهد إدارة المشاريع لخدمة مصالح مجال إدارة المشاريع، وكان الأساس الذي يستند إليه المعهد أن الأدوات والأساليب الخاصة بإدارة المشروعات منتشرة بدءا من صناعة البرمجيات حتى مجالات الإنشاء، وفي عام 1981 صرح مجلس إدارة المعهد بعمل هذه الوثيقة التي أصبحت الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK) وهو يشتمل على المعايير المتعارف عليها والمبادئ التوجيهية المنتشرة لدى كافة من يمارسون هذا التخصص.


| **دورة حياة المشروع** |
| --- |
| مرحلة التأسيس |
| مرحلة التخطيط |
| مرحلة التنفيذ |
| مرحلة المراقبة والتحكم |
| مرحلة إنهاء المشروع |

طريقة المسار الحرج
------------------

طريقة المسار الحرج هي أداة تعتمد على الشبكات والتي تنمذج نشاطات المشروع وعلاقتها بما قبلها وما بعدها. يعرف التخطيط على أنه تطوير هيكلية سير العمل لنشاطات المشروع، أما الجدولة فهي تعنى بحساب متغيرات النشاطات (مثال: الزمن، الكلفة، عدد الأشخاص)، أما التحكم بالمشروع فيعني مراقبة الجدول أثناء تنفيذ المشروع وتحديث وتعديل طرق العمل أو الجدول وفقا لذلك.

تخطيط المشروع
-------------

المقالة الرئيسية: التخطيط للمشروع
يتطلب تخطيط المشروع تطوير هيكلية العمل، والتي ستصبح فيما بعد أساس نموذج تواصل المشروع. من الممكن استخدام هذا النموذج لاحقاً في تقييم المشروع عن طريق مقارنته مع المقاييس النظامية للكفاءة.
التخطيط بالضرورة يحتاج الي محاذاة اهداف المشروع مع إستراتيجية المنظمة ومن ثم وضع مؤشرات أداء رئيسية لمتابعة الأداء.

مقاييس كفاءة المشروع
--------------------

إن المقاييس الثلاثة لكفاءة أي مشروع هي الوقت، الكلفة والجودة، وغالباً ما يكون الهدف العام للمشروع هو تنفيذ المشروع في أقصر وقت وأقل كلفة وأعلى جودة. بشكل واقعي فإن هذه الأهداف تتعارض مع بعضها البعض، حيث في معظم الحالات يتطلب إنهاء المشروع في وقت أقصر استثمارات أكبر وبالتالي كلفة أعلى وكذلك الأمر في حال طلب جودة تنفيذ عالية. لذلك يكون على المدير إيجاد حل عام مناسب عن طريق الموازنة بين تحقيق الأهداف الثلاثة.

الموازنة بين الوقت والكلفة
--------------------------

من أجل جودة محددة لنشاط معين، يقوم المدير باستخدام المواد والمعدات والعمال اللازمين لتحقيق هدف النشاط ضمن حدود أقل كلفة. وعلى اعتبار أن كل نشاط يجب أن ينفذ في أقل كلفة، فإن كامل المشروع سينفذ عند أقل كلفة إجمالية. ولكن من أجل تقصير الزمن اللازم لأحد الأعمال فإنه غالباً ما تزداد كلفة العمل. قد يحقق هذا بزيادة عدد العمال، أو طلب ساعات عمل إضافية من العمال الحاليين أو شراء آلات وأجهزة أعلى كفاءة. ولكن لكل عمل هناك زمن أقصر لا يمكن تجاوزه مهما ارتفعت الكلفة يسمى هذا باسم «زمن التصادم» Crash.

علاقات الأعمال
--------------

هناك علاقتين محتملتي الحدوث بين زوج من الأعمال في شبكة المشروع:

1. أحد الأعمال يسبق العمل الآخر مباشرة
2. أحد الأعمال يجب أن يتبع العمل الآخر مباشرة

إن لم توجد علاقة السابق واللاحق بين الأعمال فمن المفترض أن الأعمال تتم بشكل متوازي. تنتج علاقة السابق واللاحق بين الأعمال بسبب القيود المطلقة الفيزيائية والتقنية، عوامل الأمان، الأمور القانونية، والظروف الطارئة مثل محدودية الموارد، طرق العمل أو التمويل. يقوم مدير المشروع في البداية بوضع خطة العمل في المشروع بناء على الظروف المطلقة، وتضاف الظروف الطارئة إلى خطة العمل عند الحاجة بهدف الوصول إلى هدف المشروع، لكن يجب على المدير توقعها ووضعها في اعتباره لتفادي أي تأخير في تغيير الخطط عند الحالات الطارئة.

هيكلية تقسيم العمل
------------------

هيكلية تقسيم العمل لمشروع ما هي جدولة جميع النشاطات الفردية التي تكون المشروع، فترات هذه النشاطات وعلاقاتها السابقة واللاحقة. يجب أن تكون النشاطات بأقل كلفة وأقل طريقة عرضة للمشاكل والظروف الطارئة ليتم استخدامها في المشروع. وعليه فإن كان الجدول الناتج من هيكلية تقسيم العمل الأولية قابلاً للتنفيذ فإنه سيكون أمثل جدول عملي. في حال لم يكن الجدول قابلاً للتنفيذ بسبب ظروف الوقت أو الموارد المتاحة، فإن المدير يضطر لتعديل الجدول للوصول إلى قابلية التنفيذ بأقل كلفة ممكنة.

انظر أيضًا
----------

* الخطوط العريضة في إدارة المشاريع
* طريقة المسار الحرج
* هندسة إنسانية
* إدارة التغيير (مشاريع)
* إدارة التغيير (عمل)
* إدارة الابتكار

مصادر
-----

* حمدي سلمي إبراهيم. إدارة المشاريع الصغيرة إلى اين؟ الناشر مكتبة الأمير للتوزيع،2005

المراجع
-------

1. ↑  ISO 9000\2000
2. ↑  IPMA / ICB 2006

| * ع
* ن
* ت
علم الإدارة |
| --- |
| أفرع علم الإدارة | 
* الإدارة المالية
* إدارة الموارد البشرية
* إدارة تقنية المعلومات
* تسويق
* إدارة العمليات
* الإدارة الإستراتيجية
* الإدارة التجارية

 |
| فروع أخرى لعلم الإدارة | 
* إدارة الجمعيات
* إدارة التغيير
* إدارة الاتصال
* إدارة مشروعات التشييد
* إدارة الأزمات
* إدارة علاقات العملاء
* إدارة موزعة
* إدارة المرافق
* إدارة مستشفيات
* إسلام
* إدارة المعلومات
* إدارة الابتكار
* إدارة المعرفة
* إدارة الأراضي
* إدارة لوجستية
* دورة حياة سلعة
* إدارة مكتب
* إدارة المشاريع
* إدارة الجودة
* إدارة الموارد
* إدارة المخاطر
* إدارة المهارات
* إدارة الضغوط
* إدارة سلسلة الإمداد
* إدارة الوقت
* إدارة التكنولوجيا

 |
| عناوين لها علاقة بعلم الإدارة | 
* كلية أعمال
* اتخاذ القرار
* ريادة أعمال
* ريادة الأعمال الاجتماعية
* القيادة

 |
| مقالات | 
* أدهقراطية
* إدارة أعمال
* تضافر
* حوكمة الشركات
* علم المستقبل
* نمو اقتصادي
* موضة الإدارة
* علم النفس الإداري
* بحوث العمليات
* الادارياتية
* إدارة تفصيلية
* إدارة عليا
* إدارة وسطى
* مدير مواهب
* إدارة علمية
* نظرية القيود
* إدارة شرقية
* الإدارة المبنية على النتائج

 |
| منظرو علم الإدارة | 
* بيتر دراكر
* أوليفر وليامسون
* ويليام ديمنغ
* ارماند فيجبنوم
* ماري باركر فوليت
* هوارد غاردنر
* سيث غودين
* جوزيف جوران
* فيليب كوتلر
* ميرتون ميلر
* فرانكو موديلياني
* مايكل بورتر
* بيتر سينجي
* والتر شويهارت
* هيربرت سيمون
* فريدريك وينسلو تايلور
* إيلي ويتني

 |

| * ع
* ن
* ت
هندسة البرمجيات |
| --- |
| مجالات | 
* برمجة
* متطلبات البرمجيات
* نشر البرمجيات
* تصميم البرمجيات
* صيانة البرمجيات
* فحص البرمجيات
* تحليل النظم
* أساليب رسمية

 |
| مفاهيم | 
* نمذجة البيانات
* هيكلية الشركات
* مواصفة وظيفية
* لغة نمذجة
* Orthogonality
* نمط برمجة
* برمجية
* معمارية برمجيات
* منهجية تطوير برمجيات
* عملية تطوير البرمجيات
* جودة البرمجيات
* ضمان الجودة (برمجيات)
* برمجيات علم الآثار
* التحليل الإنشائي
* مهندس برمجيات
* كود قديم

 |
| توجهات | 
* تطوير البرمجيات أجايل
* Aspect-oriented
* برمجة كائنية التوجه
* أنطولوجية (علم المعلومات)
* البنية الخدمية
* دورة حياة تطوير البرمجيات

 |
| النماذج | 

|  |  |
| --- | --- |
| تطوير  | 
* تطوير البرمجيات أجايل
* EUP
* Executable UML
* نموذج بناء تدريجي  ‏
* تطوير متكرر ومتزايد
* العملية الموحدة لراشيونال IBM
* سكرم
* نمذجة البرمجيات
* النموذج اللولبي
* V-Model
* نموذج الشلال
* برمجة قصوى

 |
| أخرى  | 
* أيزو/آي إي سي 15504
* تكامل نموذج نضوج المقدرة
* نماذج بيانات
* طريقة الكيانات والعلاقات
* Function model
* نموذج المعلومات
* Metamodeling
* Object model
* Systems model
* View model

 |
| لغات  | 
* IDEF
* لغة النمذجة الموحدة
* SysML

 |

 |
| مهندسو برمجيات | 
* كينت بيك
* Grady Booch
* فريد بروكس
* باري بوهم
* وورد كانينغهام
* توم ديماركو
* مارتن فاولر
* ماري جان هارولد
* توني هور
* واتس همفري
* مايكل جاكسون (عالم حاسوب)
* إيفار جاكوبسون
* Stephen J. Mellor
* برتراند ماير
* David Parnas
* جورج ونستون رويس
* جيمس رامبوغ
* نيكلاوس ويرث
* إدوارد يوردون
* Victor Basili

 |
| مجالات مشابهة | 
* علم الحاسوب
* هندسة حاسبات
* إدارة المشاريع
* هندسة أنظمة

 |
| 
* تصنيف:هندسة البرمجيات
* كومنز

 |

| * ع
* ن
* ت
معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات |
| --- |
| معايير حاليّة | 
* 488
* 730
* 754
	+ المُنقح
* 854
* 828
* 829
* 896
* 1003
* 1014
* 1016
* 1076
* 1149.1
* 1154
* 1164
* 1275
* 1278
* 1284
* 1355
* 1394
* 1451
* 1497
* 1516
* 1541
* 1547
* 1584
* 1588
* 1596
* 1603
* 1613
* 1666
* 1667
* 1675
* 1685
* 1800
* 1801
* 1815
* 1850
* 1900
* 1901
* 1902
* 1904
* 1905
* 2030
* 11073
* 12207
* 14764
* 16085
* 16326
* 29148
* 42010

 |
| سلاسل 802 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 802 | 
* 2
* 3
* 4
* 5
* 6
* 7
* 8
* 9
* 10
* 12
* 13
* 14
* 15
* 16
* 17
* 18
* 19
* 20
* 21
* 22
* 23
* 24

 |
| 802.1 | 
* D
* p
* Q
* Qat
* Qay
* w
* X
* ab
* ad
* AE
* ag
* ah
* ak
* aq
* ax
* az

 |
| 802.11 | 
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
* i
* j
* k
* n
* p
* r
* s
* u
* v
* w
* y
* ac
* ad
* af
* ah
* ai
* ax
* ay

 |

* 2
* 3
* 4
* 5
* 6
* 7
* 8
* 9
* 10
* 12
* 14
* 15
	+ 1
	+ 4
* 16
	+ واي ماكس
* 17
* .18
* 20
* 21
* 22
 |
| معايير مُقترحة | 
* 1363
* P1619
* P1699
* P1823
* P1906.1

 |
| معايير مُحالة للتقاعد | 
* 754-1985
* 830
* 1219
* 1233
* 1362
* 1364
* 1471

 |
| 
*انظر أيضاً*
جمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات
تصنيف:معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات
 |


|  |  |
| --- | --- |
| مشاريع شقيقة | في كومنز صور وملفات عن: إدارة المشاريع |



|  |  |
| --- | --- |
| ضبط استنادي: وطنية عدلها في ويكي بيانات | 
* الملف الاستنادي المتكامِل (GND)
* المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
* مكتبة الكونغرس (LCNAF)
* مكتبة لاتفيا الوطنية (LNB)
* المعرف NDL لـ 01012300 غير صحيح.
* قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)

 |

* أيقونة بوابةبوابة إدارة أعمال
* أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
* أيقونة بوابةبوابة هندسة