13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในการลงทุน

13.1 โครงการ เดอะ นวไพรเวซี่

บริษัทได้พัฒนาโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่
ให้เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งช่องทางธุรกิจ
เพื่อมุ่งสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ภายในและภายนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ปทุมธานี หรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง คือคนวัยเริ่มต้นการทำงาน และต้องการที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน
การพัฒนาโครงการและห้องชุดพักอาศัยขนาด 30-31 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ
25,000-27,000 บาท และราคาเฉลี่ย

ยูนิตละ 775,000-850,000 บาท
จึงเป็นไปเพื่อสร้างบ้านที่แวดล้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนในวัยเริ่มต้นการทำงานทั่วไป
ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท
มีความสามารถในการใช้จ่ายเงินด้านที่อยู่อาศัยเดือนละ 3,500-5,000 บาท
โดยทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ใกล้ที่ทำงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในภาวะน้ำมันที่มีความผันผวน
ซึ่งกลุ่มลูกค้านี้จะมีที่ทำงานห่างจากที่ตั้งโครงการในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่พักอาศัยสูง บริษัทฯจึงพัฒนาโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่
เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยหลังแรกที่มีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตครอบครัว

การพัฒนาโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่

โครงการ“เดอะ นวไพรเวซี่” เป็นโครงการลงทุนพัฒนาที่ดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร
ปทุมธานี เพื่อการพาณิชยกรรมในรูปแบบศูนย์การค้าอันทันสมัยและอาคารพักอาศัยเพื่อเช่าและขาย
เน้นการสร้างสังคม (Socail Community) ให้มีทั้งที่พักอาศัยและศูนย์การค้าภายในพื้นที่เดียวกัน
ตั้งอยู่บนถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
อยู่ใจกลางแหล่งชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุด

บริษัทฯ คาดหวังให้โซนพาณิชยกรรมซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า 1 อาคาร
ที่พรั่งพร้อมด้วยบริการในรูปแบบต่างๆ ศูนย์อาหาร ห้องประชุมและห้องสัมมนา
และอาคารพาณิชยกรรม 2 อาคารที่จัดรูปแบบให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ ภายใต้ชื่อ ศูนย์การค้า “ไพรเวซี่
มอลล์” สามารถรองรับการบริการให้แก่ชุมชนและผู้พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
อีกทั้งจะเป็นจุดดึงดูดให้เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการฯ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวก
สบายในการซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

โซนที่พักอาศัย ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 16 อาคาร ห้องพักจะมีขนาดพื้นที่ 31
ตารางเมตร ซึ่งกว้างขวางสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีขนาดใหญ่กว่าห้องพักของโครงการอื่นๆ
โดยแต่ละยูนิตจะออกแบบให้มีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนลงตัวตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เช่น ส่วนของห้องนอน ส่วนพักผ่อน ส่วนรับประทานอาหาร
ครัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีบิวท์อินครบชุด ระเบียง และห้องน้ำที่แยกส่วนเปียกและส่วนแห้ง
โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นพนักงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ “เดอะ นวไพรเวซี่”
ยังมอบความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยของโครงการไว้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สวนสาธารณะอันร่มรื่น
พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ที่กว้างขวางและปลอดภัย
พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคตามาตรฐานสากลอย่างครบครัน
และระบบรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ ระบบคีย์การ์ดสำหรับการเข้า - ออกอาคารพักอาศัย
“เดอะ นวไพรเวซี่” ดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (EIA)
ที่กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างตัวอาคาร มีถนนหลักในโครงการกว้าง 16 เมตร ถนนรอบอาคาร
กว้าง 12 เมตร มีระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลง
และติดตั้งบันไดหนีไฟที่มั่นคงแข็งแรงในจุดที่ถูกต้องเหมาะสม
ดังนั้นนอกเหนือจากความสะดวกสบายที่จะพบได้ใน “เดอะ นวไพรเวซี่”
แล้วสมาชิกของโครงการจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

การบริหารงานขายและการตลาด

เป้าหมาย การขายที่ดินในเขตอุตสาหกรรม นวนคร
(ปทุมธานี,นครราชสีมา)เพื่อเพิ่มยอดขายและการทำกำไร
เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

กลยุทธ์การขาย

1. การส่งสินค้าถึงมือลูกค้าโดยตรง เช่น การทำ Direct mail ส่งตรงถึงลูกค้า,การจัดทำ
Questionare ตาม

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนการออกนิทรรศการ และเข้าร่วมสัมมนาการลงทุนทั่วไป

2. การเพิ่มช่องทางการขายจากตัวแทนขายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศ
เช่นบริษัท

ที่ปรึกษาการลงทุน , สำนักงานกฎหมาย , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่า

นายหน้าที่คำนวณจากยอดขาย ข้อดี คือ
ค่าใช้จ่ายทางการขายจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการขายเกิดขึ้น

3. การเผยแพ่รข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการ
ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ

เพื่อสร้าง Brand Awareness อาทิเช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , สถานทูต , JETRO,
หอการค้า และ

สภาอุตสาหกรรมเป็นต้น

4.การเตรียมพร้อมเข้าถึงและเข้าใจต่อความต้องการเบื้องต้นของนักลงทุนและผู้ประกอบการและตอบสนอง

ได้ถูกต้องแม่นยำและทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างบรรยากาศและความประทับใจในการลงทุน

5.การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ เวลา
และการรับผิดชอบกับลูกค้าตลอดไป

6.ด้านการบริการ ONE STOP SERVICE
การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนตลอดจนจัดเตรียมหาแหล่งวงเงินกู้

พร้อมอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร,หน่วยงานราชการ BOI
ในการขอส่งเสริมการลงทุน

ตลอดจนการถือครองที่ดินและกรมโรงงานอาทิเช่นการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นต้น

แผนงานทางการตลาด

  เพื่อให้การขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
  ฝ่ายการตลาดและการขายได้วางแผนงานเพื่อสนับสนุนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้

1.  สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบว่าบริษัทได้จัดทำที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    โดยการสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดคือ การบอกต่อ (Buzz)
    สิ่งที่กิจการต้องดำเนินการคือ

-   การจัดเตรียมสาธารณูปโภค สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัย

-   การเชิญชวนให้ลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของโครงการฯ

-   การบอกราคาห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ชัดเจน

  2. การจัดรายการส่งเสริมการขาย
  ดำเนินการจัดรายการส่งเสริมการขยายในช่วงเวลาที่ประชาชนมีกำลังซื้อสูง ใน 4
  ช่วงเทศกาลสำคัญคือ 1) ปีใหม่ 2) ตรุษจีน 3) สงกรานต์ และ 4) ต้นฤดูหนาว

รายการส่งเสริมการขายที่ใช้ประกอบด้วย

1) โปรโมชั่นราคาพิเศษ

2) รายการของแถมพิเศษ

3) การชิงโชครางวัลใหญ่เมื่อซื้อห้องพัก

  3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

  4. การจัด Road show และจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าและงานบ้านและคอนโด

5. การโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่

อาคารพาณิชยกรรม 3 ชั้น 1 อาคาร

อาคารพาณิชยกรรม 3 ชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 %
คงค้างงานเก็บรายละเอียดและงานแก้ไขที่ไม่เรียบร้อยและการดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงลด-เพิ่มจากมูลค่างานในสัญญา
สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคารเท่ากับ 94.32 เปอร์เซ็นต์
คงเหลืองานตกแต่งภายในบริเวณชั้น 2 และชั้น 3

อาคารพาณิชยกรรมชั้นเดียว 2 อาคาร

การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 %

บริษัทฯได้เปิด Soft Opening ให้เช่าพื้นที่บางส่วน และรอการเปิด Grand Opening
อย่างเป็นทางการเมื่ออาคารพาณิชยกรรม 3 ชั้น แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้างานบริหารศูนย์พาณิชยกรรม

คาดว่า บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จะสามารถเปิดดำเนินการศูนย์พาณิชยกรรมทั้ง 3
อาคารอย่างเต็มรูปแบบ ในชื่อ ศูนย์การค้า “ไพรเวซี่ มอลล์”
ศูนย์รวมร้านค้าชั้นนำและจุดนัดพบสังสรรค์แห่งใหม่ที่ตอบรับทุกความต้องการ “ความสุขที่คุณหาได้”
โดยบริษัทกำลังจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารศูนย์การค้า
เพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าขายพื้นที่เช่าอาคารพาณิชยกรรม 3 ชั้น และ อาคารพาณิชยกรรมชั้นเดียว 2
อาคาร ขอบเขตและการดำเนินงาน ดังนี้

-   ศึกษาข้อมูลพื้นที่กำหนดราคาค่าเช่าและเงื่อนไขการบริการ

-   ให้ข้อมูลด้านการประกอบการธุรกิจค้าปลีก กฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-   จัดทำข้อมูลนำเสนอโครงการแก่ผู้เช่า

-   จัดหากลู่มผู้เช่าพื้นที่หลัก ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง
    ราคาประมาณการอยู่ที่ 200-250 บาท / ตารางเมตร

-   จัดหากลุ่มผู้เช่าพื้นที่ร่วม เช่น ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านหนังสือ ธนาคาร
    และร้านค้าปลีกอื่นๆ ราคาประมาณการอยู่ที่ 400-500 บาท / ตารางเมตร

อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 10 อาคาร

อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 1 อาคาร A – 03

สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 94.49 เปอร์เซ็นต์
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 96.53 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบไฟฟ้า มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 75.34 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 90.61 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 2 อาคาร A – 02

สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 52.56 เปอร์เซ็นต์
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 93.70 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 41.09 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบไฟฟ้า มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 8.88 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 17.05 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 3 อาคาร A – 01

สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 49.24 เปอร์เซ็นต์
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 91.89 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 36.09 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบไฟฟ้า มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 6.92 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 14.85 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 6 อาคาร A – 08

  สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 42.78 เปอร์เซ็นต์
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 91.55 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 25.24 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบไฟฟ้า มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 2.85 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 4.33 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 7 อาคาร A – 07

  สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 41.12 เปอร์เซ็นต์
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 79.07 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 31.14 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบไฟฟ้า มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 1.10 เปอร์เซ็นต์

-   งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 4.26 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 7 อาคาร A – 04

  สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 8.30 เปอร์เซ็นต์
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 22.37 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 1.87 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 7 อาคาร A – 05

  สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 7.88 เปอร์เซ็นต์
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 21.15 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 1.85 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 7 อาคาร A – 09

  สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 4.60 เปอร์เซ็นต์
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 13.83 เปอร์เซ็นต์

-   งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า เท่ากับ 0.00 เปอร์เซ็นต์

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 7 อาคาร A – 10

สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 2.89 เปอร์เซ็นต์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการชะลองานก่อสร้างตามคำสั่งของโครงการ

  อาคารพักอาศัย 8 ชั้นหลังที่ 7 อาคาร A – 06

สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 3.22 เปอร์เซ็นต์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการชะลองานก่อสร้างตามคำสั่งของโครงการ

สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมทั้งโครงการ เท่ากับ 48.21 เปอร์เซ็นต์

ความก้าวหน้างานขายอาคารพักอาศัย

บริษัทจัดจ้างบริษัท เอสสิบสี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นตัวแทนขายอาคารพักอาศัย
ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการฯและ
ประสบความสำเร็จด้านการขายอีกด้วย

ผลงานที่ผ่านมา

-   ตัวแทนขายโครงการ ในเครือ อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-   ตัวแทนขายโครงการ ในเครือ อนันดา ดีเวลลอปเม้น จำกัด

ขอบเขตและการดำเนินงาน

-   ดำเนินการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด

-   แนะนำแนวทางการตลาด จัดหาสื่อ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบใหม่

-   ติดต่อและประสานงาน
    กับสถาบันการเงินเพื่อบริหารสินเชื่อให้กับลูกค้าภายในโครงการของท่านตลอดจนการนัดโอนกรรมสิทธิ์
    ดูแลภาพรวมของบริษัทท่านให้สอดคล้องกับสื่อที่ออกสู่สายตาลูกค้า

13.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ Premium Zone

โครงการ Premium Zone เป็นพื้นที่พัฒนาใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณด้านเหนือของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
นวนคร ปทุมธานี โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 321 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่หลายส่วน ดังนี้

-   เขตอุตสาหกรรม ประมาณ 292 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นที่ทั้งหมด

-   เขตระบบสาธารณูปโภค และ พื้นที่สีเขียวประมาณ 28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ทั้งหมด

-   โครงการจัดสรรที่ 75 เป็นพื้นที่รวมประมาณ 32 ไร่
    โดยบริษัทได้ดำเนินการออกใบอนุญาตจัดสรรแบ่งแยกที่ดินและจัดทำระบบสาธารณูปโภคต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว
    ปัจจุบันได้มีลูกค้าซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

-   โครงการจัดสรรที่ 71 เป็นพื้นที่รวมประมาณ 208 ไร่
    โดยบริษัทได้ดำเนินการออกใบอนุญาตจัดสรรแล้ว
    คงอยู่ระหว่างการแบ่งแยกที่ดินและดำเนินการจัดทำระบบสาธารณูปโภค
    ซึ่งคาดว่าจะพร้อมขายได้ในอนาคต

13.3 โครงการพัฒนาพื้นที่เฟส 2 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

ปี 2553 บริษัทได้เตรียมแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเฟส 2 บนพื้นที่เกือบ 641 ไร่
โดยพัฒนาพื้นที่ขาย 464 ไร่ พร้อมกันนี้ได้ขุดอ่างเก็บน้ำดิบ 42 ไร่
เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจในโครงการ
โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี