6.  โครงการในอนาคต

  บริษัทมีโครงการที่จะผลิตท่อเหล็กดำทรงกลมขนาดใหญ่
  ซึ่งใช้ลำเลียงน้ำและใช้ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 8 นิ้ว ถึง
  18 นิ้ว
  ซึ่งเป็นท่อเหล็กขนาดใหญ่ขึ้นต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่
  0.50 นิ้ว ถึง 6.0 นิ้ว (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.0 นิ้ว
  ไม่มีการผลิตและใช้งานในทุกมาตรฐานของผลิตภัณฑ์)
  และจะผลิตท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบนโดยมีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 5 นิ้ว x 5 นิ้ว จนถึง 14
  นิ้ว x 14 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 3.2 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตร
  ซึ่งใช้ในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา, คาน เป็นต้น
  โครงการนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ
  ซึ่งปัจจุบันต้องนำเข้าท่อเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ดังกล่าวจากต่างประเทศทั้งหมดเช่น
  ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างงานโครงสร้างขนาดใหญ่
  ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการขนาดใหญ่
  นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกไปยังตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศ ทั้งนี้หากโครงการนี้แล้วเสร็จ
  บริษัทจะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดถึง
  18 นิ้ว
  ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูงและสามารถใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก
  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ทดแทนเหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณแบบรีดร้อนประเภท
  I-Beam, H-Beam และ Wide Flange
  เนื่องจากท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่มีน้ำหนักที่เบากว่า
  รับน้ำหนักได้ดีกว่าและตัดเชื่อมได้ง่ายกว่า

  บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 856
  ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงาน183.5
  ล้านบาทในบริเวณที่ตั้งโรงงานปัจจุบันของบริษัท ค่าเครื่องจักร 390 ล้านบาท
  ค่าอุปกรณ์และอื่นๆอีก 282.5 ล้านบาท
  โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวน 556
  ล้านบาทและจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 300 ล้านบาท
  สำหรับแผนงานและความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารโรงงานและการสั่งผลิตเครื่องจักรมีรายละเอียดดังนี้

  แผนงานและความคืบหน้าในก่อสร้างอาคารโรงงาน

+----------------------+------------------------+----------------------+
| แผนงาน               | ช่วงระยะเวลา            | ความคืบหน้า ณ          |
|                      |                        |                      |
|                      |                        | วันที่ 31 ธันวาคม 2547   |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| 1. งานถมดิน           | กุมภาพันธ์ 2547- เมษายน   | เสร็จเรียบร้อยแล้ว       |
|                      | 2547                   |                      |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| 2. งานตอกเสาเข็ม      | พฤษภาคม 2547-กรกฎาคม   | เสร็จเรียบร้อยแล้ว       |
|                      | 2547                   |                      |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| 3. งานก่อสร้างอาคาร    | สิงหาคม 2547- เมษายน    | แล้วเสร็จประมาณร้อยละ   |
|                      | 2548                   | 10                   |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| 4. งานติดตั้งเครื่องจักร   | พฤษภาคม 2547 – สิงหาคม  | ยังมิได้เริ่มดำเนินการ     |
|                      | 2548                   |                      |
+----------------------+------------------------+----------------------+

  สำหรับความคืบหน้าของการผลิตเครื่องจักรนั้น บริษัทได้ทำสัญญาสั่งผลิตเครื่องจักรมูลค่า 390
  ล้านบาทโดยชำระค่าว่าจ้างผลิตเครื่องจักรงวดที่ 1 แล้วร้อยละ 20 ในเดือนกุมภาพันธ์
  2547และจะทยอยชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดตามความสำเร็จของงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและใช้งานได้ในเดือนตุลาคม
  2548 หากการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวแล้วเสร็จ
  บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในราวปลายปี 2548
  ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 8,000 ตันต่อเดือนหรือประมาณ 96,000
  ตันต่อปีทั้งนี้หากรวมกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมที่บริษัทมีอยู่150,000 ตันต่อปีในปี 2547
  จะทำให้กำลังการผลิตรวมในปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 246,000 ตันต่อปี