2.  ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้

-   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบ

  วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์ น้ำมันดีเซล และ สารละลายพยุงหลุมเจาะ
  (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) ภาพรวมของปี 2553 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทเหล็ก น้ำมันดีเซล
  และคอนกรีตมีการปรับตัวสูงขึ้น
  ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ
  โดยบริษัทยังคงดำเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบ
  โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น
  เป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวน และบางรายการ เช่น คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ
  บริษัทสามารถทำสัญญากำหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง
  ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใช้เวลาในการทำงานสั้น โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 – 6 เดือน
  ต่อโครงการ
  ทำให้โอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแต่ละโครงการนั้นจำกัด
  สำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีผลต่อราคาวัตถุดิบค่อนข้างต่ำ
  เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ

  สำหรับในกรณีของน้ำมันดีเซลซึ่งไม่สามารถจัดซื้อล่วงหน้าหรือกำหนดราคาคงที่ได้นั้น
  บริษัทมีนโยบายในการลดผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซล
  โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้ำมันดีเซลหน้างาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด
  Down-time) นอกจากนี้ บริษัท
  จะพิจารณาปรับราคาสินค้าขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้

-   ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหางานใหม่เมื่อโครงการปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว

  การก่อสร้างงานฐานรากนั้นใช้เวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการไม่นานนักประมาณ 2-6
  เดือน และอาจใช้เวลามากที่สุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่
  ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องหาโครงการใหม่มาแทนงานที่ใกล้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ

  ในช่วงปลายปี 2553 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างกลับมาอยู่ในภาวะขยายตัวอีกครั้ง
  ปริมาณงานในตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกำลังการผลิตของอุตสาหกรรม
  และการแข่งขันด้านราคาปรับลดลง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
  และการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งเริ่มทำได้ต่อเนื่องมากขึ้น
  ดังจะเห็นได้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆซึ่งเริ่มดำเนินการได้ ทั้งนี้
  บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากงานโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องไปอีก
  3 - 5 ปี ข้างหน้าซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ลงได้ นอกจากนี้
  บริษัทยังมีการพัฒนาความสามารถในการหางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  ทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทเติบโตขึ้นทุกๆปี

-   ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในงานฐานราก

  งานของบริษัทเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างงานฐานรากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน
  เทคนิคการดำเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน
  ตลอดจนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมดำเนินงาน
  หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที่มีผลต่อการทำงานที่สำคัญได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง
  และวิศวกรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถไป อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทได้

  อย่างไรก็ตาม
  บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและให้ผลตอบแทนในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้
  รวมทั้งการจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้บุคลากรทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่และรักษาบุคลากรให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว
  และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปัจจุบัน หากมีบุคลากรส่วนใดขาด
  บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

-   ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่ากำหนด

  ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทั่วไป
  อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้างเอง เช่น เรื่องการส่งมอบพื้นที่
  การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในกรณีที่เจ้าของโครงการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
  บริษัทอาจได้รับค่าชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee)
  จากเจ้าของโครงการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
  ความล่าช้านี้อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
  ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้าเหล่านี้
  โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง
  ซึ่งบริษัทจะนำเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้างก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับการทำงานเรียบร้อยแล้ว
  โดยที่บริษัทให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
  เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด

  นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากผู้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่น
  ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก
  โดยถ้าบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ
  ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวน
  นอกจากนี้หากมีความจำเป็นบริษัทยังสามารถที่จะเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานได้

-   ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟ้องร้องหากโครงการมีปัญหา

  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น
  ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
  ดังนั้นการฟ้องร้องจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
  อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้

  เมื่อบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวาง Maintenance Bond
  หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็นระยะเวลา 1-2 ปี
  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผ่านมา ในโครงการต่างๆ
  ที่บริษัทดำเนินการยังไม่เคยเกิดความเสียหายรุนแรง และบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ ทั้งนี้
  เนื่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง
  เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากขบวนการก่อสร้างให้มีน้อยที่สุด
  นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีประกันภัยสำหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดำเนินงาน

-   ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกค้า

  จากภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว แต่มีปัจจัยภายนอกที่ผันผวนหลายประการ เช่น
  อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบกลุ่มน้ำมันและแร่โลหะ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
  รวมทั้งปัญหาทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
  อาจส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง
  ทำให้ลูกค้าบางรายของบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง
  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการชำระหนี้ให้แก่บริษัท

  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้
  บริษัทจะทำการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกค้าก่อนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี
  บริษัทจะขอหลักประกันการชำระเงินก่อนเริ่มดำเนินงาน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า
  หนังสือค้ำประกันการชำระเงิน หรือตั๋วอาวัล สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้นั้น
  บริษัทจะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกล่าวจนถึงที่สุด
  หรือหากจำเป็น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป