Milepæler kan være av betydelig verdi for tidsplanlegging i et prosjekt. Kombinert med PERT-diagram eller kritisk stimetode kan milepæler gi prosjektledere muligheten til å mye mer presist avgjøre om et prosjekt holder tidsplanen. Ved å begrense datoene knyttet til milepælene kan den kritiske stien bestemmes for store tidsplanintervaller i tillegg til hele prosjektet. Tidsvinduer kan også beregnes for hvert tidsplanintervall. Ved å segmentere tidsplanen slik kan prosjektmedarbeiderne få en tidlig indikasjon på problemer med tidsplanen, og en bedre oversikt over hvilke aktiviteter det er avgjørende å ferdigstille.