Noen leveranser er avhenger av at andre leveranser fullføres først, og dette er vanlig i prosjekter hvor det er flere etterfølgende milepæler. På denne måten er det også mange mulige tidsbesparelser som kan forkorte hele prosjektets endelige leveringstid. Under en designaktivitet kan man da i tegninger representere deler som ikke er ferdig designede som en "sky" rundt delen som ikke er ferdig designet, som kan leses som at "denne delen (eksempelvis størrelse eller andre karakteristikker) vil bli undersøkt senere". I mellomtiden kan man levere den delen som er avgjort til de interesserte partene.