Et forsøk på å løse dette problemet er å innlemme en effektivitetsfaktor i burndown-diagrammet for å gi litt slingringsmonn. Etter den første iterasjonen av et prosjekt kan effektivitetsfaktoren omregnes for å gi mer nøyaktige tidsestimater under neste iterasjon. Noen verktøy eller maler beregner effektivitetsfaktoren automatisk etterhvert som et prosjekt utvikler seg. Dette kan brukes for å identifisere områder eller faser hvor upresise estiamt konsekvent forekommer.