author: RQuotidiano  WC468 words
body: La CdC parte dall’inizio e nota come “la determinazione di mettere in sicurezza ben 124 infrastrutture sembra aver portato con sé una selezione non ottimale, se non frettolosa per diversi aspetti”. Solo per 33 si prevedono interventi completati entro il 2026. Non sono stati affrontati, fin dall’inizio, aspetti essenziali quali l’individuazione di tutti sistemi idrici da rafforzare entro il 2026; la coerente definizione degli obiettivi “nazionali” di rafforzamento di opere idriche; le strategie di utilizzo “dell’ampio budget disponibile”. E ciò si manifesta attualmente nella necessità di escludere alcune opere e nella mancanza di coperture finanziarie per altri progetti, a causa dell’aumento dei costi (“Tuttavia, genericamente addotto” scrive la Corte), ma anche in ragione di nuove “rimodulazioni progettuali” (indice, scrive ancora la Corte, “di un originario difetto di programmazione”). I magistrati amministrativi non si fermano alla progettazione e continuano dicendo che anche l’insieme delle misure normative immaginate, quali semplificazioni o temporanee limitazioni delle responsabilità amministrative, non paiono aver influito positivamente, in assenza di pianificazione e monitoraggio adeguati. Anche perché, notano i giudici, il ministero si è mosso nel monitoraggio dei soggetti attuatori, in modo sistematico, solo da dicembre 2022 “e, dunque, con incomprensibile ritardo rispetto al cronoprogramma attuativo degli interventi”, e su sollecitazione. Rende perplessi che “i riscontri istruttori forniti dal Mit seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l’investimento, trascurando che queste misure dovrebbero costituire la extrema ratio piuttosto che un rimedio fisiologico”. Per i giudici è il Mit stesso a dover assumere con più forza “poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l’effettiva governance sull’investimento”. A Matteo Salvini e i suoi uffici si chiede un cambio di passo. Anche perché, è sempre più evidente, le piogge non basteranno. Ieri lo hanno ribadito, di nuovo, le autorità di bacino del Po: “Tutte le stazioni sono in condizione di siccità estrema”.