Справа №345/6377/23
Провадження № 2/345/143/2024
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2024 р. м.Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі головуючого судді Юрчака Л.Б., з участю секретаря судового засідання Пилипів Н.П., представника позивача - адвоката Мельника Романа Ярославовича, представника відповідача - адвоката Курник Оксани Андріївни, розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку спрощеного позовного провадження в залі суду в м. Калуші цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» про відшкодування коштів, -

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 року представник ОСОБА_1 - адвокат Тодарчук Тетяна Володимирівна звернулася до суду з позовом до відповідача АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» про відшкодування коштів.

Свої вимоги представник позивача обґрунтовує тим, що 16.09.2020 року позивач звернулася до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності житлового будинку. 28.09.2020 року ОСОБА_1 уклала з АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/2020. Згідно з умовами договору відповідач зобов`язався приєднати електроустановки об`єкта позивача та здійснити підключення електроустановок об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу у строк 60 календарних днів від дати оплати замовником оператору системи розподілу вартості приєднання. 08.10.2020 року позивач з власної ініціативи сплатила 100% оплати в розмірі 69 552,00 грн. Вважає, що строк надання послуги сплив 07.12.2020 року. Послуги були надані відповідачем тільки 13.01.2023 року, тобто з порушенням строку визначеного договором. Договором передбачено, що за порушення строків виконання зобов`язань винна сторона сплачує іншій стороні пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості послуги з приєднання за кожний день прострочення. У разі порушення виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуги з приєднання: у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів виконавець послуг зобов`язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати). Таким чином у відповідача з`явилась заборгованість перед позивачем зі сплати пені у розмірі 53 346,38 грн. (69552 х 0,1% х 767 днів) та повернення плати за приєднання у розмірі 100% - 69552,00 грн. Тому позивач просить суд стягнути з АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на свою користь суму заборгованості за порушення строків зобов`язань за договором у розмірі 122 898,38 грн.

Ухвалою Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 08.12.2023 року відкрито спрощене позовне провадження у справі та призначено розгляд справи по суті.

09.01.2024 року на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву про відшкодування коштів від представника відповідача Курник О.А. (а.с. 36-39), в якому вона заперечувала проти задоволення позову. Зазначила, що дійсно між позивачем та відповідачем був укладений договір про стандартне приєднання до електричних мереж №25-220/2020 від 28.09.2020 р. щодо приєднання належного позивачу житлового будинку-сонячні панелі за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1.4 даного договору надання послуг зі стандартного приєднання становить 60 календарних днів з дня наступного після оплати замовником плати за приєднання. Згідно п. 3.1.5 тривалість надання послуг з стандартного приєднання може бути продовжена на строк необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідно до вимог до електроустановок оператора системи розподілу для одержання потужності в точці приєднання необхідно побудувати лінію електропередач 0,4 кВ та трансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ, а для цього необхідно відведення земельної ділянки. 08.10.2020 року ОСОБА_3 у відповідності до рахунку 08.10.2020 року сплатила грошові кошти 69 552,00 грн. Пілся здійснення оплати позивачем АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» вживались заходи щодо виконання взятих на себе зобов`язань щодо відведення земельної ділянки. Таким чином представник відповідача зазначає, що перебіг строку надання послуги з стандартного приєднання було призупинено на період процедури відведення земельної ділянки до 21.09.2022 року, а тому граничний термін надання послуги з приєднання не міг бути 07.12.2020 р., як стверджує у позові ОСОБА_1 , тому розрахунок пені, доданий до позовної заяви, є безпідставним, оскільки він ґрунтується на невірному періоді прострочення заборгованості та неправильній сумі заборгованості. Враховуючи той факт, що послуги з стандартного приєднання була надана відповідачем 13.01.2023 р., а процедури відведення земельної ділянки завершені 21.09.2022 р., то немає перевищення надання послуг бульш ніж на 120 календарних днів. Щодо перевірки НКРЕКП та заяв позивача зазначила, що НКРЕКП не виявлено порушень з боку АТ «Прикарпаттяобленерго» щодо прострочення термінів надання послуги і відповідно не застосовано штрафних санкцій, а застереження НКРЕКП стосувалися «ненадання замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки надання послуги із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.» Зважаючи на вищезазначене, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» вважає, що послуга з приєднання була надана відповідно до вимог чинного законодавства, а позовні вимоги ОСОБА_1 необґрунтованими і такими, що не підлягають до задоволення, а тому просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі та стягнути з позивача витрати понесені відповідачем у зв`язку з розглядом справи, які складаються з витрат на професійну правничу допомогу.

21.02.2024 року на адресу суду надійшла відповідь на відзив від представника позивача Тодарчук Т.В. (а.с. 107-109), в якому зазначила, що оскільки 08.10.2020 р. сплачено вартість послуг із стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі, а саме у розмірі 69 552,00 грн. з ПДВ (100%), то термін надання таких послуг становить 60 календарних днів з 09.10.2020 року (дня, наступного після оплати замовником плати за приєднання) та послуги з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 07.12.2020 р. Вказане підтверджено Департаментом ліцензійного контролю НКРЕКП в обґрунтуванні до проекту постанови ГКРЕКП від 30.08.2022 року №1044 «Про застереження АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та проекту розпорядження від 30.08.2022 року №45-р «Про усунення порушень АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО». Актом позапланової виїзної перевірки від 04.08.2022 року №196 встановлено та зафіксовано, що при направленні повідомлень Замовнику від 20.11.2020 № 11699/740, від 30.11.2020 № 11699/765, від 10.12.2020 № 11699/828, від 18.12.2020 № 11699/861, від 28.12.2020 № 11699/894, від 06.01.2021 № 11699/16, від 15.01.2021 № 11699/74, від 25.01.2021 № 11699/109, від 04.02.2021 № 11699/109, від 12.02.2021 № 11699/187, від 22.02.2021 № 11699/262, від 04.03.2021 № 11699/335, від 12.03.2021 № 11699/372, від 22.03.2021 № 11699/359, від 01.04.2021 № 11699/446, від 09.04.2021 № 11699/538, від 19.04.2021 № 11699/602, від 29.04.2021 № 11699/680, від 07.05.2021 № 11699/743, від 17.05.2021 № 11699/847, від 27.05.2021 № 11699/906, від 04.06.2021 № 11699/945, від 25.06.2021 № 11699/1050, від 22.07.2021 № 11699/1346, від 20.08.2021 № 11699/1382, від 17.09.2021 № 11699/1455, від 13.10.2021 № 11699/1571, від 12.11.2021 № 11699/1600, від 10.12.2021 № 11699/1712, від 06.01.2022 № 11699/119, від 04.02.2022 № 11699/152 про збільшення строку приєднання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до них надавався один і той же лист до ФОП ОСОБА_5 (від 15.10.2020 № 50005949/158). Жодних інших можливих дій з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»не здійснювалось, а отже, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»порушено вимоги пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу у частині ненадання замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. Враховуючи вищенаведене, позивач відхиляє наведені представником відповідача у відзиві заперечення та просить позов задоволити повністю.

27.03.2024 року на адресу суду надійшла заява про застосування позовної давності від представника відповідача Курник О.А. (а.с. 103-104), в якій вона зазначила, що оскільки позивачем пропущено спеціальний строк позовної давності, то вважає, що відповідно до норм ч. 3 ст. 267 ЦК України є підстави у відмові в задоволенні позову.

15.04.2024 року на адресу суду надійшли додаткові пояснення від представника позивачки Мельника Р.Я. (а.с. 112), в якій він зазначив, що вважає безпідставної заяву представника відповідача про застосування позовної давності та просить суд відхилити таку заяву, а заявлений позов задоволити повністю.

09.05.2024 року на адресу суду надійшло клопотання про відшкодування судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу) від представника відповідача Курник О.А. (а.с. 115), в якому вона просить стягнути з ОСОБА_1 в користь АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» понесені судові витрати по справі в сумі 7 000,00 грн.

13.05.2024 року на адресу суду надійшла заява від представника відповідача Курник О.А. (а.с. 122), в якій вона просить долучити до матеріалів цивільної справи копію платіжної інструкції №V35528/1 від 26.03.2024 р.

Представник позивачки Мельник Р.Я. у судовому засіданні позов підтримав, просив його задовольнити.

Представник відповідача Курник О.А. просила відмовити у задоволенні позову, а також стягнути понесені товариством витрати на правничу допомогу.

Обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

28.09.2020 року виконавець послуг АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та замовник ОСОБА_1 уклали договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/2020 (а.с. 9-10).

Згідно з розділом 1 за цим договором до електричних мереж виконавця послуг приєднується: житловий будинок-сонячні панелі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Місце забезпечення потужності об`єкта замовника встановлюється: на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №43 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від ТП-36. Точка приєднання (межа балансової належності об`єкта замовника) встановлюється: на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ. Тип приєднання об`єкта замовник: стандартне приєднання. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 30 кВт. Категорія з надійності електропостачання ІІІ. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити 0,4 кВ, 2 клас.

Відповідно до пунктів 2.1, 2.2. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об`єкта замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору. Замовник оплачує виконавцю вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.

Пунктом 3.1.1 договору передбачено, що виконавець послуг зобов`язаний розпочати (після виконання замовником зобов`язань щодо авансової оплати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього договору) в установленому порядку приєднання об`єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу, забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим договором, після виконання замовником зобов`язань, визначених підпунктом 3.2.3 пункту 3.2 цього договору.

Згідно з п. 3.1.4 договору термін надання послуг зі стандартного приєднання становить 60 календарних днів з дня, наступного після оплати замовником плати за приєднання.

На дату укладення цього договору плата за стандартне приєднання становить 69 552,00 грню (п. 4.1 договору).

Пунком 3.1.5 договору зазначено, що тривалість надання послуги зі стандартного приєднання може бути продовжена на строк необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до вимог чинного законодавства або у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договор, зокрема не допуск сторонніх осіб до виконання будівельно-монтажних робіт виконавцем послуг. Повідомлення власників земельних ділянок та замовника є невід`ємною частиною даного договору.

Пунктом 5.3 договору визначено що за порушення строків виконання зобов`язань за цим договором винна сторона сплачує іншій стороні пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожен день прострочення до дня фактичної оплати. У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуги з приєднання:

-у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, від 10 до 20 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);

-у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);

-у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, більше ніж на 120 календарних днів виконавець послуг зобов`язаний повернути замовнику кошти, отримані як попередня оплата в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього договору (крім випадків, визначених Кодексом).

Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов`язань, але не довше ніж до завершення будівництва об`єкта (п. 7.1 договору).

08.10.2020 року на виконання умов п. 4.1 договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/220 від 28.09.2020 року, ОСОБА_1 у відповідності до копії виписки з архіву про проведення операції номер документа 14 від 08.10.2020 р. сплатила на рахунок АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» грошові кошти в сумі 69 552,00 грн. (а.с. 11).

В ході виконання умов договору, укладеного між сторонами, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 15.10.2020 р. звернулося до ФОП ОСОБА_5 з листом №5000594/158 щодо питання розроблення документації із землеустрою на право користування земельними ділянками під будівництво трансформаторної підстанції 10/04 кВ в АДРЕСА_1 (а.с. 42).

10.11.2020 р. АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на виконання вимог договору своїм листом №11699/691 повідомило ОСОБА_1 про хід виконання умов договору про приєднання, а саме що для надання послуги з приєднання необхідно відведення земельних ділянок і відповідно до вимог п. 4.2.4 Кодексу систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №310 із змінами і доповненнями (надалі - Кодексу) термін надання послуг збільшується на 10 календарних днів (а.с. 43);

Відповідно до вимог Кодексу та договору аналогічні листи щодо продовження терміну надання послуг з приєднання надсилались позивачці включно до 09.12.2022 р., а саме: від 20.11.2020 № 11699/740, від 30.11.2020 № 11699/765, від 10.12.2020 № 11699/828, від 18.12.2020 № 11699/861, від 28.12.2020 № 11699/894, від 06.01.2021 № 11699/16, від 15.01.2021 № 11699/74, від 25.01.2021 № 11699/109, від 04.02.2021 № 11699/109, від 12.02.2021 № 11699/187, від 22.02.2021 № 11699/262, від 04.03.2021 № 11699/335, від 12.03.2021 № 11699/372, від 22.03.2021 № 11699/359, від 01.04.2021 № 11699/446, від 09.04.2021 № 11699/538, від 19.04.2021 № 11699/602, від 29.04.2021 № 11699/680, від 07.05.2021 № 11699/743, від 17.05.2021 № 11699/847, від 27.05.2021 № 11699/906, від 04.06.2021 № 11699/945, від 25.06.2021 № 11699/1050, від 22.07.2021 № 11699/1346, від 20.08.2021 № 11699/1382, від 17.09.2021 № 11699/1455, від 13.10.2021 № 11699/1571, від 12.11.2021 № 11699/1600, від 10.12.2021 № 11699/1712, від 06.01.2022 № 11699/119, від 04.02.2022 № 11699/152, від 04.03.2022 № 11699/246, від 01.04.2022 № 11699/294, від 29.04.2022 № 11699/320, від 27.05.2022 № 11699/365, від 24.06.2022 № 11699/424, від 22.07.2022 № 11699/483, від 19.08.2022 № 11699/590, від 16.09.2022 № 11699/748, від 14.10.2022 №11699/792, від 11.11.2022 №11699/871, від 09.12.2022 № 11699/928 (а.с. 44-85).

17.12.2020 р. відповідач звернувся з листом №560005949/208 до Войнилівської ОТГ про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ (код КВЦПЗ 14,02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії) орієнтованою площею 0,0006 га, яка розташована по АДРЕСА_2 (а.с. 88).

Згідно рішення Войнилівської селищної ради №128-5/2021 від 09.02.2021 р. відповідачу було надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, яке було отримане відповідачем 02.03.2021 р. (а.с. 89).

21.09.2021 р. проект землеустрою було зареєстровано у Державному земельному кадастрі , що підтверджується витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (а.с. 92).

30.09.2021 р. відповідач звернувся до Войнилівської селищної ради з листом про затвердження проекту землеустрою (а.с. 90).

Рішенням Войнилівської селищної ради №723-14/2021 від 11.11.2021 р. затверджено поект землеустрою (а.с. 91).

20.01.2022 р. ОСОБА_1 надіслала скаргу до НКРЕКП щодо недотримання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу та недотримання терміну надання повідомлення про збільшення строку надання послуги з стандартного приєднання (а.с. 14).

01.02.2022 р. орендарем Войнилівською селищною радою був сформований договір оренди землі та направлений орендарю АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для підписання (а.с. 94-95). Відповідно до п. 38 цього договору: «Цей договір набирає чинності після підписання сторонами є укладеним з моменту його державної реєстрації.».

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 з 24.02.2022 р. в Україні був введений воєнний стан, під час якого була припинена робота Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому реєстрація даного договору була проведена після відновлення роботи Держреєстру.

Згідно відповіді №1321/17.1.4/9-22 від 11.03.2022 року на скаргу ОСОБА_1 від 20.01.2022 р. НКРЕКП вбачає в діях АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» ознаки порушення вимог підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (із змінами), яким передбачено, що ліцензіат повинен надвати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог, встановлених Кодексом, зокрема, порушення вимог пунтку 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу в частині недотримання строків надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж. Враховуючи вищенаведене, питання, порушене у зверненні ОСОБА_1 , буде включене до переліку питань під час здійснення наступного заходу з державного контролю ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (а.с. 16-18).

05.07.2022 року ОСОБА_1 направила відповідачу заяву про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання (а.с. 22).

У відповідності до постанови від 12.07.2022 року №752 НКРЕКП з урахуванням звернення ОСОБА_1 від 20.01.2022 року вирішила провести позапланову перевірку ПАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійсненя цього заходу (а.с. 19).

29.07.2022 року АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало відповідь №50015261/498 на звернення від ОСОБА_1 від 05.07.2022 року у якому зазначило, що відповідно до п. 4.2.4 КСР у разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов`язання за договором про приєднання на строк здійсненя заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню (а.с. 23).

Згідно до розпорядження №45-р від 30.08.2022 року, НКРЕКП віришила зобов`язати ПАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 310, у частині не надання замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, 2 для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»послуги з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області щодо стану надання послуги зі стандартного приєднання гр. ОСОБА_1 згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж від 28 вересня 2020 року № 25-220/2020, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів (а.с. 20).

Згідно постанови №1044 від 30.08.2022 року про застереження АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, НКРЕКП застерегти ПАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (а.с. 21).

Згідно витягу з Державногореєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 20.09.2022 року було зареєстровано договір оренди землі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а.с. 96). 21.09.2022 року даний договір був зареєстрований АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» під №2022/1740.

17.10.2022 року ОСОБА_1 направила відповідачу заяву щодо наданні відповіді чи укладався та реєструвався договір з Войнилівською сільською радою про оренду земельної ділянки та чи проводяться зараз роботи по встановленню сонячних батарей (а.с. 24).

15.11.2022 року АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало відповідь №50015261/737 на звернення від ОСОБА_1 від 17.10.2022 року у якому зазначило, що на даний момент завершуються роботи із виготовлення та погодження проєктно-кошторисної документації, а також протягом листопада заплановано виконання будівельно-монтажних робіт (а.с. 25).

Послуга з стандартного приєднання була надана 13.01.2023 року, що підтверджується актом приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) №25-220/2020 (а.с. 13).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків (частина перша статті 626 ЦК України). Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина перша статті 627 ЦК України).

Статтею 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

У статті 629 ЦК України зазначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За змістом статті 630 ЦК України договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку.

Відповідно до статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, зміна умов зобов`язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Підпунктом 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 передбачено, що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог: надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП.

Згідно з п. 1, 2 ст. 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу за умови дотримання замовником кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу. Приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для користувачів електричної системи.

Відповідно до пунктів 3-5 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) послуга з приєднання електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідно до договору про приєднання. Порядок приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та операторів систем розподілу визначається кодексом системи передачі та кодексом систем розподілу і має бути прозорим, забезпечувати ефективне та недискримінаційне приєднання до системи передачі та систем розподілу. Порядок приєднання має визначати, у тому числі, процедурні питання, умови приєднання, типові форми договорів про приєднання. Кодексом системи розподілу визначаються умови приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є операторами системи розподілу. Оператор системи розподілу надає послугу із стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також здійснює первинне підключення об`єкта замовника у строки, визначені кодексом системи розподілу.

Пунктом 15 вказаної статті передбачено, що строк надання оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж не має перевищувати нормативні строки проектування та будівництва без урахування строку, необхідного для розроблення та узгодження замовником проектної документації (у випадках, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті) та для здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики.

За змістом пункту 4.1.1. розділу ІV Кодексу систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018 передбачено, що цей розділ регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж.

Пунктом 4.1.2. Кодексу передбачено, що оператор системи розподілу (надалі - ОСР) не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1).

Пунктом 4.2.1. Кодексу передбачено, що ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання (додаток 1).

В пункті 4.2.2. Кодексу зазначено, що послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме: розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку; підготовку технічного завдання на проектування; розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (до точки приєднання електроустановок Замовника); здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики; погодження ОСР проектної документації Замовника на відповідність вимогам технічних умов; виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Відповідно до пункту 4.2.3. Кодексу процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає: надання Замовником заяви ОСР про приєднання за формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу, та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу; визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4-20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання; підготовку і видачу Замовнику договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід`ємним додатком до цього договору, підписання договору про приєднання Замовником; реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання; оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання; підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення; подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов; виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника; улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника; подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з`єднання електричних мереж (межа балансової належності)); підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

Відповідно до Положень ст. 10 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб`єктами електроенергетики належить погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території об`єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади.

Пунктом 4.2.4. Кодексу визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із Замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов`язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

ОСР зобов`язаний, а Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника Замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує Замовника.

Отже, аналіз наведених законодавчих норм дає підстави зробити висновок про те, що при наданні послуги зі стандартного приєднання передбачена можливість збільшення строку надання послуги через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок). Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує Замовника. У разі неможливості здійснення ОСР заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики в строки, зазначені у пункті 4.2.4. Кодексу систем розподілу (із причин, не залежних від ОСР), пеня за порушення строків виконання зобов`язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Такі умови та вимоги законодавства містяться у договорі, укладеному між сторонами у справі, про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/2020 від 28.09.2020 року.

Відповідно до п. 4.2.5. Кодексу у випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 7 до цього Кодексу (далі - заява про відшкодування). У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов`язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів). У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.

Відповідно до ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмету доказування.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Як вбачається із матеріалів цивільної справи, між сторонами по справі було укладено договір про приєднання до електричних мереж. Позивачем було здійснено оплату 08.10.2020 р. Отже, з 09.10.2020 р. впродовж 60 календарних днів відповідач мав здійснити стандартне приєднання. Граничний строк мав закінчуватися 07.12.2020 р.

Згідно вимог до електроустановок оператора системи розподілу для одержання потужності в точці приєднання проєкта документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати: виконання монтажу проводу типу СІП-4*25 від опори №44 до ввідного пристрою 0,4 кВ житлового будинку; поведення монтажу додаткового проводу 2А-35 між опорами №41-44 ПЛ-04 кВ Л-9 від ТП-36; ЛЕП-10 необхідного перетину від опори №382/1 ПЛЕП-10 кВ приєднання «Цвітова» до проектної ТП, тип та трасу проходження ЛЕП-10 кВ визначити проектом, в місці відгалуження встановити лінійний роз`єднувач 10 кВ, тип лінійного роз`єднувача 10 кВ визначити проектом; трансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ з силовим трансформатором потужністю 160 кВА типу ТМГСУ, тип силового трансформатора та місце установки ТП визначити проектом; побудувати ЛЕП-0,4 кВ необхідного перетину від РП-0,4 кВ проектної ТП до опори №45/1 Л-9 ТП-36; виконати демонтаж проводу типу 4А-35 між опорами №41-43 Л-9 ТП-36; необхідне відведення земельної ділянки; виконати ліквідацію 1ф вводу від опори №44 до житлового будинку.

Тому товариством було розпочато виконання даних вимог та процедуру відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди.

На виконання вимог п. 3.1.5 договору відповідач листами від 10.11.2020 № 11699/691, від 20.11.2020 № 11699/740, від 30.11.2020 № 11699/765, від 10.12.2020 № 11699/828, від 18.12.2020 № 11699/861, від 28.12.2020 № 11699/894, від 06.01.2021 № 11699/16, від 15.01.2021 № 11699/74, від 25.01.2021 № 11699/109, від 04.02.2021 № 11699/109, від 12.02.2021 № 11699/187, від 22.02.2021 № 11699/262, від 04.03.2021 № 11699/335, від 12.03.2021 № 11699/372, від 22.03.2021 № 11699/359, від 01.04.2021 № 11699/446, від 09.04.2021 № 11699/538, від 19.04.2021 № 11699/602, від 29.04.2021 № 11699/680, від 07.05.2021 № 11699/743, від 17.05.2021 № 11699/847, від 27.05.2021 № 11699/906, від 04.06.2021 № 11699/945, від 25.06.2021 № 11699/1050, від 22.07.2021 № 11699/1346, від 20.08.2021 № 11699/1382, від 17.09.2021 № 11699/1455, від 13.10.2021 № 11699/1571, від 12.11.2021 № 11699/1600, від 10.12.2021 № 11699/1712, від 06.01.2022 № 11699/119, від 04.02.2022 № 11699/152, від 04.03.2022 № 11699/246, від 01.04.2022 № 11699/294, від 29.04.2022 № 11699/320, від 27.05.2022 № 11699/365, від 24.06.2022 № 11699/424, від 22.07.2022 № 11699/483, від 19.08.2022 № 11699/590, від 16.09.2022 № 11699/748, від 14.10.2022 №11699/792, від 11.11.2022 №11699/871, 09.12.2022 № 11699/928 (а.с. 43-85) інформувало ОСОБА_1 про хід здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики та відповідно про збільшення термінів проектування, а також про етапи, які необхідно пройти для здійснення вказаних заходів. Вказані листи свідчать про виконання відповідачем вимог п. 3.1.5 договору та фактичне про погодження сторін щодо збільшення строку виконання зобов`язань за договором про приєднання до електричних мереж.

За цей час відповідач, згідно рішення Войнилівської селищної ради №128-5/2021 від 09.02.2021 р., отримав дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, яке було отримане відповідачем 02.03.2021 р. (а.с. 89). 21.09.2021 р. проект землеустрою було зареєстровано у Державному земельному кадастрі, що підтверджується витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (а.с. 92)№; рішенням Войнилівської селищної ради №723-14/2021 від 11.11.2021 р. відповідачу було затверджено поект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПАТ «Прикарпаттяобленерго» для будівницта та обслуговування трансформаторної підстанції 10/04 кВ площею 0,0006 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер :05:002:0061 та передати її в оренду терміном на 5 років (а.с. 91); 01.02.2022 р. орендарем Войнилівською селищною радою був сформований договір оренди землі та направлений орендарю АТ «Прикарпаттяобленерго» для підписання (а.с. 94-95); згідно витягу з Державногореєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 20.09.2022 року було зареєстровано договір оренди землі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а.с. 96); 21.09.2022 року даний договір був зареєстрований АТ «Прикарпаттяобленерго» під №2022/1740.

Оскільки відповідач щомісячно у відповідності до п.п. 3.1.5. договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/2020 від 28.09.2020 року повідомляв замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу, з урахуванням того, що відповідач дійсно вчиняв/здійснював заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроустановок, перебіг строку надання послуг з стандартного приєднання було призупинено на період відведення земельної ділянки, а саме до 21.09.2022 р., оскільки саме 21.09.2022 р. договір оренди землі №0017 від 01.02.2022 р. був зареєстрований АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» під №2022/1740 (а.с. 94-95). Відповідно до п. 38 цього договору: «Цей договір набирає чинності після підписання сторонами є укладеним з моменту його державної реєстрації.». Відповідно до Указу Президента України №64/2022 з 24.02.2022 р. в Україні був введений воєнний стан, під час якого була припинена робота Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому реєстрація даного договору була проведена після відновлення роботи Держреєстру.

Послуга з стандартного приєднання була надана 13.01.2023 року, що підтверджується актом приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) №25-220/2020 (а.с. 13). ОСОБА_1 також у позові зазначає, що 13.01.2023 року вона отримала послуги, що були передбачені договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/2020 від 28.09.2020 року. Отже, сторонами визнається та обставина, що фактично зобов`язання за договором про приєднання до електричних мереж відповідачем були виконані 13.01.2023 року.

Суд критично відноситься до листа НКРЕКП від 30.08.2022 р., яким, на думку позивача, встановлено порушення відповідача своїх зобов`язань за договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/2020 від 28.09.2020 року (а.с. 9). Так, комісією зазначено, що актом позапланової невиїзної перевірки від 04 серпня 2022 року № 196 встановлено та зафіксовано, що при направленні повідомлень Замовнику від 20.11.2020 № 11699/740, від 30.11.2020 № 11699/765, від 10.12.2020 № 11699/828, від 18.12.2020 № 11699/861, від 28.12.2020 № 11699/894, від 06.01.2021 № 11699/16, від 15.01.2021 № 11699/74, від 25.01.2021 № 11699/109, від 04.02.2021 № 11699/109, від 12.02.2021 № 11699/187, від 22.02.2021 № 11699/262, від 04.03.2021 № 11699/335, від 12.03.2021 № 11699/372, від 22.03.2021 № 11699/359, від 01.04.2021 № 11699/446, від 09.04.2021 № 11699/538, від 19.04.2021 № 11699/602, від 29.04.2021 № 11699/680, від 07.05.2021 № 11699/743, від 17.05.2021 № 11699/847, від 27.05.2021 № 11699/906, від 04.06.2021 № 11699/945, від 25.06.2021 № 11699/1050, від 22.07.2021 № 11699/1346, від 20.08.2021 № 11699/1382, від 17.09.2021 № 11699/1455, від 13.10.2021 № 11699/1571, від 12.11.2021 № 11699/1600, від 10.12.2021 № 11699/1712, від 06.01.2022 № 11699/119, від 04.02.2022 № 11699/152 про збільшення строку приєднання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до них надавався один і той же лист до ФОП ОСОБА_5 (від 15.10.2020 № 50005949/158). Жодних інших можливих дій з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»не здійснювалось, а отже, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»порушено вимоги пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу у частині ненадання замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. Тобто саме на відсутність документального підтвердження причин виникнення затримки під час повідомлення позивача звернула увагу комісія як порушення з боку відповідача.

В той же час суд не бере до уваги листи АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до ОСОБА_1 повідомлення про хід виконання умов договору про приєднання, а саме, що для надання послуги з приєднання необхідно відведення земельних ділянок і відповідно до вимог п. 4.2.4 Кодексу систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №310 із змінами і доповненнями термін надання послуг збільшується на 30 календарних днів, а саме: від 14.10.2022 №11699/792, від 11.11.2022 №11699/871 та від 09.12.2022 № 11699/928 (а.с. 83-85), адже процедура відведення земельної ділянки завершена 21.09.2022 р., а згідно умов договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №25-220/2020 від 28.09.2020 року термін надання послуг із стандартного приєднання становить 60 календарних днів з дня наступного після оплати замовником плати за приєднання з урахуванням п. 3.1.5 цього договору.

Також представником відповідача до суду подана заява про застосування до позовних вимог про стягнення неустойки (як штрафу, так і пені) спеціальної позовної давності передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України.

Заява відповідача відповідача про застосування строків позовної давності задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Як зазначено у статті 260 ЦК України, позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253-255 цього Кодексу.

Частиною першою статі 261 ЦК України визначено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Згідно з частиною першою статті 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку.

Відповідно до частини третьої статті 264 ЦК України після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Згідно з пунктом 12 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину.

За змістом пункту 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України у період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перебіг позовної давності, визначений цим Кодексом, зупиняється на строк дії такого стану.

З урахуванням пунктів 12, 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України та часу введення в Україні карантину і воєнного стану у межах позовної давності знаходиться період з вересня 2020 року.

Тобто, строки позовної давності, встановлених статтями 257, 258 ЦК України, встановлені законом продовжені на строк дії карантину і воєнного стану.

Отже, з 21.09.2022 р. впродовж 60 календарних днів відповідач мав здійснити стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу. Граничний строк закінчився 20.11.2022 р., а послуги були надані тільки 13.01.2023 р.

Таким чином, порушення відповідачем своїх зобов`язань судом встановлено. Строк прострочення складає 54 календарних днів: з 20 листопада 2022 по 13.01.2023.

Відповідно до приписів п. 5.3 укладеного між сторонами Договору за порушення строків виконання зобов`язання за цим Договором відповідач має сплатити на користь позивача пеню в розмірі 0,1% вартості приєднання за кожен день прострочення. Тобто, 69 552,00 х 0,1% х 54 = 3 755,89 грн.

Окрім того, сплатити 20% вартості надання послуги стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу за перевищення такого строку від 20 до 120 календарних днів. Таким чином, поверненню за цим судовим рішення підлягає сума в розмірі 13 910,40 грн. (69 552,00 х 20%).

Питання судових витрат суд вирішує за правилами ст. 141 ЦПК України, при цьому враховує, що до судових витрат, які позивач поніс у зв`язку з розглядом справи, останній відносить оплату судового збору у розмірі 1 229,00 грн., що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки №122 від 25.09.2023 р. (а.с. 4).

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційну розміру задоволених позовних вимог

Сума майнової вимоги була визначена позивачем в розмірі 122 898,38 грн. Суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог на суму 17 666,29 грн (3 755,89 грн. + 13 910,40 грн.). А тому з відповідачки на користь позивача необхідно стягнути 176,67 грн. (1 229,00 грн. х 17 666,29 грн. / 122 898,38 грн.) сплаченого судового збору пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Щодо відшкодування судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу) відповідача на правову допомогу в сумі 7 000,00грн, суд зазначає наступне.

Відповідно до положень ст. 137 ЦПК України, законодавцем визначено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`яз ану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт т аїх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

В підтвердження факту понесення витрат на правову допомогу позивачем надано суду договір №2023/24 про надання професійної правничої допомоги від 02.01.2023 р. (а.с. 116-117), укладеного між адвокатом Курник О.А. та ПАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»; акт приймання-передачі наданих послуг від 26.03.2024 року до договору про надання професійної правничої допомоги № 2024/24 від 02.01.2024 року (а.с. 118); свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ІФ «001401 від 26.10.2018 року (а.с. 119), згідно якого Курник О.А , має право на заняття адвокатською діяльністю; довіреність №970 від 22.03.2023 року, якою ПАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» уповноважує адвоката Курник О.А. представляти інтереси ПАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»; платіжну інструкцію №V35528/1 від 26.03.2024 р. (а.с. 123).

Згідно з п. 3.1 договору №2023/24 про надання професійної правничої допомоги від 02.01.2023 р. представництво та захист прав та законних інтересів клієнта, а також надання йому необхідної професійної правничої допомоги під час цивільного, господарського та кримінального провадження, пов`язаного з діяльністю клієнта, відповідно до умов цього договору, здійснюється на платній основі. Вартість 1 людино-години роботи адвоката - 1000 грн без ПДВ.

Відповідно до п. 3.3 договору №2023/24 про надання професійної правничої допомоги від 02.01.2023 р. остаточний розмір витрат клієнта та фактично надані адвокатом послуги відповідно до умов цього договору підтверджуються оформленим сторонами у встановленому законодавством порядку актами приймання-передачі наданих послуг.

Представником відповідача адвокатом Курник О.А. надано суду акт приймання-передачі наданих послуг від 26.03.2024 року до договору про надання професійної правничої допомоги № 2024/24 від 02.01.2024 року, в якому не зазначено детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених нею витрат, необхідних для надання правничої допомоги, як це передбачено статтею 137 ЦПК України, а саме не вказано скільки часу витрачено адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг), що позбавляє суд можливості встановити, який розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката було погоджено сторонами.

Відтак суд не вбачає підстав для покладення на позивача витрат відповідача на правову допомогу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 527, 627, 628 ЦК України, ст. 1 Закону України «Про електричну енергію», п. 4.2.4. Кодексу системи розподілу, згідно ст. 12, 13, 76, 81, 83, 89, 141, 263-265, 279 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» про відшкодування коштів - задовольнити частково.

Стягнути із Акціонерного товариства «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 , ПНОКПП НОМЕР_1 ) 13 910,40 грн. (тринадцять тисяч дев`ятсот десять гривень 40 копійок) компенсації від вартості послуг за договором; 3 755,89 грн. (три тисячі сімсот п`ятдесят п`ять гривень 89 копійок) пені за прострочення виконання зобов`язання за договором та 176,67 грн. (сто сімдесят шусть гривень 67 копійок) судових витрат.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстаенції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення до Апеляційного суду Івано-Франківської області.

Повний текст судового рішення складено та підписано суддею 27.05.2024 року.

Головуючий: