Справа № 676/2900/22
Номер провадження 2/676/321/23
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року Кам`янець-Подільський міськрайонний суд

Хмельницької області

в складі: головуючого судді Вдовичинського А.В.,

секретаря судового засідання Мазуркевич О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янець-Подільський справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» в особі Кам`янець-Подільського району електричних мереж про відшкодування коштів та сплати пені,-

встановив:

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до АТ «Хмельницькобленерго» в особі Кам`янець-Подільського району електричних мереж з позовом про відшкодування коштів та сплати пені. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 24 лютого 2021 року вона уклала договір з Акціонерним товариством «Хмельницькобленерго» в особі Кам`янець-Подільського району електричних мереж №38 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу. Згідно з пунктами 4.1., 4.3.,4.4 Договору, плата за приєднання становить 455180,00 грн. Дану вартість вона як замовник перерахувала на користь відповідача 21 травня 2021р. у розмірі 20% що становить 9036 грн. та 26 жовтня 2021р. у розмірі 80 % - 36144 грн., що підтверджується квитанціями №35 від 21.05.2021р., №5 від 26.10.2021р. АТ «Хмельницькобленерго» в особі Кам`янець-Подільського району електричних мереж належним чином не виконало взятого зобов`язання, чим було порушено умови укладеного Договору. Пунктом 5.1. Договору передбачено, що у випадку порушення своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством. Враховуючи те, що повна оплата за приєднання була здійснена позивачем 26.10.2021р., шістдесяти денний строк на приєднання електроустановки позивача до електричної мережі, визначений п.4.2.4 Кодексу систем розподілу, розпочався 27.10.2021р. та закінчився 25.12.2021р. Відтак, з 26.12.2021р. розпочалося прострочення відповідачем приєднання електроустановки позивача до електричної мережі. За розрахунками позивача, розмір пені, нарахованої відповідно до п.5.3 Договору, складає 7 996,86 грн., виходячи із таких розрахунків: 45,18 (0,1% від плати за приєднання) х 177 (кількість днів прострочення) = 7 996,86 грн. Окрім того, прострочення приєднання електроустановки позивача до електричної мережі становить більше 120 днів, що, відповідно до п. 5.3 Договору, є підставою для повернення позивачу 100% плати за приєднання у розмірі 45 180 грн. 18 березня 2022 року позивач звернулася до відповідача із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання. Листом №2022-0513-1685 від 10.05.2022р. відповідач відмовив у сплаті пені та поверненні плати за приєднання, посилаючись, зокрема, на сертифікат Торгово-промислової палати від 28.02.2022р. №2021/02.0-7.1, яким засвідчено форс-мажорні обставини, а саме військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05.30 год 24.02.2022р. відповідно до Указу Президента від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Оскільки прострочення відповідача мало місце задовго до початку воєнного стану позивач звернулася до суду просить стягнути з відповідача пеню у розмірі 7996,86 грн. та 100% плати за приєднання у розмірі 45180 грн. Представник позивача в суді позов підтримав, просить його задовольнити. Суду представник позивача пояснив, що його довіритель зверталася із скаргою на бездіяльність відповідача до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якою в діях відповідача було виявлено ознаки порушення вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в частині недотримання строків надання послуги із стандартного підключення до електричних мереж, відповідачем не направлялися її довірителю листи про продовження строку надання послуги через здійснення заходів щодо відведення земельної ділянки.

Представник відповідача в суді позов не визнав, просить відмовити в його задоволенні в повному обсязі. Суду представник відповідача пояснив, що причиною тривалого невиконання договірних зобов`язань стали довготривала процедура відведення земельної ділянки для розміщення об`єкта електроенергетики яка залежить не лише від їх підприємства як виконавця, а і від відповідної землевпорядної організації, ОТГ. Саме забезпечення приєднання, що включає в себе будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється на наступний день після повної оплати замовником. Так як повна оплата була здійснена 26.10.2021р., строк 60 календарних днів розпочався з 27.10.2021р. та закінчився 25.12.2021р. включно. На виконання п. 4.2.4 Кодексу системи розподілу підприємством було направлено позивачу лист №1718 про приєднання електроустановки та повідомлено про затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики. Тому, нарахування пені за порушення строків зобов`язання безпідставним. Діючим законодавством передбачено, що у разі неможливості здійснення виконавцем послуг в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (із причин не залежних від виконавця послуг) пеня за порушення строків виконання зобов`язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню. Крім того, торгово-промислова палата України сертифікатом від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини, а саме військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022р. Позивач

Ухвалою суду від 17.01.2023р. за клопотанням представника позивача провадження у справі в частині позовних вимог позивача про зобов`язання відповідача підключити її електроустановку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , до електричних мереж системи розподілу закрито.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

24 лютого 2021 року ОСОБА_1 уклала договір з Акціонерним товариством «Хмельницькобленерго» в особі Кам`янець-Подільського району електричних мереж №38 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу(а.с.21-23).

Розділом 1 зазначеного договору передбачено, що за цим договором до електричних мереж системи розподілу виконавця послуг, оператора малої системи розподілу або іншого власника електричних мереж(основного споживача) приєднується: житловий будинок, місце розташування об`єкта замовника: АДРЕСА_1 . Місце (точка) забезпечення потужності об`єкта замовника встановлюється на ЛЕП - 10 кВЛ - 92 оп.294. Точка приєднання (межа балансової належності об`єкта замовника) встановлюється на вихідні клеми ввідного комутаційного апарату. Тип приєднання об`єкта замовника стандартне. Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання), 30 кВт. Категорія надійності електропостачання 3. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити 0,38 кВ, 2 клас.

Відповідно до 2.1 договору виконавець забезпечує приєднання електроустановок об`єкта замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об`єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

Згідно п.2.2 договору замовник оплачує виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.

П.3.1 договору передбачено, що виконавець послуг зобов`язаний: 3.1.1. розпочати(після виконання замовником зобов`язань щодо авансової оплати в розмірі 20; плати, визначеної п.4.1 цього договору) в установленому порядку приєднання об`єкта(електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу. Забезпечити в установленому порядку приєднання(будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим Договором, після виконання замовником зобов`язань, визначених підпунктом 3.2.3 пункту 3.2 цього договору; 3.1.2 здійснити первинне підключення електроустановок замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника та підключити електроустановки замовника до електричних мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання впродовж 5 робочих днів після отримання заяви замовника або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електроустановок інших користувачів, після виконання сторонами умов цього договору та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії(або внесення змін до діючих договорів).

Згідно п.3.2.3 договору замовник зобов`язаний оплатити на умовах цього договору вартість наданих виконавцем послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднання.

Відповідно до пункту 4.1. Договору плата за приєднання становить 45180,00 грн.

Абз.2 п.4.3 договору передбачено, що у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об`єктів електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника оплата здійснюється відповідно до п.4.4 цього договору.

Відповідно до п.4.4 договору замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

оплата в розмірі 20 плати, визначеної пунктом 4.1 цього договору, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього Договору сторонами;

остаточний розрахунок у розмірі 80% плати, визначеної п.4.1. цього договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника.

Абз. 1 п.5.3 договору встановлено, що за порушення строків виконання зобов`язання за цим договором винна сторона сплачує іншій стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожен день прострочення.

Згідно пп.4 абз.2 п.5.3 договору передбачено, що у разі порушення виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуги з приєднання: у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, більш ніж на 120 календарних днів виконавець послуг зобов`язаний повернути замовнику кошти, отримані як попередня оплата(у розмірі 100% плати, визначеної п.4.1 розділу 4 цього Договору) (крім випадків визначених Кодексом - Кодексом системи розподілу).

П.7.1. договору встановлено, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов`язань, але не довше ніж до 31.12.2021 р.

Відповідно до п.7.3 договору передбачено, що строк його дії може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї із сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

Як встановлено судом Технічні мови стандартного приєднання № 38 до електричних мереж електроустановок(додаток до договору) були видані відповідачем позивачу із підписом 24.02.2021 р.(а.с.19-20).

21.05.2022 р. позивач на підставі наданого відповідачем рахунку № 735/510 (а.с.105 на звороті) перерахував на користь відповідача кошти у розмірі 20% плати, визначеної в п.4.1. договору що становить 9036 грн., що підтверджується копією квитанції №35 від 21.05.2021р. (а.с.8).

24.06.2021 р. директором Кам`янець-Подільського РЕМ було направлено директору з питань забезпечення бізнесу АТ «Хмельницькобленерго» лист з проханням надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об`єкт енергетики- КТП -1н орієнтовною площею 0,003 га в с.Кульчиївці, який буде встановлено на виконання приєднання № 38 від 24.02.2021 р. до електричних мереж електроустановки ОСОБА_1 (а.с.42).

20.07.2021 р. відповідачем було направлено клопотання Голові Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0030 га в с.Кульчиївці для розміщення та обслуговування КТП-1н із земель комунальної власності на умовах оренди(а.с.11).

Рішенням одинадцятої сесії Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради від 08.09.2021 р. № 161/VIII було надано дозвіл відповідачу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель комунальної власності орієнтовною площею 0,0030 га в с.Кульчиївці для розміщення та обслуговування КТП-1н(а.с.12).

23.10.2021 р. відповідачем було надано позивачу для оплати рахунок № 1594/510 на суму 36144,00 грн. за приєднання ел.установок до ел.мережі 3 ф.ввод, що складає 80% плати, визначеної п.4.1. цього договору. На виконання п.4.4 умов договору позивач сплатила відповідачу кошти в сумі 36144 грн.26.10.2021 р., що підтверджується копією квитанції №5 від 26.10.2021р.(а.с.10).

19.11.2021 р. позивачем було направлено Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скаргу щодо врегулювання взаємовідносин із АТ «Хмельницькобленерго» в частині приєднання до електричних мереж її об`єкту(а.с.92).

02.12.2021 р. було зареєстровано в Державному земельному кадастрі на підставі заяви АТ «Хмельницькобленерго» від 22.11.2021 р. та проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок від 09.06.2021 р. ТОВ «ПоділляЗемЦентр» земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0369 площею 0,0030 га, що підтверджується витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку(а.с.109-111).

06.12.2021 р. відповідачем було направлено позивачу повідомлення в якому зазначено що підрядною організацією виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника та землевпорядною організацією завершується виготовлення проекту землеустрою, вказано на положення п.4.2.3 Кодексу системи розподілу, повідомлено, що фахівці товариства здійснюють всі можливі заходи з метою найшвидшого вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об`єкту електроенергетики, та подальшого виконання будівельно-монтажних робіт, вказано що ТОВ «Подільський земельний центр» триває присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки для ТП-10/04 кВ(а.с.39-41).

13.12.2021 р. відповідачем було подано клопотання Голові Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер :01:003:0369 площею 0,0030 га в с.Кульчиївці для розміщення та обслуговування КТП-1н із земель комунальної власності на умовах оренди терміном на 49 років з відсотком орендної плати 3%(а.с.13).

06.01.2022 р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було надано позивачу відповідь на її звернення(а.с. 15-16) в якому зазначено з аналізу листа ОСР(оператора системи передачі) та інформації наявної в НКРЕКП, НКРЕКП вбачає в діях АТ «Хмельницькобленерго» ознаки порушення вимог підпункту 26 п.2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1470(із змінами), якими передбачено, що ліцензіат повинен надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень ст. 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог, встановлених Кодексом систем розподілу, зокрема порушення вимог п.4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу в частині недотримання строків надання послуги із стандартного приєднання до електричних мереж. Та роз`яснено ОСОБА_1 її право звернутися до відповідача із претензією щодо сплати штрафних санкцій за порушення умов договору.

Рішенням шістнадцятої сесії Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради від 11.02.2022 р. № 159/VIII було затверджено проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії площею 0,0030 га кадастровий номер :01:003:0369, яка знаходиться в с.Кульчиївці та передано зазначену земельну ділянку АТ «Хмельницькобленерго» на умовах оренди терміном на 49 років(а.с.14).

18.03.2022 р. позивачем було направлено відповідачу заяву про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання(а.с.17).

Листом від 10.05.2022 р. відповідачем було надано позивачу відповідь щодо настання форс-мажорних обставин в якій зазначено що договір оренди земельної ділянки укладений з Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою було після підписання направлено на державну реєстрацію, однак в зв`язку із блокуванням з 24.02.2022 р. роботи системи ДЗК отримати витяг про НГО немає технічної можливості, договір оренди земельної ділянки буде укладено після отримання витягу про НГО, а також повідомлено, що в зв`язку з початком військової агресії російської федерації проти України на підставі сертифікату Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. та повідомлено, що строк виконання зобов`язання продовжено на строк дії обставин непереробної сили.

Договір оренди земельної ділянки площею 0,003 га, кадастровий номер :01:003:0369 між АТ «Хмельницькобленерго» та Слобідсько-Кульчиєвецькою сільською радою було укладено 25.07.2022 р.(а.с.58-61) та 25.07.2022 р. було підписано акт приймання-передачі земельної ділянки(а.с.62).

Договір оренди земельної ділянки площею 0,003 га, кадастровий номер :01:003:0369 між АТ «Хмельницькобленерго» та Слобідсько-Кульчиєвецькою сільською радою було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Кам`янець-Подільської міської ради Манчуком В.С. 14.10.2022 р., що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.10.2022 р.(а.с.57).

12.12.2022 р. головним інженером Кам`янець-Подільського РЕМ було складено повідомлення про надання послуги з приєднання № 38 від 24.02.2021 р. ОСОБА_1 стандартне приєднання електроустановок замовника(а.с.64-65).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків (частина перша статті 626 ЦК України).

У статті 629 ЦК України зазначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, зміна умов зобов`язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Підпунктом 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 передбачено, що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог: надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП.

За змістом пункту 4.1.1. розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженим становою НКРЕКП № 310 від 14 березня 2018 року передбачено, що цей розділ регулює відносини, що виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників.

Пунктом 4.1.2. Кодексу передбачено, що оператор системи розподілу (надалі ОСР) має право відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього розділу. Вказана норма кореспондується з положеннями пункту 1 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі - договір про стандартне приєднання).

Пунктом 4.2.1. Кодексу передбачено, що ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.

Відповідно до Положень ст. 10 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб`єктами електроенергетики належить погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території об`єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади.

Пунктом 4.2.4. Кодексу визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування на не більше, ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР), пеня за порушення строків виконання зобов`язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

ОСР зобов`язаний, а замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, у тому числі, направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника.

Відповідно до п. 4.2.5. Кодексу систем розподілу, у випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4. цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 7 до цього Кодексу (далі - заява про відшкодування). У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов`язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів). У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.

Цивільно-правова відповідальність це покладення на порушника невигідних правових наслідків, що ґрунтуються на умовах договору або на законі, та, які полягають у позбавленні його певних прав або у заміні невиконання обов`язку новим, або у покладенні на цю особу нового додаткового обов`язку. Покладення на боржника нових додаткових обов`язків як заходу цивільно-правової відповідальності має місце, зокрема, у випадку стягнення неустойки (пені, штрафу).

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Згідно до частин першої, третьої статті 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

На підставі наданих сторонами доказів та у відповідності із встановленими фактичними обставинами справи, суд дійшов висновку, що відповідачем не доведено відсутність його вини у простроченні виконання договірних зобов`язань, а тому є законні підстави для притягнення останнього до цивільно-правової відповідальності перед позивачем згідно умов укладеного між сторонами договору від 24.02.2021 р. При цьому суд враховує, що: відповідно п.4.2.2 Кодексу систем розподілу відповідач був зобов`язаний протягом 60 календарних днів з дня повної оплати позивачем послуг надати послугу зі стандартного приєднання, таким чином строк його виконання мав би закінчитися 25.12.2021 р., в той же час фактично послуга була надана 12.12.2021 р, тобто із запізненням в 351 день; п.7.1 зазначеного договору строк його дії сторонами було визначено не довше ніж до 31.12.2021 р. при цьому фактичне виконання умов договору мало місце тільки 12.12.2022 р. Суд критично оцінює твердження представника відповідача що підставою порушення строків виконання умов договору стало тривале вирішення питання щодо виділення земельної ділянки під об`єкт КТП яке фактично було завершено в жовтні 2022 р., при цьому суд враховує, що відповідачем в порушення умов договору п.7.3 строк дії договору не продовжувався, в порушення умов абз. 2 п. 4.2.4. Кодексу систем розподілу не було повідомлено позивача про збільшення строку договору з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки, наданий суду як доказ лист від 06.12.2021 р. який направлявся позивачу не містить вказівки на збільшення строку дії договору та його граничний термін, а містить тільки цитування окремих положень п.4.2.4, доказів підтверджуючих отримання зазначеного листа позивачем відповідачем суду не надано, а надано тільки квитанцію про направлення листа; надані суду як докази листи від 01.07.2021 р., від 09.08.2021 р., від 08.09.2021 р., від 08.10.2021 р., від 27.11.2021 р., від 27.12.2021 р., від 06.01.2022 р.(а.с.112-122) суд оцінює критично оскільки вони аналогічного змісту із листом від 06.12.2021 р., копій квитанцій про направлення їх позивачу відповідачем суду не надано; крім цього суд враховує, що лист від 06.12.2021 р. було направлено позивачу після направлення позивачем в листопаді 2021 р. скарги Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скаргу щодо врегулювання взаємовідносин із АТ «Хмельницькобленерго» в частині приєднання до електричних мереж її об`єкту(а.с.92), яка в свою чергу в своїй відповіді позивачу на скаргу від 06.01.2022 р. (а.с. 15-16) вказала на наявність в діях АТ «Хмельницькобленерго» ознак порушення вимог підпункту 26 п.2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1470(із змінами), якими передбачено, що ліцензіат повинен надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень ст. 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог, встановлених Кодексом систем розподілу, зокрема порушення вимог п.4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу в частині недотримання строків надання послуги із стандартного приєднання до електричних мереж.

За вказаних обставин на переконання суду підлягають до задоволення вимоги позивача про стягнення з відповідача 100% плати за приєднання в розмірі 45180,00 грн. згідно п.5.3 укладеного договору, в зв`язку із перевищенням надання послуги з приєднання більше ніж на 120 календарних днів.

На цій підставі, на переконання суду підлягають до задоволення вимоги позивача про стягнення пені згідно того ж п.5.3 договору за період з 26.12.2021 р. по 23.02.2023 р. включно. Враховуючи введення в Україні військового стану із 05.30 год 24.02.2022р. відповідно до Указу Президента від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, сертифікат Торгово-промислової палати від 28.02.2022р. №2021/02.0-7.1, яким засвідчено форс-мажорні обставини - введення воєнного стану, вимоги позивача про стягнення пені за період з 24.02.2022 р. задоволенню не підлягають.

Розмір пені який підлягає до стягнення складає 2710,80 грн.(45,18 грн.(0,1% від плати за з`єднання) х 60 днів = 2710,80 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 610, 614, 628 ЦК України, Кодексом систем розподілу,ст. ст. 4, 76-81, 89, 141, 263-265, 268 ЦПК України, суд

ухвалив:

позов задовольнити частково.

Стягнути з Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» в особі Кам`янець-Подільського району електричних мереж (; місцезнаходження: пр. Будівельників, 3, м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ; зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) плату за приєднання у розмірі 45180,00 грн. та пеню у розмірі 2710,80 грн., 893,75 грн. судового збору.

На рішення учасниками судового розгляду може бути подано апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 11.09.2023 р.

Суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Вдовичинський А.В