Провадження № 2/369/3005/22
РІШЕННЯ

Іменем України

07.07.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі: головуючого судді: Янченка А.В. за участю секретаря судового засідання Безкоровайної М.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про стягнення штрафних санкцій за договором,

В С Т А Н О В И В:

У грудні 2021 року позивач ОСОБА_1 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з позовом до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські регіональні електромережі» про стягнення штрафних санкцій за договором.

Заявлені позовні вимоги обґрунтовувала тим, що 05.09.2019 року між ОСОБА_1 та Приватним акціонерним товариством «Київобленерго» в особі начальника Згурівського РП Ребченка М.Г. (далі-Виконавець, ПрАТ «Київобленерго»; разом -Сторони) укладено договір про приєднання до електричних мереж №К-28-19-0028 (далі - Договір) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок об`єкта індивідуального житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що Виконавець послуг ПрАТ «Київобленерго» забезпечує приєднання електроустановок об`єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору. Відповідно до умов яких між сторонами було погоджено тип приєднання до електричних мереж, визначено величину максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 50 кВт.

Пунктом 3.1.1. Договору встановлено строк надання послуг приєднання електроустановок, який становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником оператору системи розподілу вартості приєднання відповідно до Договору та після виконання Замовником зобов`язань , визначених підпунктом 3.2.3 цього Договору.

Відповідно пункту 3.1.2. Договору, ПрАТ «Київобленерго» зобов`язався підключити електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу упродовж 5(10) днів після виконання умов цього Договору, введення в експлуатацію об`єкта Замовника та після оплати Замовником вартості приєднання.

Згідно з пунктом 4. Договору Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. цього розділу. Плата за приєднання становила 47376 грн. 00 коп. з ПДВ.

Замовник відповідно до виставленого рахунку Виконацем послуг № від 12.09.2019 року перерахувала 47376 грн. 00 коп. з ПДВ на користь ПрАТ «Київобленерго», що підтверджується квитанцією ПриватБанку №0.0.0.1.

12 вересня 2019 року Замовник погодила з Виконавцем послуг робочий проект згідно технічних умов №К-28-19-0028.

Тобто, Замовник зі своєї сторони виконала всі взяті на себе зобов`язання за даним Договором.

У той же час, ПрАТ «Київобленерго» безпідставно не виконало своєчасно взятих на себе зобов`язань, чим було порушено умови укладеного Договору, тобто підключення електроустановки до електромереж у встановлені цим Договором терміни не відбулося.

Так, 23 серпня 2021 року, без видачі позивачу Декларації про готовність об`єкту до експлуатації, працівниками Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські регіональні електромережі» здійснено технічну перевірку(контрольний огляд) збереження пломб вузла обліку(Акт №313386 від 23.08.2021 року) що дало змогу позивачу лише 06 вересня 2021 року укласти з ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» Договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством (Договір №419009929 від 06.09.2021 року).

Пунктом 5.1. Договору передбачено, що у випадку порушення своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чиним законодавством.

Згідно з пунктом 5.3. Договору за порушення строків виконання зобов`язань за Договором винна сторона сплачує іншій стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення.

На момент звернення позивача з даним позовом до суду, пеня за прострочення виконання умов Договору більше ніж на 120 календарних днів, Виконавець послуг зобовязаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня плата в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. цього Договору

Згідно умов п. 5.3 договору позивачем нараховано пеню (штраф) за прострочення за 688днів у розмірі 47376,00 грн.

Враховуючи викладене, позивач просив стягнути з відповідча штрафні санкції у розмірі 47376,00 грн., суму судового збору у розмірі 908,00 грн., суму витрат на правову допомогу в розмірі 2000,00 грн.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.12.2021 року було відкрито провадження у даній справі за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

03.02.2022 року від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву та 07.02.2022 року доповнення до відзиву, згідно якого останній позов не визнав та заперечував проти його задоволення з підстав того, що відповідно пункту 4.2.5 Кодексу системи розподілу, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг № 310 від 14 березня 2018 року(надалі Кодкес ), позивач не звертався до відповідача із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання. У позовній заяві відсутня інформація щодо необхідності здійснення заходів з відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів.

Згідно листа від 02.10.2019 року №02/200/200/16962 відповідач звертався до Яготинської міської ради щодо погодження розміщення обєктів електроенергетики передбачених проектною документацією Реконструкція Л-2, ТП-104 по вул. Л.Українки, 30 в м. Яготин, Київської області.

Відповідно листа від 10.12.2019 року №27/1/3415 відповідач звернувся до Яготинської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок у користування на умовах оренди по АДРЕСА_1 .

На вказане звернення Яготинська міська рада направила на адресу відповідача лист від 31.01.2020 року та рішення Яготинської міської ради від 30.01.2020 №2449-58-VII «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок для передачі їх в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії під 14 опорами ПЛЗ-10кВ та ТП-10/0,4 кВ, загальною орієнтовною площею 0,0104 га(0,0022 га під ТП-10/0,4кВ та 10 земельних ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка по 0,0009 га, 1 земельна ділянка 0,0010 га, 1 земельна ділянка 0,0011 га, 1 земельна ділянка 0,0012 га під опорами) по АДРЕСА_1 . В межах населеного пункту в адміністративних межах Яготинської міської ради, які були отримані відповідачем 16.02.2020 року за вх. №1710.

На звернення відповідача від 25.03.2020 року №27/1/590 Яготинська міська рада направила лист від 10.04.2020 року №03-12/465 та викопіювання з генерального плану м. Яготин, які були отримані відповідачем 27.04.2020 за вх. №3799.

Відповідачем розроблений проект землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок для передачі їх в оренду для розміщення , будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії під 14 опорами ПЛЗ-10кВ та ТП-10/0,4 кВ, загальною орієнтовною площею 0,0104 га(0,0022 га під ТП-10/0,4кВ та 10 земельних ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка по 0,0009 га, 1 земельна ділянка 0,0010 га, 1 земельна ділянка 0,0011 га, 1 земельна ділянка 0,0012 га під опорами) по АДРЕСА_1 . Київської області.

08.10.2020 року відповідач направив на адресу Яготинської міської ради клопотання №27/1/2101 щодо погодження меж земельних ділянок у складі проекту землеустрою.

18 листопада 2019 року на підставі заяви позивача відповідачем виготовлено Технічне рішення №К-28-19-0028 від 20.11.2019 року, у пункті 7 якого зазначено, що проектом передбачено проектування та будівництво, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника.

Відповідно п. 7.3 технічного рішення передбачено будівництво проектних електричних мереж від точки приєднання згідно розробленої проектної документації ПрАТ «Київобленерго».

Листами від 11.10.2019, від 08.11.2019, від 06.12.2019, від 31.12.2019, від 28.01.2020, від 25.02.2020, від 25.03.2020, від 24.04.2020, від 25.05.2020, від 19.06.2020, від 16.07.2020, від 14.08.2020, від 11.09.2020, від 09.10.2020, від 06.11.2020, від 04.12.2020, від 31.12.2020, від 29.01.2020, від 26.02.2021, від 26.03.2021, від 23.04.2021, від 21.05.2021, від 18.06.2021 відповідач інформував позивача про збільшення терміну проектування та відведення земельних ділянок .

Щодо витрат позивача на правову допомогу, відповідач у відзиві зазначив, що до позовної заяви, яку отримав відповідач, не додані докази понесення позивачем витрат на правову допомогу.

Просив суд відмовити в позові повністю.

У судове засідання позивач не з`явився, 29.04.2022 року подав до суду заяву про розгляд справи за відсутності позивача.

У судове засідання представник відповідача не з`явився, 07.07.2022 року подав до суду через канцелярію суду заяву про розгляд справи у відсутність представника відповідача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання сторін по справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося, відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України.

У відповідності до ч. 5 ст. 268 ЦПК України датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Суд, з`ясувавши дійсні обставини та дослідивши письмові докази, дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витяну: 177002430 від 09.08.2019 року позивач є власником житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

05.09.2019 року між ОСОБА_1 та Приватним акціонерним товариством «Київобленерго», у подальшому назва була змінена на ПРАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», укладено договір про приєднання до електричних мереж №К-28-19-0028 (далі - Договір) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок об`єкта індивідуального житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно умов договору вказано наступне:

П. 1.3. Договору точка приєднання (межа балансової належності об`єкта Замовника) встановлюється на :визначається на вихідних клемах ввідного автоматичного вимикача.

П. 1.4. Тип приєднання об`єкта замовника: стандартне.

Пунктом 1.5. Договору передбачено величину потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання) 30 кВт.

П. 2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об`єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.

П. 2.2. Замовник оплачує виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.

П. 3.1. Виконавець послуг зобов`язаний:

3.1.1. Розпочати та забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта замовника у строк 30 календарних днів від дати оплати замовником оператору системи розподілу вартості приєднання відповідно до договору та після виконання замовником зобов`язань, визначених підпунктом 3.2.3. цього договору.

3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу упродовж 5(10) днів після виконання умов цього Договору, введення в експлуатацію об`єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після укладення договору про надання послуг з розподілу, після виконання Замовником зобов`язань, визначених підпунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 пункту 3.2 цього Договору, та надання послуги з первинного підключення електроустановок (об`єкта) як окремої послуги.

3.1.3. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж сисеми розподілу Виконавця послуг на підставі заяви замовника впродовж 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об`єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після укладення договору з постачання електричної енергії та договору з розподілу електричної енергії.

П. 3.2. Замовник зобов`язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від 05.09.2019 р. № К-28-19-0028, які є додатком до цього договору, проектну документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки Замовника) електроустановок Замовника від точки приєднання до об`єкта Замовника та щодо безпеки електропостачання.

3.2.2. Погодити розроблену на виконання підпункту 3.2.1 цього пункту проектну документацію з Виконавцем послуг.

3.2.3. Оплатити на умовах цього договору вартість наданих виконавцем послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднання.

3.2.4 На дату __.___20__ р. ввести в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, власний об`єкт та електричні мережі зовнішнього та внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника), надавши Виконавцю послуг документи, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановок об`єкта Замовника.

П.4. Плата за приєднання та порядок розрахунків.

4.1. На дату укладання цього договору плата за приєднання визначається відповідно до додаткової угоди.

4.4. Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок виконавця послуг у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. цього розділу, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього договору сторонами.

Вартість послуг Договором не встановлена.

Додаткова угода, якою визначається плата за приєднання, її розмір, в матеріалах справи відсутня і сторонами до суду не надавалася.

12 вересня 2019 року Замовник погодила з Виконавцем послуг робочий проект згідно технічних умов №К-28-19-0028.

Замовник відповідно до виставленого рахунку Виконацем послуг № від 12.09.2019 року перерахувала 47376 грн. 00 коп. з ПДВ на користь ПрАТ «Київобленерго», що підтверджується квитанцією ПриватБанку №0.0.0.1. та заявою відповідача у відзиві про отримання вказаних коштів 23.09.2019 року.

Згідно листа від 02.10.2019 року №02/200/200/16962 відповідач звертався до Яготинської міської ради щодо погодження розміщення обєктів електроенергетики передбачених проектною документацією Реконструкція Л-2, ТП-104 по вул. Л.Українки, 30 в м. Яготин, Київської області.

Відповідно листа від 10.12.2019 року №27/1/3415 відповідач звернувся до Яготинської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок у користування на умовах оренди по АДРЕСА_1 .

На звернення відповідача від 10.12.2019 року №27/1/3415 Яготинська міська рада направила на адресу відповідача лист від 31.01.2020 року та рішення Яготинської міської ради від 30.01.2020 №2449-58-VII «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок для передачі їх в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії під 14 опорами ПЛЗ-10кВ та ТП-10/0,4 кВ, загальною орієнтовною площею 0,0104 га(0,0022 га під ТП-10/0,4кВ та 10 земельних ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка по 0,0009 га, 1 земельна ділянка 0,0010 га, 1 земельна ділянка 0,0011 га, 1 земельна ділянка 0,0012 га під опорами) по АДРЕСА_1 . В межах населеного пункту в адміністративних межах Яготинської міської ради, які були отримані відповідачем 16.02.2020 року за вх. №1710.

На звернення відповідача від 25.03.2020 року №27/1/590 Яготинська міська рада направила лист від 10.04.2020 року №03-12/465 та викопіювання з генерального плану м. Яготин, які були отримані відповідачем 27.04.2020 за вх. № 3799.

Відповідачем розроблений проект землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок для передачі їх в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії під 14 опорами ПЛЗ-10кВ та ТП-10/0,4 кВ, загальною орієнтовною площею 0,0104 га (0,0022 га під ТП-10/0,4кВ та 10 земельних ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка по 0,0009 га, 1 земельна ділянка 0,0010 га, 1 земельна ділянка 0,0011 га, 1 земельна ділянка 0,0012 га під опорами) по АДРЕСА_1 . Київської області.

08.10.2020 року відповідач направив на адресу Яготинської міської ради клопотання №27/1/2101 щодо погодження меж земельних ділянок у складі проекту землеустрою.

18 листопада 2019 року на підставі заяви позивача відповідачем виготовлено Технічне рішення №К-28-19-0028 від 20.11.2019 року, у пункті 7 якого зазначено, що проектом передбачено проектування та будівництво, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника.

Відповідно п. 7.3 технічного рішення передбачено будівництво проектних електричних мереж від точки приєднання згідно розробленої проектної документації ПрАТ «Київобленерго».

Листами від 11.10.2019, від 08.11.2019, від 06.12.2019, від 31.12.2019, від 28.01.2020, від 25.02.2020, від 25.03.2020, від 24.04.2020, від 25.05.2020, від 19.06.2020, від 16.07.2020, від 14.08.2020, від 11.09.2020, від 09.10.2020, від 06.11.2020, від 04.12.2020, від 31.12.2020, від 29.01.2020, від 26.02.2021, від 26.03.2021, від 23.04.2021, від 21.05.2021, від 18.06.2021 відповідач інформував позивача про збільшення терміну проектування та відведення земельних ділянок .

23 серпня 2021 року працівниками Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські регіональні електромережі» здійснено технічну перевірку (контрольний огляд) збереження пломб вузла обліку та складено Акт №313386 від 23.08.2021 року.

02 вересня 2021 року між позивачем і відповідачем укладено Додаткову угоду до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії №200198279 та виготовлений паспорт точки/точок розподілу(передачі) електричної енергії.

06 вересня 2021 року між позивачем та ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» укладений Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством №419009929.

Зі змісту п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України вбачається, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ст. 14 ЦК України цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Виконання цивільних обов`язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства.

Згідно ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 5) примусове виконання обов`язку в натурі; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Згідно ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ст. 627 ЦК України відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів.

Згідно ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Згідно ст. 527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна із сторін у зобов`язанні має право вимагати доказів того, що обов`язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред`явлення такої вимоги.

Згідно ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Згідно ст. 613 ЦК України кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов`язку. Кредитор також вважається таким, що прострочив, у випадках, встановлених частиною четвертою статті 545 цього Кодексу.

Якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора.

Згідно ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Згідно ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

За ст. 902 ЦК України виконавець повинен надати послугу особисто.

Згідно ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 905 ЦК України строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Згідно ст. 906 ЦК України збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 21 ЗУ «Про ринок електричної енергії» оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу за умови дотримання замовником кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу.

Приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для користувачів електричної системи.

Послуга з приєднання електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідно до договору про приєднання.

Порядок приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та операторів систем розподілу визначається кодексом системи передачі та кодексом систем розподілу і має бути прозорим, забезпечувати ефективне та недискримінаційне приєднання до системи передачі та систем розподілу.

Порядок приєднання має визначати, у тому числі, процедурні питання, умови приєднання, типові форми договорів про приєднання.

Кодексом системи розподілу визначаються умови приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є операторами системи розподілу.

Оператор системи розподілу надає послугу із стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також здійснює первинне підключення об`єкта замовника у строки, визначені кодексом системи розподілу.

Відповідно до вимог ч. 1. ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Згідно ч. 5 ст. 21 Закону Оператор системи розподілу надає послугу із стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також здійснює первинне підключення об`єкта замовника у строки, визначені кодексом системи розподілу.

Згідно Кодексу системи розподілу, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг № 310 від 14 березня 2018 року, підключення - підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги в точці приєднання на контактні з`єднання електричних мереж замовника та ОСР згідно з проектною схемою.

Договір про приєднання до електричних мереж (договір про приєднання) - домовленість сторін, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж ОСР, ОМСР або іншого власника електричних мереж (основного споживача).

Технічні умови на приєднання - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об`єкта замовника, заявленого до приєднання до електричних мереж, які повинні відповідати його розрахунковим технічним і технологічним параметрам та меті приєднання (виробництво, розподіл, споживання електричної енергії) та є невід`ємним додатком до договору про приєднання.

У пункті 4.2.2. Кодексу зазначено, що послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

-розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;

-підготовку технічного завдання на проектування;

-розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (до точки приєднання електроустановок Замовника);

-здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики;

-погодження ОСР проектної документації Замовника на відповідність вимогам технічних умов;

-виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Пунктом 4.2.3. Кодексу зазначено, що процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:

-надання Замовником заяви ОСР про приєднання за формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу, та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу;

-визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 - 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;

-підготовку і видачу Замовнику договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід`ємним додатком до цього договору,

-підписання договору про приєднання Замовником;

-реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;

оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;

-подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов;

-виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;

-улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника;

-подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з`єднання електричних мереж (межа балансової належності));

підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

Як вбачається із матеріалів цивільної справи, між сторонами по справі було укладено договір про приєднання до електричних мереж, на виконання умов якого позивач виконав взяті на себе зобов`язання та здійснив оплату за приєднання до електричних мереж.

Відповідач у встановлений у договорі термін не виконав свої зобов`язання через здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, що підтверджується листами відповідача, рішенням та листами Яготинської міської ради.

Відповідач також відповідно до законодавства та у встановлений термін листами інформував позивача про хід здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики та про збільшення терміну проектування.

Заперечення на відзив на позовну заяву відповідача не надходили до суду від позивача.

Згідно зі ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд сприяє всебічному та повному з`ясуванню обставин по справі, роз`яснює їх права та обов`язки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їх прав у випадках передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків, встановлених ст. 82 ЦПК України. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог повністю.

Судові витрати відповідно до ст. 141 ЦПК України покласти на позивача.

Керуючись ст.ст. 11, 14, 15, 16, 204, 376, 509, 525, 526, 527, 530, 610, 611, 612, 613, 614, 626, 627, 628, 629, 901, 902, 903, 905, 906 Цивільного кодексу України, ст. 21 ЗУ «Про ринок електричної енергії», пунктами 4.2.2., 4.2.3 Кодексу системи розподілу ст.ст. 12, 81, 82, 259, 263, 264, 265, 268 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про стягнення штрафних санкцій за договором відмовити повністю.

Судові витрати покласти на позивача.

Інформація про позивача: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_1 .

Інформація про відповідача: Приватне акціонерне товариство «ДТЕК Київські регіональні електромережі», місце знаходження: 08132, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-Б; код ЄДРПОУ 23243188.

Рішення суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня виготовлення повного тексту судового рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скаргу на рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено: 18.07.2022 року.

Суддя А.В. Янченко