ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2025м. ДніпроСправа № 904/4729/25

Господарський суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Перової О.В., за участю секретаря судового засідання Кравець В.С., розглянувши за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ", 50014, м.Кривий Ріг, вул.Електрична, буд.1,

до Товариства з обмеженою відповідальністю СПЕЦБУД КОМПАНІ, 50093, м.Кривий Ріг, вул.Незалежності України, буд.16, кв.7,

про стягнення пені та штрафу

Представники сторін:

від позивача: Тетера Олександр Володимирович

від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУД КОМПАНІ» про стягнення пені у розмірі 1 334 478,47грн та 10 % штрафу від вартості робіт у розмірі 275 718,69грн, нараховані за порушення умов договору № 138 на поточний ремонт теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-ТК210, ТК405-ТК407, ТК126-ТК128, ТК407-ТК407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ «Криворізька теплоцентраль».

Також позивач просить суд стягнути з відповідача судовий збір.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.08.2025 справу № 904/4729/25 передано на розгляд судді Перовій О.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.09.2025 у справі № 904/4729/25 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 25.09.2025 об 11:00год.

25.09.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від представника відповідача надійшла заява про відкладення розгляду справи для можливості ознайомлення з матеріалами справи та подання відзиву на позовну заяву.

У підготовче засідання з`явився представник позивача. Відповідач у підготовче засідання не з`явився, причини неявки суду повідомив.

Представник позивача у підготовчому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання відповідача про відкладення розгляду справи.

У підготовчому засіданні 25.09.2025 судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі на 22.10.2025 об 11 год 00 хв.

07.10.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Водночас до відзиву на позовну заяву відповідачем подано заяву про поновлення строку на подання відзиву на позовну заяву.

13.10.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від представника позивача надійшла відповідь на відзив, в якій просить суд долучити її до матеріалів справи та задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

У підготовче засідання з`явився представник позивача. Відповідач у підготовче засідання не з`явився, про місце, день та час підготовчого засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не повідомив.

Представник позивача у підготовчому засіданні не заперечував проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

У підготовчому засіданні 22.10.2025 судом постановлено ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів, закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті на 18.11.2025 об 11 год 00хв, що занесено до протоколу судового засідання.

14.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від представника відповідача надійшла заява про виклик свідка.

17.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від представника позивача надійшли заперечення на клопотання представника відповідача про виклик свідка.

18.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд від представника відповідача надійшла заява про відкладенням розгляду справи, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю з 18.11.2025 до 21.11.2025. На підтвердження факту перебування на лікарняному до заяви додана інформаційна довідка. Водночас просить викликати свідків на наступну дату судового засідання.

18.11.2025 у судове засідання з`явився представник позивача. Представник відповідача у судове засідання не з`явився, про місце день та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду повідомив.

Представник позивача у судовому засіданні заперечував проти задоволення заяви відповідача про виклик свідків. Суд постановив відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю СПЕЦБУД КОМПАНІ про виклик свідка та відкласти розгляд справи по суті на 25.11.2025 о 12 год 00 хв.

25.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд від представника відповідача надійшла заява про відкладенням розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю з 21.11.2025 до 29.11.2025. На підтвердження факту перебування на лікарняному до заяви додана інформаційна довідка.

У судовому засіданні 25.11.2025 судом постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи по суті на 10.12.2025 о 12 год 30 хв, що занесено до протоколу судового засідання.

10.12.2025 у судове засідання з`явився представник позивача. Представник відповідача у судове засідання не з`явився, про місце день та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не повідомив.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

У судовому засіданні 10.12.2025 проголошено скорочене (вступну та резолютивну частини) рішення.

Суд, розглянувши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2024 між Акціонерним товариством "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" (далі - позивач, замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю СПЕЦБУД КОМПАНІ (далі - відповідач, виконавець) укладений договір № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК 405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК 612-613, ТК 518-520, ТК614-615) АТ "Криворізька теплоцентраль".

Відповідно до пункту 1.1. договору виконавець зобов`язується надати послуги з поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ «Криворізька теплоцентраль» (далі - послуги), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані згідно з умовами цього договору послуги (код за ДК 021:2015 « 45230000-8» Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), які з урахуванням частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) є послугами, а відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України є роботами.

Надання послуг виконавцем здійснюється згідно дефектного акту замовника (додаток № 1 до цього договору) (пункт 1.2. договору).

Об`єкти надання послуг: теплові мережі по Східному експлуатаційному району (ТК202- 210, ТК405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ «Криворізька теплоцентраль» (пункт 1.3. договору).

Розрахунок вартості послуг за цим договором здійснюється виконавцем на підставі дефектного акту замовника (додаток № 1 до цього договору) (пункт 2.1.договору).

Вартість послуг за цим договором розраховується на основі цін і розцінок у будівництві відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва» (зі змінами) згідно Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та визначається у кошторисній документації (додаток № 2 до цього договору) (договірна ціна, локальний кошторис (засвідчений підписом кошторисника, який має чинний кваліфікований сертифікат), загальновиробничі витрати, підсумкова відомість ресурсів, пояснювальна записка) (пункт 2.2. договору).

Ціна договору є твердою та визначена у кошторисній документації (додаток № 2 до цього договору) і становить: 3 730 367,07 грн. (три мільйони сімсот тридцять тисяч триста шістдесят сім гривень 07 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ 20% 746 073,41 грн. ( сімсот сорок шість тисяч сімдесят три гривні 41 копійка), всього з ПДВ 4 476 440,48 грн. (чотири мільйони чотириста сімдесят шість тисяч чотириста сорок гривень 48 копійок) (пункт 2.3. договору).

Замовник здійснює оплату наданих послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання сторонами акту за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 на підставі фактично наданих послуг та виставленого виконавцем рахунку на оплату (пункт 2.4. договору).

Виконавець повинен приступити до надання послуг, не пізніше 3 (трьох) календарних днів після підписання договору (пункт 3.1. договору).

Кінцевий термін надання послуг, що є предметом цього договору, становить 10.09.2024, з правом дострокового виконання (пункт 3.2. договору).

Виконавець зобов`язаний після закінчення надання послуг по об`єктам, передбачених дефектним актом та кошторисною документацією (додаток № 1 та додаток № 2 до цього договору), письмово повідомити замовника та здати їх, а замовник зобов`язаний, у разі відсутності зауважень до наданих послуг, прийняти їх у відповідності з діючими в Україні нормами і правилами у строк, передбачений п.3.5 цього договору. За умови письмового погодження замовника, можливе поетапне прийняття наданих виконавцем послуг. У такому випадку виконавець зобов`язаний після закінчення кожного етапу (виду послуг) повідомити замовника, а замовник зобов`язаний у разі відсутності зауважень до наданих послуг протягом 5 (п`яти) робочих днів ці послуги прийняти на підставі відповідних акту, довідки та документів зазначених в п.3.4 цього договору і дозволити надання наступного етапу послуг (пункт 3.3. договору).

Згідно пункту 3.4. договору виконавець не пізніше 5 (п`яти) робочих днів з моменту закінчення надання послуг по об`єктам передає замовнику (супровідним листом) наступну виконавчу документацію, а саме: .

3.4.1. акт за формою №КБ- 2в (з розрахунком загальновиробничих витрат та підсумковою відомістю витрачених ресурсів) у 3 (трьох) примірниках (далі - Акт);

3.4.2. довідку за формою№КБ-3 у 3 (трьох) примірниках (далі - довідка);

3.4.3. виконавчі схеми (схеми ремонту теплової мережі з прив`язкою до місцевості) підписані начальником дільниці або майстром дільниці замовника;

3.4.5. завірені копії сертифікатів (у випадку, якщо такі матеріали підлягають обов`язковій сертифікації) або паспорти якості на використані матеріали;

3.4.6. акти на приховані роботи оформлені згідно додатка В та додатка Н ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», підписані начальником дільниці або майстром дільниці Замовника;

3.4.8. копії маршрутних листів;

3.4.9. підтвердження (завірені копії) витрат на відрядження;

3.4.11. акт передачі та прийому матеріалів з центрального складу замовника (оформлений та підписаний виконавцем);

3.4.12. акт здачі-приймання металобрухту на центральний склад замовника (оформлений та підписаний виконавцем);

3.4.13. акт проведення гідравлічного випробування теплової мережі.

Замовник повинен розглянути визначену у п.3.4 цього договору виконавчу документацію та, у разі відсутності зауважень, підписати довідку та акт протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання від виконавця (пункт 3.5. договору).

У разі наявності зауважень до виконавчої документації, визначеної у п.3.4 цього договору, виявлення допущених у наданні послуг відступів від умов договору або інших недоліків (дефектів), замовник надає виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання акту та довідки протягом строку, вказаного у п.3.5 цього договору (пункт 3.6. договору).

У разі виникнення між замовником і виконавцем при здачі-прийнятті послуг розбіжностей/спорів або з приводу недоліків наданих послуг або їх причин, відступів від умов договору, надання послуг не в повному обсязі, на вимогу будь-якої із сторін має бути призначена відповідна експертиза, яка доручається проведенню незалежній експертній організації (незалежному експерту). Витрати на проведення експертизи несе виконавець, крім випадків, коли незалежною експертною організацією (незалежним експертом) встановлена відсутність порушень ним умов договору або причинного зв`язку між діями виконавця та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін, - обидві сторони порівну (пункт 3.7. договору).

У разі якщо після прийняття послуг, замовник виявив відступи від умов договору або інші недоліки (дефекти), які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані виконавцем, він протягом 5 (п`яти) робочих днів після їх виявлення письмово повідомляє про це виконавця та викликає його на визначені у повідомленні дату та місце для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо виконавець не з`явиться без поважних причин у визначений у письмовому повідомленні строк, замовник має право залучити до складання зазначеного акту незалежну експертну організацію (незалежного експерта), письмово повідомивши про це виконавця. Даний акт, складений за участю незалежної експертної організації (незалежного експерта), протягом 3 (трьох) робочих днів після його складання, надсилається Виконавцю до виконання (пункт 3.8. договору).

У разі якщо виконавець прибув для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів), але відмовився підписувати його, замовник складає акт про відмову від підписання такого акту та залучає незалежну експертну організацію (незалежного експерта) для спільного складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Покриття витрат на послуги незалежної експертної організації (незалежного експерта) здійснюється за рахунок винної сторони. Виконавець зобов`язаний за власний рахунок усунути недоліки (дефекти) допущені з його вини у строки, визначені в акті про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) (пункт 3.9. договору).

Якщо виконавець не забезпечить виконання вимоги, визначеної у п.3.9 цього договору, порушить строки її виконання, замовник має право прийняти рішення, попередньо письмово повідомивши про нього виконавця, про усунення таких недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб, із подальшим відшкодуванням понесених ним витрат та одержаних збитків за рахунок виконавця (пункт 3.10. договору).

Якщо відступи у послугах від умов договору або інші виявлені недоліки (дефекти) не можуть бути усунуті виконавцем, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких послуг або вимагати пропорційного зниження договірної ціни, або вимагати повернення виконавцем отриманої суми попередньої оплати, у разі її наявності, та компенсації збитків (пункт 3.11. договору).

У випадку не підписання замовником акту без мотивованої відмови у прийнятті послуг по закінченні строку, вказаного у п.3.5 цього договору, акт вважається підписаним, а послуги - прийнятими та підлягають оплаті (пункт 3.12. договору).

Виконавець зобов`язується, зокрема суворо дотримуватись технології надання послуг, яка забезпечує їх якість, а також правил охорони праці, промислової та пожежної безпеки в ході надання послуг. Керуватись наступними нормативними документами: «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (ГКД 34.20.661-2003) у редакції Наказу Міненерговугілля України від 15.03.2019 № 124, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; у випадках, встановлених цим договором, своєчасно усувати виявлені недоліки (дефекти) у послугах; своєчасно та якісно виконати і здати послуги, визначені цим договором. Своєчасно надати замовнику документацію визначену у п.3.4, п.4.2 цього договору (підпункти 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. пункту 5.1. договору).

Відповідно до пункту 5.2. договору замовник зобов`язується надати можливість доступу на об`єкти для надання послуг за цим договором; у разі відсутності зауважень, підписати акт, довідку та іншу необхідну документацію; оплатити виконавцю надані послуги в розмірі й у терміни, встановлені цим договором.

Згідно пункту 7.4. договору виконавець зобов`язаний протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити замовника:

7.4.1. про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості наданих послуг;

7.4.2. про наявність будь-яких інших обставин, які не залежать від виконавця і, в той же час, загрожують якості послуг.

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим договором (пункт 10.1. договору).

У випадку порушення строку надання послуг, визначеного у п.3.1, п.3.2 цього договору, і строків усунення недоліків у наданих послугах, вказаних у п.3.8, п.3.9, п.8.7 цього договору, виконавець зобов`язаний сплатити замовнику пеню у розмірі 0,2 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад десять днів додатково стягується штраф у розмірі 10 (десять) відсотків вказаної вартості (пункт 10.3. договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх печатками і діє до « 31» грудня 2024 року (включно), але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (пункт 15.1. договору).

Сторонами підписані додаток № 1 (дефектний акт) та додаток № 2 (договірна ціна) до договору № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК 405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК 612-613, ТК 518-520, ТК614-615) АТ "Криворізька теплоцентраль", якими передбачили найменування робіт і витрат, найменування витрат та її вартість.

06.09.2024 сторони уклали додаткову угоду № 1 до договору № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК 405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ "Криворізька теплоцентраль" про таке:

1. Враховуючи пп.4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, а саме - продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, Сторони домовились внести зміни до п.3.2 Договору та викласти його у наступній редакції:

« 3.2. Кінцевий термін надання послуг, що є предметом цього договору, становить 20.10.2024, з правом дострокового виконання».

Додатковою угодою № 1/1 від 15.10.2024 до договору № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ "Криворізька теплоцентраль" сторони змінили реквізити виконавця.

18.10.2024 сторони уклали додаткову угоду № 2 до договору № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК 405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ "Криворізька теплоцентраль" про таке:

1. Враховуючи пп.4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, а саме - продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, Сторони домовились внести зміни до п.3.2 договору та викласти його у наступній редакції:

« 3.2. Кінцевий термін надання послуг, що є предметом цього договору, становить 20.11.2024, з правом дострокового виконання».

На виконання умов договору Товариством з обмеженою відповідальністю СПЕЦБУД КОМПАНІ надано послуги Акціонерному товариству "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" на суму 1 719 253,55 грн, що підтверджується довідками та актами, а саме:

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2024 року від 25.09.2024 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року від 25.09.2024 на загальну суму 636 931,49 грн, з ПДВ;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2024 року від 05.11.2024 та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року від 05.11.2024 на загальну суму 981 959,94 грн, з ПДВ;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2024 року від 25.11.2024 та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року від 25.11.2024 на загальну суму 100 362,12 грн, з ПДВ.

Відповідач для оплати наданих послуг надав Акціонерному товариству "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" рахунки на оплату № 3 від 24.09.2024 на суму 636 931,49 грн, № 6 від 05.11.2024 на суму 981 959,94 грн та № 13 від 02.12.2024 на суму 100 362,12 грн.

Позивач здійснив оплату наданих послуг на суму 1 719 253,55 грн, про що свідчать платіжні інструкції № 4426 від 02.10.2024 на суму 636 931,49 грн, № 5237 від 08.11.2024 на суму 818 299,95 грн, № 5266 від 11.11.2024 на суму 163 659,99 грн та № 6043 від 10.12.2024 на суму 100 362,12 грн.

Станом на 20.11.2024 відповідач не виконав роботи за договором № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району, зокрема за об`єктами ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК614-615 на загальну суму 2 757 186,93 грн.

Листом від 07.05.2025 № 4858/09 позивач вимагав від Товариства з обмеженою відповідальністю СПЕЦБУД КОМПАНІ розглянути претензію протягом семи календарних днів з моменту отримання та сплатити штрафні санкції за договором № 138 від 19.07.2024 пеню за період з 21.11.2024 по 30.04.2025 у розмірі 887 814,19 грн та штраф у розмірі 275 718,69 грн.

У відповідь на згаданий лист відповідач листом від 16.06.2025 вих. № 36 повідомив про незгоду із нарахуванням штрафних санкцій.

Предметом спору у даній справі є стягнення пені у розмірі 1 334 478,47грн та 10 % штрафу від вартості робіт у розмірі 275 718,69грн, нараховані за порушення умов договору № 138 на поточний ремонт теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-ТК210, ТК405-ТК407, ТК126-ТК128, ТК407-ТК407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ «Криворізька теплоцентраль».

Предметом доказування у даній справі є встановлення обставин укладення договору № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК 405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК 612-613, ТК 518-520, ТК614-615) АТ "Криворізька теплоцентраль" від 19.07.2024, строки виконання робіт згідно календарних графіків та додаткових угод, правомірність нарахування штрафних санкцій.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи у їх сукупності, ураховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд доходить висновку про задоволення позовних вимог з огляду на таке.

Згідно із частиною першою статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Відповідно до частини другої статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема є договори та інші правочини.

У відповідності до приписів статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 ЦК України).

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною першою статті 530 ЦК України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з частиною першою статті 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Статтею 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (частина перша статті 611 ЦК України).

За приписами статті 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Статтею 549 ЦК України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору (статті 626 ЦК України).

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору (стаття 628 ЦК України).

Суд з`ясував, що у вказаному договорі сторонами було досягнуто згоди щодо усіх істотних умов, встановлених законом для даного виду договорів, договір підписаний уповноваженими представниками сторін, їх підписи скріплені печатками підприємств, отже, з урахуванням презумпції правомірності правочину, такий договір є правомірним, укладеним та таким, що породжує у сторін права та обов`язки щодо його виконання.

Підрядник зобов`язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором (стаття 839 ЦК України).

Укладений правочин за своїм змістом та правовою природою є договором підряду (субпідряду), який підпадає під правове регулювання норм глави 61 розділу ІІІ Книги п`ятої Цивільного кодексу України, та з огляду на встановлений статтею 204 Цивільного кодексу України принцип правомірності правочину, є належною підставою, у розумінні статті 11 Цивільного кодексу України, для виникнення у позивача та відповідача взаємних цивільних прав та обов`язків,

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (частини перша, друга статті 837 ЦК України).

У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (частина перша статті 843 ЦК України).

Відповідно до статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Згідно зі статтею 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Матеріали справи не містять доказів того, що договір № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-210, ТК 405-407, ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК 612-613, ТК 518-520, ТК614-615) АТ "Криворізька теплоцентраль" від 19.07.2024, та додаткові угоди до нього визнавалися недійсними у судовому порядку.

Як убачається з матеріалів справи, перелік невиконаних робіт підтверджуються актами приймання виконаних будівельних робіт та службовою запискою начальника відділу підготовки та проведення ремонтів АТ "Криворізька теплоцентраль" ВППР-321/ЛИП-2025-21.07.2025 з яких вбачається, що виконавець вчасно та в повному обсязі не надав послуги за об`єктами ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517 та ТК614-615, що передбачено дефектним актом (додаток 1 до договору) на суму 2 757 186,93 грн, а саме:

1. Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм 248 м;

2. Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом 12,5м3;

3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 669,39м3;

4. Очищення від мулу каналів. Розробка ґрунту вручну в траншеях та котлованах глибиною більше 3 м з кріпленнями з підніманням екскаватором, група ґрунту 2

5. пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2 47,09 м3;

6. Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 896,42м3;

7. Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 447,715м2;

8. Демонтаж плит перекриття каналiв площею до 5 м2 193 шт.;

9. Розбирання ізоляції з мінеральної вати 67,4532м3;

10. (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм 2,95м;

11. (Демонтаж) Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм - 92,5м;

12. (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 600 мм 200м;

13. (Демонтаж) Протягування у футляр сталевих труб діаметром 600 мм 152м;

14. (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 700 мм 5,77м;

15. (Демонтаж) Протягування у футляр сталевих труб діаметром 700 мм 4,27м;

16. (Демонтаж) Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм 1 шт.;

17. (Демонтаж) Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм 2шт.;

18. (Демонтаж) Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм 1шт.;

19. Брухт металевий (зворотнi матерiали) 18,605т;

20. Навантаження вантажів краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 10,0 т, маса вантажу до 2,5 т (навантаження на об`єкті металлобрухту) 18,605т;

21. Розвантаження вантажів краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 10,0 т, маса вантажу до 2,5 т (розвантаження металлобрухту на склад замовника) 18,605т;

22. Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм транспортом загального призначення з причепом на вiдстань 5 км 18,605т;

23. Навантаження вантажів краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 10,0 т, маса вантажу до 2,5 т (навантаження на складі замовника) 24,859т;

24. Розвантаження вантажів краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 10,0 т, маса вантажу до 2,5 т (розвантаження на об`єкті матеріалів замовника) 24,859т;

25. Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм транспортом загального призначення з причепом на вiдстань 5 км 24,859т;

26. Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 700 мм 5,77м;

27. Протягування у футляр сталевих труб діаметром 700 мм 4,27м;

28. Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 600 мм 200м;

29. Протягування у футляр сталевих труб діаметром 600 мм 152м;

30. Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм 2,95м;

31. Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм 97,6м;

32. Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм 1шт.;

33. Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм 2шт.;

34. Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм 1шт.;

35. Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази 394,498м2;

36. Ізоляція трубопроводів діаметром 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 100 мм 100м;

37. Улаштування гідроізоляційного шару з алюхолста на трубопроводах діаметром 820 мм, товщина ізоляційного шару 100 мм 100м;

38. Ізоляція трубопроводів діаметром 720 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 100 мм 48м;

39. Улаштування гідроізоляційного шару з алюхолста на трубопроводах діаметром 720 мм, товщина ізоляційного шару 100 мм 48м;

40. Ізоляція трубопроводів діаметром 630 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 100 мм 48м;

41. Улаштування гідроізоляційного шару з алюхолста на трубопроводах діаметром 630 мм, товщина ізоляційного шару 100 мм 48м;

42. Ізоляція трубопроводів діаметром 530 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 100 мм 110м;

43. Улаштування гідроізоляційного шару з алюхолста на трубопроводах діаметром 530 мм товщина ізоляційного шару 100 мм 110м;

44. Навантаження сміття вручну 149,666т;

45. Перевезення сміття до 15 км 149,666т.

На виконання умов пункту 4.1. договору замовником було передано ТОВ "Спецбудкомпані" матеріали, про що свідчать акти про передачу матеріалів підрядній організації №№ 354, 358, 375, 383 за серпень 2024, №№ 388, 396, 399, 400, 402, 404, 409, 416, 420, 421, 425 за вересень 2024, №№ 442, 449, 511 за жовтень 2024, № 637 за листопад 2024, акти на витрачені при ремонті матеріали підрядною організацією №№ 27, 28, 29, 30, 31 за вересень 2024, №№ 108, 109 110,111,112,113,114,115, № 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 та 215 за листопад 2024) та акти про повернення залишків матеріалів від підрядної організації №№ 355 та 378 за жовтень 2024.

Відповідно до пункту 3.1. договору виконавець повинен приступити до надання послуг, не пізніше 3 (трьох) календарних днів після підписання договору.

Пунктом 3.2. додаткової угоди № 2 від 18.10.2024 сторони визначили, що кінцевий термін надання послуг - 20.11.2024 з правом дострокового виконання.

Так, відповідно до пункту 7.4 договору передбачено обов`язок виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомляти замовника:

7.4.1. про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості наданих послуг;

7.4.2. про наявність будь-яких інших обставин, які не залежать від виконавця і, в той же час, загрожують якості послуг.

В матеріалах справи відсутні докази звернення відповідача до позивача з листом щодо неможливості проведення ремонту теплових мереж на об`єктах ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517 та ТК614-615 або із заявою про внесення змін до договору, відмову замовника у видачі матеріалів чи неналежне забезпечення ними виконавця.

Пунктом 10.3. договору сторони передбачили, що у випадку порушення строку надання послуг, визначеного у п.3.1, п.3.2 цього договору, і строків усунення недоліків у наданих послугах, вказаних у п.3.8, п.3.9, п.8.7 цього договору, виконавець зобов`язаний сплатити замовнику пеню у розмірі 0,2 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад десять днів додатково стягується штраф у розмірі 10 (десять) відсотків вказаної вартості.

Доказів виконання робіт відповідачем на суму 2 757 186,93 грн за договором № 138 поточного ремонту теплових мереж по Східному експлуатаційному району, зокрема за об`єктами ТК126-128, ТК407-407/1, ТК510-517, ТК614-615 матеріали справи не містять.

Позивач просить суд стягнути пеню у розмірі 1 334 478,47 грн за період з 21.12.2024 по 19.08.2025 та 10 % штрафу від вартості робіт у розмірі 275 718,69грн.

Перевіривши розрахунок, наданий позивачем, суд доходить висновку, що він є правомірним, обґрунтованим, арифметично правильним, відповідає вимогам чинного законодавства, тому в цій частині позов підлягає задоволенню.

Відповідач заперечив розмір нарахованих позивачем штрафних санкцій, вважав її завищеною, не доведеними позивачем обставин понесення збитків у зв`язку з невиконанням відповідачем зобов`язань за договором.

Контррозрахунок відповідач не надав.

Відповідно до частини першої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (статті 76-79 ГПК України).

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Як зазначено у пункті 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й відрізних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

Суд також зазначає, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод (рішення Суду у справі Трофимчук проти України, no. 4241/03 від 28.10.2010).

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (Проніна проти України, №63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року). Оскаржене судове рішення відповідає критерію обґрунтованості судового рішення.

За викладеного, є правомірними та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача пені у розмірі 1 334 478,47грн та 10 % штрафу від вартості робіт у розмірі 275 718,69грн.

Щодо судових витрат.

Згідно із частиною першою статті 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Закон України "Про судовий збір" визначає правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1,5 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України (стаття 9 Закону України "Про судовий збір").

Згідно із частиною третьою статті 4 Закону України Про судовий збір при поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Оскільки при зверненні до Господарського суду Дніпропетровської області заявлено вимогу майнового характеру (1 610 197,16 грн), то позивач сплатив судовий збір у розмірі 19 322,37 грн, про що свідчить платіжна інструкція № 12143 від 22.08.2025.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір у справі покладається на відповідача у розмірі 19 322, 37 грн.

Керуючись статтями 2, 3, 20, 73 - 79, 86, 91, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Акціонерного товариства "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" до Товариства з обмеженою відповідальністю СПЕЦБУД КОМПАНІ про стягнення пені та штрафу задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю СПЕЦБУД КОМПАНІ, 50093, м.Кривий Ріг, вул.Незалежності України, буд.16, кв.7, на користь Акціонерного товариства "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ", 50014, м.Кривий Ріг, вул.Електрична, буд.1, пеню у розмірі 1 334 478,47 грн (один мільйон триста тридцять чотири тисячі чотириста сімдесят вісім гривень 47 копійок), 10 % штрафу від вартості робіт у розмірі 275 718,69грн (двісті сімдесят п`ять тисяч сімсот вісімнадцять гривень 69 копійок), нараховані за порушення умов договору № 138 на поточний ремонт теплових мереж по Східному експлуатаційному району (ТК202-ТК210, ТК405-ТК407, ТК126-ТК128, ТК407-ТК407/1, ТК510-517, ТК612-613, ТК518-520, ТК614-615) АТ Криворізька теплоцентраль та судовий збір у розмірі 19 322,37 грн (дев`ятнадцять тисяч триста двадцять дві гривні 37 копійок).

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складене 18.12.2025

Суддя О.В. Перова