ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2025 р. м. Житомир Справа № 906/587/24

Господарський суд Житомирської області у складі: судді Прядко О.В.,

за участю секретаря судового засідання: Толстокарової І.С.,

за участю представників сторін:

від позивача: Мостовенко М.В., ордер серія АІ №1982875 від 25.08.2025;

від відповідача: Войдевич О.А., ордер серія АМ №1061863 від 12.06.2024,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Приватного підприємства "Автомагістраль"

до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

про стягнення 5300418,30 грн

Процесуальні дії по справі.

Приватне підприємство "АВТОМАГІСТРАЛЬ" звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовом до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області про стягнення заборгованості у розмірі 5300418,30 грн.

Ухвалою суду від 03.06.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24.06.2024.

Ухвалою суду від 24.06.2024 відкладено підготовче засідання на 15.07.2024.

До суду 10.07.2024 й 15.07.2024 надійшли:

- відзив відповідача на позовну заяву від 08.07.2024 №1258/04-01 (т.1. а.с.103-112) та клопотання представника відповідача про продовження терміну для подання відзиву від 15.07.2024 (т.1, а.с.144-146);

- клопотання відповідача про призначення будівельно-технічної експертизи від 08.07.2024 №1259/04-01 з метою з`ясування обставин, що мають значення для справи, а саме підтвердження обсягів та вартості виконаних ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" робіт з реконструкції на об`єкті (т.1, а.с.113-137);

- клопотання представника позивача про визначення експертної установи для проведення експертизи від 14.07.2024 (т.1, а.с.139-143).

Протокольною ухвалою суду від 15.07.2024 задоволено клопотання представника відповідача про продовження терміну для подання відзиву на позовну заяву.

Ухвалою суду від 15.07.2024 клопотання відповідача про призначення будівельно-технічної експертизи від 08.07.2024 №12059/04-01 задоволено частково; клопотання позивача про визначення експертної установи для проведення експертизи від 14.07.2024 задоволено у повному обсязі; призначено судову будівельно-технічну експертизу у справі №906/587/24, проведення якої доручено Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України. На вирішення експертам поставлено такі питання: 1) Який перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)? 2) Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції по об`єкту станом на дату фактичного виконання? 3) Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції на об`єкті обсягам та вартості, визначеним проєктно-кошторисною документацією або первинною звітною документацією з будівництва? Провадження у справі №96/587/24 зупинено.

06.09.2024 до суду від Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України із супровідним листом №2351/16-11/24 від 22.08.2024 надійшло клопотання експертів про забезпечення обстеження та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, від 21.08.2024 №6269/6270 (т.1, а.с155-157).

Ухвалою суду 09.09.2024 поновлено провадження у справі №906/587/24 та призначено судове засідання для розгляду клопотання експертів на 13.09.2024.

Ухвалою суду від 13.09.2024 відкладено розгляд клопотання експертів на 09.10.2024.

07.10.2024 через діловодну службу (канцелярію) суду представник позивача подав клопотання про надання додаткових документів для проведення експертизи від 04.09.2024, у якому пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України та по 01.04.2022 головний офіс ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ", його територія та частина виробничих приміщень перебували під окупацією. 04.04.2022 доступ до головного офісу ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ", його території та частини виробничих приміщень було відновлено, в ході огляду працівниками було встановлено пошкодження, знищення та викрадення значної кількості транспортних засобів, офісної техніки, документів тощо, чим заподіяно підприємству значних матеріальних збитків. Таким чином підприємство має у розпорядженні лише ті документи, які наявні та які вдалося відновити, однак значна частина документації була безповоротно втрачена. Окрім того, представник позивача наголосив, що ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" має технічну можливість власними силами та засобами забезпечити під час огляду експертами об`єкта виконаних робіт проведення розкриття/закриття конструктивних елементів на об`єкті з метою встановлення наявності та обсягів прихованих робіт, а також надання повного висновку за результатами проведення експертами судової будівельно-технічної експертизи (т.1, а.с.174-179, додатки до клопотання, у зв`язку з великим обсягом, знаходяться в електронному вигляді на оптичному диску в конверті т.1, а.с.177).

Ухвалою суду від 09.10.2024 задоволено клопотання експертів Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів та проведення огляду від 21.08.2024 №6269/6270; зупинено провадження у справі №906/587/24.

17.12.2024 до господарського суду від Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України із супровідним листом №8055/16/4862-16-24-6/24 від 09.12.2024 повернулися матеріали справи №906/587/24 разом із висновком експертів №6269/6270 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи за господарською справою №906/587/24, складеним 09.12.2024 (т.1, а.с.189-238).

Ухвалою суду від 23.12.2024 поновлено провадження у справі №906/587/24 та призначено підготовче засідання на 03.02.2025.

Ухвалами суду від 03.02.2025, 06.03.2025 підготовчі засідання відкладалися в межах продовженого строку підготовчого провадження.

Ухвалою суду від 20.03.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу №906/587/24 до судового розгляду по суті, судове засідання призначено на 14.05.2025.

Розгляд справи по суті неодноразово відкладався.

09.05.2025 до суду від представника відповідача надійшло клопотання від 09.05.2025 про виклик експертів Національного наукового центру "Інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України" Лебідя Микити Дмитровича та Короля Артема Сергійовича для надання роз`яснень щодо висновку експертизи, відповідей на питання суду та учасників справи. Представник відповідача також просив поновити строк на подання даного клопотання (т.2, а.с.18-22).

20.05.2025 та 01.07.2025 до суду від представника відповідача надійшли додаткові пояснення щодо експертизи та висновку експертів №6269/6270 від 09.12.2024 (т.2, а.с.27-29) та додаткові пояснення від 01.07.2025 (т.2, а.с.52-60).

Протокольною ухвалою суду від 22.05.2025 задоволено клопотання представника відповідача про виклик експертів від 09.05.2025.

Під час розгляду справи по суті в судовому засіданні 11.09.2025 представник позивача підтримав позовні вимоги та просив задовольнити їх у повному обсязі. Представник відповідача щодо задоволення позову заперечив повністю. Судові експерти, які з`явилися за викликом суду, надали усні пояснення щодо висновку, складеного за результатами проведення експертизи.

11.09.2025 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення, відповідно до ст.240 ГПК України.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на неналежне виконання Службою автомобільних доріг у Житомирській області, правонаступником якої є відповідач - Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області, умов договору №225 на закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) від 23.12.2020 в частині прийняття та оплати виконаних робіт на суму 5300418,30 грн. Позивач зазначив, що в ході виконання робіт за договором було з`ясовано, що проєктна документація містила ряд неточностей, які необхідно було виправляти вже під час виконання робіт, або узгоджувати виконання додаткових робіт, які не були передбачені проєктом. Такі узгодження були оформлені відповідним актом обстеження за підписом провідного інженера відділу якості технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області Кисельова В.А., та в подальшому виконані підрядником додаткові роботи мали б бути прийняті замовником. Замовник постійно зволікав з прийняттям цих робіт, і позивачу довелося вести тривалу переписку щодо необхідності прийняття виконаних додаткових робіт та їх подальшої оплати. 05.05.2023 замовником все ж таки було затверджено дефектний акт на виконання додаткових робіт. Однак відповідач так і не прийняв виконані ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" додаткові роботи на суму 5300418,30 грн та не здійснив їх оплату. Негайних зауважень до строків чи якості наданих послуг (виконаних робіт) на адресу позивача не надходило (т.1, а.с.1-5).

Згідно з відзивом на позовну заяву від 08.07.2024 №1258/04-01 та додатковими поясненнями у справі від 20.05.2025, від 01.07.2025, відповідач не погодився з позовними вимогами, вважає їх незаконними й необґрунтованими, такими, що не відповідають дійсним обставинам справи, оскільки договір на додаткові роботи між сторонами не укладався, фактично позивач самовільно, без погодження із замовником, виконав або не виконав якісь роботи на об`єкті будівництва. 05.05.2023 Службою відновлення та розвитку у Житомирській області затверджений дефектний акт, яким зафіксовано необхідність виконання додаткових робіт, однак не визначено в межах якого договору, так як станом на травень 2023 року діючого договору на даний об`єкт не існувало, саме по собі затвердження акта дефектів встановлювало необхідність у подальшому проведення робіт, а не факт їх виконання; додаткові роботи, які пред`явлені підрядною організацією відділу якості, технічного контролю та нових технологій, так і не оформлені належним чином та не підтверджені виконавчою документацією. Також відповідач зазначив, що саме по собі підписання акта обстеження від 10.10.2021, у якому вказано про необхідність виконання додаткових робіт, а також дефектного акта 05.05.2023 (після закінчення строку дії договору) щодо необхідності виконання наведених у ньому додаткових робіт, які, як стверджує позивач, були виконані ним у 2021 році, не відповідає передбаченому п.5 ч.2 ст.40 Закону України "Про публічні закупівлі" та п.10.2.1 договору порядку закупівлі додаткових аналогічних послуг та не є тотожним дотриманню такого порядку. Відповідач наголосив, що протягом дії договору №225 від 23.12.2020 підрядник не звертався з листами до Служби про виникнення необхідності проведення додаткових робіт, відповідно, відповідач не звертався до автору проєкту з метою відкоригувати проєктно-кошторисну документацію. На час коригування проєктно-кошторисної документації необхідно було зупинити виконання робіт та укласти договір на виконання додаткових робіт. Також підрядник не звертався до замовника з листами на продовження дії договору №225 від 23.12.2020, не вчиняв жодних дій, щоб привести правовідносини між сторонами у відповідність до вимог чинного законодавства. З підстав наведеного відповідач просив відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі (т.1, а.с.103-111; т.2, а.с.27, 52-57).

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

23.12.2020 між Службою автомобільних доріг у Житомирській області, правонаступником якої є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області, (далі замовник, відповідач) та Приватним підприємством "АВТОМАГІСТРАЛЬ" (далі підрядник, позивач) укладено договір №225 на закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі договір) (т.1, а.с.9-21).

Відповідно до п.1.1 договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконати роботи на свій ризик власними і залученими силами, використовуючи власні матеріали, а замовник прийняти й оплатити їх.

Згідно з п.1.2 договору, підрядник виконує роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Кількість та обсяги виконання робіт - 1 роб., відповідно до технічного завдання замовника (п.1.3 договору).

Місце виконання робіт: автомобільна дорога загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область. Склад та обсяги робіт, що доручаються підряднику, визначені на підставі затвердженої проектної документації (п.1.4 договору).

Роботи повинні здійснюватися відповідно до затвердженої проектної документації, будівельних норм і правил та в обумовлений договором строк (п.1.5 договору).

Відповідно до п.п.3.1, 3.2 договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм і правил, проектній документації. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе підрядник. Роботи, послуги та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дорожнього господарства, проектній документації.

Згідно з п.п.3.3, 3.5 договору, замовник здійснює технічний нагляд за відповідністю робіт, послуг та матеріальних ресурсів установленим вимогам у порядку, встановленому законодавством. Замовник призначає уповноважену особу (працівника), який контролює якість матеріальних ресурсів, виконаних підрядником робіт, дотримання строків (термінів) виконання робіт.

Сума цього договору, згідно з п.4.1, становить 365440900,00 грн, у тому числі ПДВ 60906816,66 грн.

Пунктом 4.3 договору передбачено, що сума, зазначена в договорі, може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Перегляд суми договору обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід`ємними частинами цього договору.

Договірна ціна є твердою. Уточнення твердої договірної ціни можливе лише у випадках, зазначених п.6.3.2.2 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (зі змінами) та п.17.2 цього договору (п.4.4 договору).

Згідно з п.4.6 договору, у випадку зміни обсягу фінансування, сума фінансування поточного року може бути зменшена (збільшена) шляхом укладання додаткової угоди.

Порядок здійснення оплати погоджено сторонами у розділі V договору. Зокрема:

- бюджетні зобов`язання за договором виникають у разі наявності та в межах виділених бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування замовник повідомляє про це підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок замовника є моментом настання строку виконання зобов`язання за даним договором в розумінні п.2 ч.1 ст.530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами форми КБ-2в і форми КБ-3 (п.5.1 договору);

- замовник здійснює щомісячні платежі за виконані роботи підряднику на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-З), складених у відповідності з положеннями чинних ДСТУ та СОУ, підписаних уповноваженими представниками сторін (п.5.3 договору);

- замовник компенсує безпосередні (прямі і загальновиробничі) та супутні витрати, а також прибуток, адміністративні та інші витрати передбачені кошторисом і розраховані у договірній ціні, згідно вимог ДСТУ (п.5.4 договору);

- вартість матеріально-технічних та трудових ресурсів приймається відповідно до вартостей, визначених у договірній ціні. У разі значного зростання цін на матеріальні ресурси їх поточну вартість (але не вищу за ту, що склалася на цей час в регіоні) можна відшкодовувати за рахунок статті та в її межах «Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами», якщо така включена в договірну ціну, з підтвердженням поточних цін видатковими накладними та розрахунком. Підрядник надає калькуляцію вартості асфальтобетонних сумішей, в тому числі, у разі здійснення її закупівлі у третіх осіб (п.5.5 договору);

- вартість трудових ресурсів визначається на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години. Вартість людино-години визначається, виходячи з розміру, передбаченого у договірній ціні. Розрахунок заробітної плати виконується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 №196, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за №931/32383, з урахуванням рекомендацій ДП «ДерждорНДІ» (лист №19.1-25-83 від 29.01.2020) (п.5.6 договору);

- загальновиробничі витрати визначаються розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-кошторисної трудомісткості виконаних робіт за всіма об`єктами будівництва за той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт з урахуванням показника, наведеного у ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (зі змінами) (п.5.7 договору);

- замовник компенсує також відрахування за встановленими законодавством нормами на загальнообов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування від заробітної плати робітників, зайнятих на будівельних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, і працівників, кошти на заробітну плату яких враховуються в загальновиробничі витрати, відповідно до розрахунку з урахуванням працюючих інвалідів (п.5.8 договору);

- кошти на покриття адміністративних витрат визначаються на підставі обґрунтованої їх величини і структури (за даними бухгалтерського обліку за попередній звітний період та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за всіма об`єктами за той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт), яка склалася в організації підрядника за попередній звітний період з урахуванням показника, наведеного у ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (зі змінами) (п.5.9 договору);

- при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання, залишаються на обліку у підрядника, а замовнику повертається їх вартість зворотними сумами. При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно виконанню робіт, оформляється акт визначення обсягів та вартості вищевказаних матеріалів за підписами комісії відповідно до МВ 6:2014 (п.5.10 договору);

- інші (супутні) витрати (якщо такі витрати включені при розрахунку договірної ціни) компенсуються відповідно до фактичних розрахунків (п.5.11 договору);

- кінцеві розрахунки за виконані роботи з підрядником здійснюються через 10 робочих днів після приймання - передачі завершених робіт. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні об`єкту в експлуатацію до їх усунення (п.5.12 договору).

Відповідно до п.6.1 договору, термін виконання робіт до 31.12.2021. Початок: дата підписання договору. Закінчення: 31.12.2021.

Терміни виконання робіт можуть бути змінені у випадках, передбачених п.6.2 договору, а саме: а) обставин непереборної сили; б) невиконання замовником своїх зобов`язань (відсутність фінансування, затримка в платежах, несвоєчасна передача будівельного майданчика, проектної документації підряднику тощо); в) перегляду проектної документації; г) страйків робітників, блокади ними будівельного майданчика та інших їхніх дій, що заважають нормальному виконанню робіт, за винятком, коли ці дії зумовлені невиконанням зобов`язань перед працівниками чи їхніми об`єднаннями самим підрядником або його субпідрядниками.

Перегляд термінів виконання робіт оформляється додатковою угодою (п.6.6 договору).

Умови виконання та приймання робіт по договору визначено у розділі VIII договору.

Так, згідно з п.п.8.1, 8.2 договору, підрядник зобов`язаний письмово сповістити замовника про завершення робіт в рамках договору. Таке сповіщення підрядником замовника повинне бути виконано не пізніше, ніж за 5 (п`ять) календарних днів до завершення робіт. Протягом 5 (п`яти) календарних днів після отримання сповіщення підрядника замовник призначає дату прийняття виконаних робіт підрядником.

Підрядник передає замовнику за 2 (два) календарних дня до початку здачі-приймання примірник виконавчої документації з письмовим підтвердженням відповідності переданої документації фактично виконаним роботам (п.8.4 договору).

За умовами п.8.6 договору, здача і приймання закінчених обсягів робіт здійснюється й оформляється актом приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в).

Недоліки, які виявлені в процесі виконання або прийняття робіт, підлягають усуненню у визначений замовником строк, який вказується в акті про усунення недоліків. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовник може вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків (у тому числі витрат на усунення недоліків) (п.8.7 договору).

Відповідно до п.п.8.8, 8.9 договору, у випадку обґрунтованої відмови замовника від підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) сторонами складається акт з переліком необхідних доробок і термінів їх усунення. У разі відмови підрядника складати чи підписувати акт з переліком необхідних доробок і термінів їх усунення, замовник самостійно визначає перелік необхідних доопрацювань та строки їх усунення, про що повідомляє підрядника рекомендованим листом.

Згідно д п.8.11 договору, роботи по договору вважаються закінченими після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) обома сторонами (п.8.11 договору).

Підрядник забезпечує виконання робіт в терміни, передбачені даним договором (п.9.1 договору).

Під час виконання робіт підрядник зобов`язаний забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами. Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності підрядника, має право ознайомитися з порядком ведення журналів виконання робіт, спеціальними журналами з окремих видів робіт, викласти свої претензії щодо об`єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги замовника по усуненню виявлених порушень враховуються підрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал (п.9.3 договору).

За змістом п.10.1 договору, замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, у разі наявності відповідних бюджетних асигнувань та в межах їх фактичних надходжень; приймати виконані роботи згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в); негайно повідомити про виявлені недоліки в роботі.

Поряд із цим замовник має право, зокрема: здійснювати закупівлю додаткових аналогічних робіт у того самого підрядника протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера, якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого підрядника; контролювати виконання робіт у будь-який час до завершення виконання робіт за договором; повернути акт приймання виконаних будівельних робіт підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, визначених договором (відсутність підписів тощо); відмовитись від прийняття робіт у разі виявлення недоліків у їх виконанні; здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт; вносити зміни і доповнення у проектну документацію; вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень (п.10.2 договору).

У свою чергу підрядник зобов`язаний, зокрема: забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим договором; передати замовнику у порядку передбаченому законодавством закінчені роботи; своєчасно усувати недоліки робіт (послуг) допущені з його вини; інформувати замовника про обставини, що перешкоджають виконанню робіт за договором, а також про заходи, необхідні для їх усунення (п.10.3 договору).

Підрядник має право, зокрема, своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи (п.10.4 договору).

Згідно з п.16.1 договору, цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2021, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Пунктом 17.1 договору передбачено, що будь-які зміни і доповнення до цього договору мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

Відповідно до п.17.2 договору, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв`язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовується в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Невід`ємною частиною цього договору є:

- Договірна ціна - додаток №1 (т.1, а.с.22-23);

- Календарний графік виконання робіт - додаток №2 (т.1, а.с.24);

- План фінансування - додаток №3 (т.1, а.с.25);

- Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси - додаток №4 (т.1, а.с.26-31);

- Протокол антикорупційних застережень - додаток №5 (т.1, а.с.32).

У подальшому між сторонами було укладено ряд додаткових угод до договору №225 від 23.12.2020:

1. додаткова угода №225/1/235 від 23.12.2020 про те, що у зв`язку зі зміною у фінансуванні замовника сторони дійшли згоди зменшити суму фінансування за договором у 2020 році на 100000,00 грн, в тому числі ПДВ 16666,67 грн; внести зміни до Плану фінансування (додаток №3) і викласти його в новій редакції (т.1, а.с.33-34);

2. додаткова угода №225/2/47 від 17.03.2021 про те, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 №122 сторони дійшли згоди визначити суму фінансування на 2021 рік в розмірі 49071000,00 грн, у тому числі ПДВ 8178500,00 грн (т.1, а.с.35);

3. додаткова угода №225/3/212 від 09.09.2021 про те, що у зв`язка зі зміною у фінансуванні замовника сторони дійшли згоди збільшити суму фінансування за договором у 2021 році за рахунок кредитних коштів на 30756722,10 грн, у тому числі ПДВ 5126120,35 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №521. Всього сума фінансування на 2021 рік становить 79827722,10 грн, у тому числі ПДВ 13304620,35 грн, з них: 49071000,00 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 №122 (зі змінами); 30756722,10 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №521 (т.1, а.с.36);

4. додаткова угода №225/4/221 від 29.09.2021 про те, що у зв`язку зі зміною у фінансуванні замовника сторони дійшли згоди збільшити суму фінансування за договором у 2021 році за рахунок кредитних коштів на 18257556,78 грн, у тому числі ПДВ 3042926,13 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №521. Всього сума фінансування на 2021 рік становить 98085278,88 грн, у тому числі ПДВ 16347546,48 грн, з них: 49071000,00 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 №122 (зі змінами); 49014278,88 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №521 (т.1, а.с.37);

5. додаткова угода №225/5/330 від 22.12.2021 про те, що у зв`язку зі зміною у фінансуванні замовника сторони дійшли згоди збільшити суму фінансування за договором у 2021 році за рахунок загального фонду Державного бюджету на 30000000,00 грн, у тому числі ПДВ 5000000,00 грн. Всього сума фінансування на 2021 рік становить 128085278,88 грн, у тому числі ПДВ 21347546,48 грн, з них: 49071000,00 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 №122 (зі змінами); 49014278,88 грн згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №521; 30000000,00 грн - загальний фонд Державного бюджету.

Також, керуючись ст.41 ч.5 п.4 Закону України «Про публічні закупівлі» та згідно п.п.6.6 та 17.2 договору №225 від 23.12.2020, сторони дійшли згоди продовжити строк дії договору та п.п.6.1, 16.1 договору викласти в новій редакції, згідно з якою, за п.6.1, термін виконання робіт: початок: дата підписання договору, закінчення: по 31 грудня 2022 року; за п.16.1, цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє по 31 грудня 2022 року. Внести зміни до Календарного графіка виконання робіт (додаток №2) та викласти його у новій редакції. Внести зміни до Плану фінансування (додаток №3) та викласти його у новій редакції (т.1, а.с.38-40);

6. додаткова угода №225/6/24 від 04.02.2022 про те, що у зв`язку з продовженням строку дії договору №225 від 23.12.2020 по 31.12.2022 сторони дійшли згоди продовжити строк дії забезпечення виконання договору та п.п.11.1, 11.3 договору викласти в новій редакції (т.1, а.с.41);

7. додаткова угода №225/7/49 від 21.02.2022 про те, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 №65 сторони дійшли згоди визначити суму фінансування на 2022 рік у розмірі 52400000,00 грн, у тому числі ПДВ 8733333,33 грн (т.1. а.с.42);

8. додаткова угода №225/8/251 від 11.11.2022 про те, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 №65 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2022 №803) сторони дійшли згоди визначити суму фінансування на 2022 рік на 45163789,22 грн, у тому числі ПДВ 7527298,20 грн. Всього сума фінансування на 2022 рік становить 7236210,78 грн, у тому числі ПДВ 1206035,13 грн.

Також сторони погодили п.5.1 розділу V. Порядок здійснення оплати доповнити абз.2 та абз.3 такого змісту: «Оплата виконаних робіт (послуг) здійснюється з урахуванням вимог 39 статті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами від 31 травня 2022 року № 2290-ІХ).

При відтермінуванні оплат на умовах, визначених абзацом другим пункту 5.1. розділу V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ, в обсязі фінансування, що визначений згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 65 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 року № 803), 3% річних та інфляційних втрат не нараховуються.».

Розділ V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ доповнити п.5.17 такого змісту: «5.17. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) підписані Сторонами Договору відповідно до вимог 39 статті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами від 3 1 травня 2022 року № 2290-ІХ)» оплачуються Замовником відповідно до фактичних надходжень одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт/послуг згідно з примірними формами № КБ-2в та № КБ-3 та звільняють Замовника від будь-якої відповідальності за відтермінування фактичної оплати за такими актами.» (т.1, а.с.43).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем на вебпорталі Prozorro було опубліковано звіт про виконання договору про закупівлю UA-2020-09-17-006335-b (дата формування: 03.01.2023), сума оплати за договором про закупівлю - 135321489,66 грн, у т.ч. ПДВ 22553581,61 грн (т.1, а.с.118-121).

Позивач зауважив, що у ході виконання робіт за цим договором було з`ясовано, що проєктна документація містила ряд неточностей, які необхідно було виправляти вже під час виконання робіт, або узгоджувати виконання додаткових робіт, які не були передбачені проєктом. Такі узгодження були оформлені відповідним актом обстеження за підписом провідного інженера відділу якості технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області Кисельова В.А.

Суд зазначає, що у поданих сторонами на підтвердження своїх вимог і заперечень доказах йдеться про акт обстеження від 10.10.2021, однак позивачем долучено акт обстеження від 01.09.2021 (т.1, а.с.44), який, з огляду на вказане та його зміст, не стосується предмета доказування у даній справі, а відтак і не приймається судом до розгляду.

З матеріалів справи вбачається, що ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" зверталось до Служби відновлення та розвитку у Житомирській області з листом від 16.02.2023 №237 та повторно з листом від 08.03.2023 №337, у яких зазначено, що для забезпечення виконання проєктних рішень, за погодженням зі Службою автомобільних доріг та головним інженером проєкту ОСОБА_1 , ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" протягом 2021 року було виконано додаткові роботи, які не були передбачені розробленою проєктно-кошторисною документацією, на загальну суму 1224298,67 грн з урахуванням ПДВ. Позивач просив затвердити акти дефектів, прийняти та оплатити виконання додаткових робіт у повному обсязі, створити комісію для визначення фактичних обсягів виконаних робіт по об`єкту (т.1, а.с.45-46, 47-48).

Листом від 25.05.2023 №651 позивач направив відповідачу дефектний акт на реконструкцію автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область (додаткові роботи) з проханням про його затвердження (т.1. а.с.49).

Листом від 07.06.2023 №725 позивач повідомив відповідачу, що в ході влаштування армоґрунтової підпірної стінки за договором №225 на закупівлю робіт від 23.12.2020 ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" було здійснено влаштування вручну георешітки одноосної марки 1 (для армування підпірної стінки), в кількості 12,98426 м2, георешітки одноосної марки 2 (для армування підпірної стінки), в кількості 0,24537 м2, георешітки одноосної марки 3 (для армування підпірної стінки), в кількості 11,50278 м2, а також вмонтовано колектор поліетиленовий, в кількості 15941 шт., який помилково не включений до обсягу виконаних робіт за період: грудень 2021 року та січень - лютий 2022 року. Загальна вартість виконаних робіт становить 4504764,55 грн, в тому числі ПДВ 750794,09 грн. Позивач просив прийняти обсяг виконаних робіт, на підтвердження яких долучив пакет документів згідно переліку до даного листа, та здійснити його оплату в повному розмірі. У випадку відмови від прийняття та здійснення оплати в повному обсязі, ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" буде вимушене здійснити демонтаж попередньо влаштованих георешіток за власний рахунок (т.1, а.с.50-51).

У відповідь на лист від 07.06.2023 №725 відповідач направив позивачу лист від 21.06.2023 №1061/06-06, у якому зазначив, що, спираючись на факт відсутності виконавчої документації, яка є підтвердженням виконання даних робіт, повертає надані первинні документи відповідно переліку та в повному обсязі. З метою детального опрацювання виконаних робіт, зазначених у листі від 07.06.2023 №725, відповідач запропонував направити до Служби відповідальних осіб з виконавчою та первинною документацією (документи в оригіналі), вбачає за доцільне повторно перевірити заявлені обсяги (т.1, а.с.136).

Як зазначив відповідач у відзиві (т.1, а.с.105-106), 21.03.2023 було проведено обстеження об`єкта незавершеної реконструкції з метою опрацювання додаткових робіт, пред`явлених підрядною організацією ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" (лист №236 від 16.02.2023). Представниками підрядної організації до розгляду було пред`явлено такий перелік документів: акт обстеження від 10.10.2021 з підписами відповідальних осіб; дефектний акт, без затвердження замовника; локальні кошториси №2-2-1, №2-2-2, складені підрядною організацією.

Відповідно до пред`явленого акта обстеження від 10.10.2021 та дефектного акта, комісією проведено візуальний огляд додаткових робіт, а саме: 1) влаштування гідроізоляції фундаменту підпірної стінки - робота виконана бітумною емульсією замість гарячим бітумом у 2 шари; акти на закриття прихованих робіт та виконавча схема влаштування гідроізоляції фундаменту підпірної стінки відсутні; на виконання даних видів додаткових робіт підрядною організацією ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" відсутнє погодження Служби автомобільних доріг у Житомирській області; 2) з`єднання каркасів між собою за допомогою арматурних накладок і дугового зварювання - робота прихована, тому відсутня можливість підтвердити якість виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт відсутні; 3) влаштування бандажів діаметрами 1500 мм та 1600 мм при здійсненні монтажу гофрованої водопропускної труби отвором 1500 мм, 1600 мм на ПК 548+33,7 робота прихована, тому відсутня можливість підтвердити якість виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт відсутні.

Заключення комісії: за результатами огляду підрядній організації ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" необхідно надати в найкоротші терміни перелік відсутніх документів, головному інженеру проєкту привести у відповідність креслення та відомість обсягів робіт, скласти локальні кошториси, підписати та завірити згідно чинного законодавства.

Акт огляду (т.1, а.с.124), за твердженням відповідача, представники підрядної організації підписати відмовились.

У подальшому на підставі наказу Служби автомобільних доріг у Житомирській області від 15.03.2023 №53 комісією було проведено службове розслідування щодо встановлення необхідності проведення додаткових робіт на об`єктах: «Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область» та «Будівництво транспортної розв`язки на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 214+223, Житомирська область», за результатами чого складено акт, затверджений в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області 03.04.2023 (т.1, а.с.125-128).

В ході службового розслідування з метою опрацювання додаткових робіт, пред`явлених підрядною організацією ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ", було проведено комісійне обстеження: 1) 20.03.2023 - об`єкт незавершеного будівництва транспортної розв`язки на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 214+223; 2) 21.03.2023 - об`єкт незавершеної реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 52+250 км 58+000.

За результатами комісійного обстеження встановлено:

1. по об`єкту «Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 52+250 км 58+000 відсутні: акти на закриття прихованих робіт та виконавча схема влаштування гідроізоляції фундаменту підпірної стінки; погодження Служби автомобільних доріг у Житомирській області на виконання влаштування гідроізоляції фундаменту підпірної стінки - робота виконана бітумною емульсією замість гарячим бітумом у 2 шари; акти на закриття прихованих робіт по з`єднанню каркасів між собою за допомогою арматурних накладок і дугового зварювання - робота прихована, тому відсутня можливість підтвердити якість виконаних робіт; акти на закриття прихованих робіт по влаштуванню бандажів діаметрами 1500 мм та 1600 мм при здійсненні монтажу гофрованої водопропускної труби отвором 1500 мм, 1600 мм на ПК 548+33,7 - робота прихована, тому відсутня можливість підтвердити якість виконаних робіт.

2. по об`єкту «Будівництво транспортної розв`язки на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 214+223, Житомирська область» відсутні: акти на закриття прихованих робіт по ліквідації пучин піщаним ґрунтом, які утворились в земляному полотні при розбиранні дорожнього шару, робота прихована, тому відсутня можливість підтвердити якість та об`єм виконаних даних робіт; акти на закриття прихованих робіт та протокол визначення фізико-механічних властивостей піщаного ґрунту для влаштування насипу земляного полотна об`ємом 3749 м3 при заміні непридатного ґрунту від зрізання існуючого узбіччя, зокрема пошарове ущільнення котками, поливом водою, робота прихована, тому відсутня можливість підтвердити якість виконаних робіт, обсягу поливу водою ущільнювального ґрунту в насипах - завищений; акти на закриття прихованих робіт та сертифікат відповідності та якості матеріалів на влаштування піщано-щебеневих подушок під монолітний фундамент робота прихована, тому відсутня можливість підтвердити якість виконаних робіт; акти на закриття прихованих робіт та сертифікат відповідності та якості матеріалів на продовження труби на лівій осі ПК7+08 ліворуч 6 м, укріплення бетоном відкосів та дна канави робота частково прихована; креслення на продовження водопропускної труби діаметром 1000 мм на лівій осі ПК7+08 ліворуч 6 м та локальні кошториси, завірені ГІП; горизонтальна дорожня розмітка 1.1 тимчасова (жовтого кольору) відсутня.

В поясненні провідного інженера ВЯТКтаНТ Кисельова В. А. від 22.03.2023 по об`єкту «Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область» зазначено, що акт обстеження від 10.10.2021 складений без відома головного інженера проєкту та провідного інженера ВЯТКтаНТ Кисельова В. А. Також провідний інженер у своєму поясненні повідомив, що протягом 2021-2022 рр. від підрядної організації ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" не отримував жодних листів та звернень з приводу робіт, які не ввійшли до складу договірної ціни, а дефектний акт та акт обстеження, отриманий Службою автомобільних доріг у Житомирській області 17.02.2023, - не підписував (т.1, а.с.129-130).

В поясненні провідного інженера ВЯТКтаНТ Кисельова В. А. від 22.03.2023 по об`єкту «Будівництво транспортної розв`язки на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 214+223, Житомирська область» зазначено, що акт обстеження на додаткові роботи від 10.10.2021 складений спільно з представником підрядної організації ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" та головним інженером проєкту в одному примірнику, який залишився у підрядної організації. Також провідний інженер у своєму поясненні повідомив, що протягом 2021-2022 рр. від підрядної організації ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" так і не отримав дефектного акта, жодних листів та звернень з приводу додаткових робіт для можливості подальшого опрацювання з головним інженером проєкту, а дефектний акт, отриманий Службою автомобільних доріг у Житомирській області 17.02.2023, потребує доопрацювання по видам робіт. У зв`язку з тим, що з моменту складання акта обстеження пройшов великий проміжок часу, провідний інженер Кисельов В. А. не може пригадати, чи підписував особисто акт дефектів на додаткові роботи.

Відповідно до пояснень начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій Бондарчука Я. В. від 23.03.2023, протягом 2021 - 2022 рр. до Служби автомобільних доріг у Житомирській області від генеральної підрядної організації не надходило жодних звернень по виникненню додаткових робіт на вищевказаних об`єктах будівництва та реконструкції, викладених у листах №236, №237 від 16.02.2023 ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ", для можливості їх подальшого опрацювання з головним інженером проєкту (т.1, а.с.131).

Відповідно до пояснень начальника лабораторії з контролю якості виробництва Ставецького Є. П. від 23.03.2023, при заміні непридатного ґрунту від зрізання існуючого узбіччя по об`єкту будівництва транспортної розв`язки на км 214+223 автомобільної дороги М-21 Виступовичі - Житомир Могилів-Подільський (через м. Вінницю) не проводився відбір проби існуючого ґрунту, оскільки дане питання не входить до галузі підтвердження компетентності вимірювальної лабораторії з контролю якості виробництва САД у Житомирській області згідно з сертифікатом підтвердження компетентності №041/2018 (т.1, а.с.132, 133-135).

За результатами проведеного службового розслідування встановлено, що вищезазначені додаткові роботи, які пред`явлені підрядною організацією ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" відділу якості, технічного контролю та нових технологій, так і не оформлені належним чином та не підтверджені виконавчою документацією.

Згідно з дефектним актом на Реконструкцію автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область (додаткові роботи), який затверджено Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області 05.05.2023, комісія у складі: головного інженера ТОВ "МОСТОПРОЕКТ" Каплинського Д.М., головного інженера ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" Рудюка Ю.О., провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області Кисельова В.А., начальника дільниці ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" Левченка А.Л., начальника дільниці "ШТУЧНІ СПОРУДИ" ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" Лозовського П.В. провела обстеження автомобільної дороги та прийшла до висновку щодо необхідності виконання таких робіт, як: обмазувальна гідроізоляція бітумною емульсією одношарова - 2326,75 м2; з`єднання каркасів між собою за допомогою арматурних накладок і дугового зварювання 1776 стиків (т.1, а.с.53).

Поряд із цим відповідач не підписав підготовлені позивачем довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на суму 5300418,30 грн з урахуванням ПДВ та акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в (т.1, а.с.54-67).

Таким чином, оскільки додаткові роботи залишилися неприйнятими і неоплаченими відповідачем, позивач звернувся з позовом про стягнення 5300418,30 грн в судовому порядку.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, невизнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст.11 ЦК України. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно з п.1 ч.2 ст.11 ЦК України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч.1 ст.626 ЦК України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України).

За приписами ст.ст.525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст.599 ЦК України).

Відповідно до ст.610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Частиною 1 ст.843 ЦК України передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Відповідно до ст.844 ЦК України, ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником (ч.1). Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором (ч.2). Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов`язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом (ч.3). Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати (ч.5).

У постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 06.12.2019 у справі №910/7446/18 наведено висновок про те, що, застосовуючи норми ч.5 ст.844, ст.ст.847, 848 ЦК України, належить враховувати, що у разі виникнення потреби у виконанні додаткових робіт, не передбачених твердим кошторисом, однак без виконання яких неможливо виконати роботи, які були передбачені договором підряду, підрядник не може вимагати від замовника оплати цих додаткових робіт, якщо не доведе, що необхідність їх виконання не могла бути передбачена до початку виконання робіт за договором підряду з повідомленням замовника про необхідність збільшити кошторис; а також що зупинення виконання робіт до узгодження із замовником збільшення кошторису було неможливе або недоцільне в інтересах замовника.

З викладеного висновку Верховного Суду вбачається, що повідомлення підрядником замовника про необхідність виконання додаткових робіт та збільшення твердого кошторису повинно передувати фактичному виконанню додаткових робіт, інакше підрядник не може вимагати від замовника оплати таких робіт. Аналогічна правова позиція наведена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від14.05.2024 у справі №910/8652/23.

Частиною 1 ст.877 ЦК України унормовано, що підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Відповідно до ч.3 ст.877 ЦК України, підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв`язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, зобов`язаний повідомити про це замовника. У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник зобов`язаний зупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності.

Якщо підрядник не виконав обов`язку, встановленого частиною третьою цієї статті, він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв`язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об`єкта будівництва (ч.4 ст.877 ЦК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.853 ЦК України, замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Згідно з положеннями ч.ч.4, 6 ст.882 ЦК України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об`єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

Підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта. У свою чергу, обов`язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 27.03.2018 у справі №927/414/17).

Відтак передання і прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому порядку акту і виникнення за таким актом прав та обов`язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором у разі неотримання обґрунтованої відмови про причини неприйняття робіт у строк, визначений договором.

Подібний висновок міститься у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.03.2021 у справі №910/11592/19, від 20.04.2021 у справі №905/411/17, від 14.07.2021 у справі №911/1981/20, від 05.02.2020 у справі №904/2082/19, від 21.09.2019 у справі №917/1489/18, від 06.12.2019 у справі №910/7446/18 та постанові Верховного Суду України від 02.10.2012 у справі №3-42гс12.

Для встановлення наявності підстав для оплати робіт за договором підряду, які оформлені актом прийняття-передачі робіт, підписаним однією стороною договору (підрядником), необхідним є встановлення та оцінка таких істотних обставин, як: обґрунтованість відмови замовника від підписання актів виконаних робіт та реальне/фактичне виконання робіт за договором підряду.

Позивачем в ході розгляду справи не надано суду доказів листування між сторонами щодо намірів погодження додаткових робіт за договором та укладення між сторонами додаткової угоди до договору на закупівлю №225 від 23.12.2020 або в будь-якій формі погодження між сторонами певного обсягу додаткових робіт за договором, їх вартості, строків виконання тощо.

Доказів того, що позивач виконав обов`язок, встановлений ч.3 ст.877 ЦК України, матеріали справи не містять.

Також у матеріалах справи відсутні належні й допустимі докази звернення позивача до відповідача щодо погодження проведення додаткових робіт та їх вартості, оплати вказаних робіт протягом 2021 та 2022 рр. під час дії договору, а відповідач заперечує досягнення між сторонами домовленостей щодо виконання додаткових будівельних робіт та вартості цих робіт.

Водночас, відповідно до ч.ч.1, 2 ст.13 Закону України "Про публічні закупівлі", закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; торги з обмеженою участю. Як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі (ч.1 ст.40 Закону України "Про публічні закупівлі").

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера (п.5 ч.2 ст.40 Закону України "Про публічні закупівлі").

Як зазначалось вище, у п.10.2.1 договору на закупівлю робіт №225 від 23.12.2020 сторони визначили право замовника здійснювати закупівлю додаткових аналогічних робіт у того самого підрядника протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера, якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого підрядника.

Суд зазначає, що саме по собі підписання акта обстеження, а також дефектного акта 05.05.2023 (після закінчення строку дії договору) щодо необхідності виконання наведених у ньому додаткових робіт, які, як стверджує позивач, були виконані ним протягом 2021 року, не відповідає передбаченому п.5 ч.2 ст.40 Закону України "Про публічні закупівлі" та п.10.2.1 договору порядку закупівлі додаткових аналогічних послуг та не є тотожним дотриманню такого порядку.

З урахуванням зазначеного вище, судом не встановлено, що сторони в установленому законом і договором порядку погодили виконання додаткових робіт, їх обсяг та ціну, які вказані в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 (без номера й дати) та в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (без номера й дати) на загальну суму 5300418,30 грн з ПДВ додаткових робіт, що не передбачені договором.

Також не вбачається можливим встановити те, що вказані позивачем додаткові роботи виконувались ним протягом 2021 року, оскільки долучені до позовної заяви довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не містять дати, а жодних інших доказів на підтвердження цих обставин суду не представлено.

Водночас заявлена позивачем сума у розмірі 5300418,30 грн за додаткові роботи свідчить про перевищення визначеної сторонами у договорі (з урахуванням додаткових угод) суми фінансування на 2021 та 2022 рр., яка становить 135321489,66 грн та відповідає сумі оплати за договором про закупівлю №225 від 23.12.2020, вказаній у звіті про виконання цього договору.

Отже, за вказаних вище обставин, позивач не має права вимагати від відповідача плату за непогоджені додаткові роботи, а у відповідача відсутній обов`язок щодо їх оплати (такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 21.03.2023 у справі №910/11215/20).

Окрім того, згідно з п.3 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 (Загальні умови), закінчені роботи - роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації; документами про виконання договору підряду є документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо).

Обов`язковість ведення виконавчої документації при виконанні будівельних робіт також встановлена ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва". Зокрема, п.8.4.3.6 ДБН А.3.1-5:2016 передбачено, що результати приймального контролю фіксуються в загальному журналі робіт, в актах на закриття прихованих робіт, актах проміжного прийняття відповідальних конструкцій та інших документах - за наявності вимог нормативних документів на конкретні види будівельних робіт.

Згідно з висновком експертів №6269/6270 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи за господарською справою №906/587/24 від 09.12.2024 (т.1, а.с.192-235):

1) Перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) зазначені в дослідницькій частині висновку.

2) Визначити вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення М Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область, станом на дату фактичного виконання, не представляється можливим.

3) Обсяги та вартість фактично виконаних робіт, які підлягають натурно-інструментальному методу обстеження, відповідають обсягам та вартості, визначеним у первинно звітній документації з будівництва.

Так, у дослідницькій частині висновку вказано, що при проведенні натурно-інструментального огляду об`єкта дослідження, встановлювались обсяг та перелік фактично виконаних робіт, які відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт, наданих на дослідження договору №225 від 23.12.2020 та співставлені з переліком та обсягам, передбаченими проєктно-кошторисною документацією. У зв`язку з тим, що на дослідження не була надана звітна документація в повному обсязі відповідно до проєктно-кошторисної документації, тому визначити, чи відповідають обсяги фактично виконаних робіт, визначені в проєктно-кошторисній документації відповідно до звітної документації не представляється можливим. Враховуючи все вищевикладене, далі встановлювалась відповідність переліку та обсягів фактично виконаних робіт відповідно до звітної документації, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

У наданих на дослідження матеріалах відсутні акти на приховані роботи та загальний журнал ведення робіт, тому встановити, чи відповідає весь обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягу та вартості, визначеним звітною документацією з реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область за договором №225 від 23.12.2020, не представляється можливим. Однак зазначено, що виконання окремих видів робіт неможливе без виконання вище зазначених прихованих робіт та, враховуючи фактичну наявність завершених подальших робіт, роботи з переліку прихованих робіт, які вказані у звітній документації до договору №225 від 23.12.2020 на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область, приймаються умовно виконаними.

Проведеним дослідженням встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які підлягають натурно-інструментальному методу обстеження, відповідають переліку та обсягу робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, наданих на дослідження. Складання актів приймання виконаних будівельних робіт здійснено за типовою формою №КБ-2в. Підрядником при розрахунку вартості виконаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт застосовані розцінки та додаткові витрати відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва". В зв`язку з тим, що дата складання та підписання актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в мають різні проміжки часу, в деяких актах дата підписання актів зовсім не зазначена, деякі акти надані не в повному обсязі, та у зв`язку з відсутністю актів на приховані роботи, журналу ведення робіт (із зазначенням обсягів та дати виконання робіт), накладних, чеків на матеріали використаних під час виконання робіт, тому встановити вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52+250 - км 58+000, Житомирська область станом на дату фактичного виконання не представляється можливим.

Висновок експертів №6269/6270 від 09.12.2024 відповідає вимогам ст.98 ГПК України.

Згідно зі ст.104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 у справі №910/21067/17).

Суд приймає до уваги, що частину аналогічних вказаним позивачем додаткових робіт, які є прихованими роботами, зазначено і в інших актах приймання виконаних будівельних робіт за вказаним договором, які були прийняті й оплачені відповідачем та які досліджувались експертами, у зв`язку з чим відсутня можливість розмежувати такі роботи, а у висновку експерта наведено лише припущення про ймовірне виконання таких додаткових робіт з огляду на виконання основних робіт за договором підряду. При цьому суд враховує також те, що первинні документи на підтвердження виконання позивачем вказаних робіт, зокрема акти на приховані роботи, журнали ведення робіт (із зазначенням обсягів та дати виконання робіт), накладні, чеки на матеріали, використані під час виконання таких робіт, позивачем не надано ані до суду, ані для проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим неможливо встановити реальність виконання наведених додаткових робіт, обсяги виконання та, відповідно, вартість цих робіт.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.13, ч.1 ст.74 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом (ст.14 ГПК України).

Обов`язок із доказування необхідно розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, зі збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Необхідність доводити обставини, на які учасник справи посилається як на підставу своїх вимог і заперечень в господарському процесі, є складовою обов`язку сприяти всебічному, повному та об`єктивному встановленню усіх обставин справи, що передбачає, зокрема, подання належних доказів, тобто таких, що підтверджують обставини, які входять у предмет доказування у справі, з відповідним посиланням на те, які обставини цей доказ підтверджує (аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 01.06.2021 у справі №911/2243/18, від 18.05.2021 у справі №916/2255/18, від 05.11.2019 у справі №915/641/18, від 10.04.2019 у справі №904/6455/17, від 26.02.2019 у справі №914/385/18 та від 05.02.2019 у справі №914/1131/18).

Положеннями ст.ст.76-79, 86 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях та містити неточності у встановленні обставин, які мають вирішальне значення для правильного вирішення спору, натомість висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки мають бути вичерпними, відповідати дійсності і підтверджуватися достовірними доказами (така правова позиція викладена у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.06.2020 у справі №920/528/19).

Виходячи із системного аналізу встановлених вище обставин справи у їх сукупності та наявних в матеріалах справи доказів, враховуючи зокрема: відсутність протягом 2021 та 2022 років під час дії договору на закупівлю робіт №225 від 23.12.2020 звернень позивача до відповідача щодо проведених робіт (які, як стверджує позивач, він виконав у 2021 році) та їх оплати; відсутність виконавчих документів на підтвердження реального виконання, у тому числі враховуючи віднесення робіт до прихованих; ненадання відповідачу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати й акта приймання-передачі виконаних будівельних робіт у вказаний період, а лише у 2023 році після закінчення строку дії договору, у той час коли документи на виконання робіт, які були передбачені умовами договору, позивач, вочевидь (протилежного не доведено), надав відповідачу своєчасно, виходячи з того, що вони були оплачені у повному обсязі на визначену договором суму у розмірі 135321489,66 грн (з урахуванням додаткових угод) і звіт про виконання договору був опублікований відповідачем на вебпорталі Prozorro; те, що проведена експертиза беззаперечно не підтвердила виконання вказаних робіт та, відповідно, їх вартість, у висновку експерта вказано лише, що, враховуючи фактичну наявність завершених подальших робіт, роботи з переліку "прихованих робіт" приймаються умовно виконаними, при цьому експерт зазначає, що встановити вартість таких робіт неможливо, оскільки позивач не надав акти на приховані роботи, журнали ведення робіт, чеки, накладні на використані матеріали, одночасно з цим таких документів не містять і матеріали господарської справи, суд дійшов висновку про недоведеність позивачем факту реального виконання додаткових робіт на заявлену до стягнення суму.

Крім того, судом встановлено та прийнято до уваги, що виконання додаткових підрядних робіт на загальну суму 5300418,30 грн договором на закупівлю робіт №225 від 23.12.2020, на який позивач посилається як на підставу своїх вимог, обумовлено не було, а передбачені основним договором підрядні роботи виконані та оплачені; водночас здійснення закупівлі додаткових аналогічних робіт згідно з визначеною Законом України "Про публічні закупівлі" та п.10.2.1 договору процедурою здійснено не було.

Зважаючи на вищевикладене, суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача вартості додаткових робіт, які не передбачені договором на закупівлю робіт №225 від 23.12.2020 і не погоджені сторонами, на суму 5300418,30 грн є необґрунтованою та недоведеною належними й допустимими доказами, а відтак не підлягає задоволенню у повному обсязі.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що, згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2010 у справі "Трофимчук проти України" також зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

З урахуванням встановлених судом фактичних обставин справи, інші доводи сторін не беруться до уваги як такі, що не спростовують наведених вище висновків суду щодо відмови у задоволенні позову.

Щодо розподілу судових витрат.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, судовий збір покладається на позивача у зв`язку з відмовою у задоволенні позову.

Керуючись статтями 123, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 22.09.25

Суддя Прядко О.В.

Друк: 1 - у справу;

- сторонам, представнику позивача (до ел.каб.),