ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"24" червня 2025 р. Справа№ 910/11210/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Буравльова С.І.

суддів: Шапрана В.В.

Андрієнка В.В.

секретар судового засідання Рибчич А.В.

за участю представників:

позивача Галан М.О., Селемонка Г.М.

відповідача Друченко А.Ю., Нестеренко С.П.

третьої особи Войтюк Д.В.

розглядаючи клопотання експертів про уточнення експертного завдання та надання додаткових матеріалів необхідних для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи

за апеляційними скаргами Приватного акціонерного товариства Укргідроенерго та Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд

на рішення Господарського суду м. Києва від 12.09.2024 р. (повний текст складено 08.10.2024 р.)

у справі № 910/11210/20 (суддя Джарти В.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І

до Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) Приватне акціонерне товариство Укргідроенерго

про стягнення 60970695,60 грн вартості фактично виконаних робіт та 51494161,60 грн штрафних санкцій (з урахуванням заяви про зміну предмета позову від 29.11.2022 р.),

ВСТАНОВИВ:

У липні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І звернулося з позовом до Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд про стягнення 60970695,60 грн вартості фактично виконаних позивачем, але не оплачених відповідачем робіт, та 51494161,60 грн штрафних санкцій (з урахуванням заяви про зміну предмета позову від 29.11.2022 р.).

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Консорціумом Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд своїх зобов`язань за договором субпідряду № 6-01/2016 від 22.08.2016 р. на виконання будівельних робіт.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.08.2020 р. відкрито провадження у справі № 910/11210/20, вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

09.09.2020 р. Консорціум Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд звернувся до суду з зустрічним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І про визнання недійсними актів приймання виконаних робіт, визнання мотивів відмови від підписання обґрунтованими, внесення змін до договору субпідряду на виконання будівельних робіт № 6-01/2016 від 22.08.2016 р. та стягнення 282241,20 грн вартості витрат генпідрядника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.12.2020 р. у справі № 910/11210/20 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Товариству з обмеженою відповідальністю Центр судових експертиз Альтернатива, та зупинено провадження до отримання судової експертизи і висновку експерта.

09.09.2022 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю Центр судових експертиз Альтернатива до суду надійшли матеріали справи разом з висновком експерта № 59/22 від 05.09.2022 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.10.2022 р. поновлено провадження у справі № 910/11210/20 та призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.01.2023 р. зустрічний позов Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд залишено без розгляду.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.03.2023 р. у справі № 910/11210/20 призначено повторну судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністертва юстиції України, та зупинено провадження до отримання судової експертизи і висновку експерта.

Призначаючи повторну експертизу, суд першої інстанції виходив з того, що між сторонами після отримання висновку експертного дослідження виникли суперечності щодо її проведення. Оскільки предметом позову є намір Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І стягнути заборгованість з Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд за фактично виконані підрядні роботи, за твердженнями позивача за первісним позовом, та не прийнятими відповідачем за первісним позовом у 2018 році та у 2020 році. У свою чергу Консорціум Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд неодноразово під час судових засідань та у своєму відзиві на первісний позов зазначає про відсутність належних доказів для підтвердження чи спростування ним факту виконання прихованих робіт. Крім того, Консорціум Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд у своєму письмовому відзиві наголошує на тому, що спірні роботи не замовлялись, а тому між сторонами фактично виник спір щодо підрядних робіт, у тому числі щодо факту їх виконання та обсягу виконання.

24.01.2024 р. від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністертва юстиції України до суду надійшли матеріали справи разом з висновком експерта № 1732-23 від 22.12.2023 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.02.2023 р. поновлено провадження у справі № 910/11210/20 та призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.03.2024 р. у справі № 910/11210/20 відмовлено у задоволенні клопотань Приватного акціонерного товариства Укргідроенерго про призначення судової економічної експертизи, Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи та судової комплексної експертизи, задовольнено заяву Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд про виклик експерта, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 12.09.2024 р. у справі № 910/11210/20 позов Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І задоволено частково. Стягнуто з Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І 60970695,60 грн вартості фактично виконаних робіт, 13370486,02 грн пені, 27973656,30 грн інфляційних втрат, 6807770,58 грн 3% річних. У стягненні 2830271,15 грн пені та 511977,54 грн інфляційних втрат відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Приватне акціонерне товариство Укргідроенерго 25.10.2024 р. у встановлений процесуальний строк через систему Електронний суд подало апеляційну скаргу (безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду), у якій просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 25.10.2024 р. апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства Укргідроенерго у справі № 910/11210/20 передано на розгляд колегії суддів у складі: Буравльов С.І. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Шапран В.В., Андрієнко В.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2024 р. апеляційну скаргу у справі № 910/11210/20 залишено без руху на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України.

Через систему Електронний суд 08.11.2024 р. Приватним акціонерним товариством Укргідроенерго подано заяву про усунення недоліків апеляційної скарги.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.11.2024 р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Приватого акціонерного товариства Укргідроенерго у справі № 910/1128/20 та призначено її до розгляду на 10.12.2024 р.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Консорціум Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд 28.10.2024 р. у встановлений процесуальний строк подав апеляційну скаргу (безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду), у якій просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Також до апеляційної скарги відповідачем додано клопотання про призначення судової комплексної експертизи (будівельно-технічної та економічної), проведення якої доручити Національному науковому центру Інститут судових експертиз ім. Засл.Проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 28.10.2024 р. апеляційну скаргу Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд у справі № 910/11210/20 передано на розгляд колегії суддів у складі: Буравльов С.І. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Андрієнко В.В., Шапран В.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2024 р. апеляційну скаргу у справі № 910/11210/20 залишено без руху на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України.

До суду 07.11.2024 р. Консорціумом Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд подано заяву про усунення недоліків апеляційної скарги.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.11.2024 р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд, об`єднано апеляційні скарги Приватного акціонерного товариства Укргідроенерго та Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд в одне апеляційне провадження для спільного розгляду та призначено її до розгляду на 10.12.2024 р.

До суду 03.12.2024 р. Товариством з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І подано відзив на апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства Укргідроенерго.

Також до суду 03.12.2024 р. Товариством з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І подано відзив на апеляційну скаргу Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд та заперечення на клопотання про призначення судової комплексної експертизи (будівельно-технічної та економічної).

Через систему Електронний суд 09.12.2024 р. Приватним акціонерним товариством Укргідроенерго подано відповідь на відзив на апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства Укргідроенерго.

У призначеному судовому засіданні 10.12.2024 р. судом заслухано думку учасників справи щодо призначення судової комплексної експертизи, після чого оголошено перерву до 17.12.2024 р.

У призначеному судовому засіданні 17.12.2024 р. судом повторно оголошено перерву в розгляді клопотання про призначення судової комплексної експертизи до 24.12.2024 р.

24.12.2024 р. представник Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І просив суд проведення експертизи доручити Київському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та надав свій запропонований перелік питань.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду 24.12.2024 р. клопотання Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд про призначення у справі № 910/11210/20 судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи задоволено. Призначено у справі № 910/11210/20 судову комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено Київському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставлено наступні питання:

1. Який перелік, об`єми та вартість фактично виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І будівельних робіт, передбачених договором субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 та Програмами до нього, а саме на об`єктах:

- покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація: № 13/ГТП.732-8-758-КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу на ділянках 2, 3 берегозахисних споруд правого берега нижнього водосховища (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763 КГ);

- кріплення берегів нижнього водосховища. Ділянка покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Кріплення берега на ділянці карти 12.1, 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ та № 13/ГТП.732-8-757-КГ):

- кріплення берегів нижньої водойми. Ліквідація мілководдя с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ);

- захист с. Ожево (проектна документація: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ. № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732- 49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/TAH-270-3C);

- тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні № 1-3 (проектна документація: № 732-27-4-1321-ТХ)?

2. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ Будмонтажсервіс-І за період з серпня 2017 року по листопад 2018 року, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карги 10.1 (проектна документація: № 13/ГТП.732-8-758-КГ)?

3. Чи документально підтверджені витрати відповідають прямим витратам, включеним ТОВ Будмонтажсервіс-І до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-758-КГ)?

4. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ Будмонтажсервіс-І податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 року по листопад 2018 року наданим первинним документам, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-758-КГ) та вимогам Податкового кодексу України?

5. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ Будмонтажсервіс-І за період з червня по листопад 2018 року, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Кріплення берегів нижнього водосховища. Ліквідація мілководдя в районі с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ)?

6. Чи документально підтверджені витрати відповідають прямим витратам, включеним ТОВ Будмонтажсервіс-І до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: Кріплення берегів нижнього водосховища. Ліквідація мілководдя в районі с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ)?

7. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ Будмонтажсервіс-І податковий кредит з податку на додану вартість за період з червня по листопад 2018 року наданим первинним документам, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Кріплення берегів нижнього водосховища. Ліквідація мілководдя в районі с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ) та вимогам Податкового кодексу України?

8. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ Будмонтажсервіс-І за період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-757-КГ)?

9. Чи документально підтверджені витрати відповідають прямим витратам, включеним ТОВ Будмонтажсервіс-І до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-757-КГ)?

10. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ Будмонтажсервіс-І податковий кредит з податку на додану вартість за період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року наданим первинним документам, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-757-КГ) та вимогам Податкового кодексу України?

11. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ Будмонтажсервіс-І за період з жовтня 2017 по листопад 2018 року, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на картах 12.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ)?

12. Чи документально підтверджені витрати відповідають прямим витратам, включеним ТОВ Будмонтажсервіс-І до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на картах 12.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ)?

13. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ Будмонтажсервіс-І податковий кредит з податку на додану вартість за період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року наданим первинним документам, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ) та вимогам Податкового кодексу України?

14. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ Будмонтажсервіс-І за період з грудня 2017 року по грудень 2018 року, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу правого берегу р. Дністер на ділянках 2,3 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763-КГ)?

15. Чи документально підтверджені витрати відповідають прямим витратам, включеним ТОВ Будмонтажсервіс-І до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: Кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу правого берегу р. Дністер на ділянках 2.3 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763-КГ)?

16. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ Будмонтажсервіс-І податковий кредит з податку на додану вартість за період з грудня 2017 року по грудень 2018 року наданим первинним документам, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу правого берегу р. Дністер на ділянках 2.3 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763-КГ) та вимогам Податкового кодексу України?

17. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ Будмонтажсервіс-І за період з червня 2018 року по червень 2020 року, що відповідно формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Захист с. Ожево (креслення: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ, № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ГАН-270-3С)?

18. Чи документально підтверджені витрати відповідають прямим витратам, включеним ТОВ Будмонтажсервіс-І до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: Захист с. Ожево (креслення: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ, № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ГАН-270-3С)?

19. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ Будмонтажсервіс-1 податковий кредит з податку на додану вартість за період з червня 2018 року по червень 2020 року, що відповідно формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Захист с. Ожево (креслення: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ, № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ГАН-270- 3С) та вимогам Податкового кодексу України?

20. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ Будмонтажсервіс-І за період з січня по червень 2020 року, що формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні №1-3 (креслення: № 732-27-4-1321-ТХ)?

21. Чи документально підтверджені витрати відповідають прямим витратам, включеним ТОВ Будмонтажсервіс-І до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: Тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні №1-3 (креслення: № 732-27-4-1321-ТХ)?

22. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ Будмонтажсервіс-1 податковий кредит з податку на додану вартість за період з січня по червень 2020 року, що відповідно формують собівартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: Тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні №1-3 (креслення: № 732-27-4-1321-ТХ) та вимогам Податкового кодексу України?

Провадження у справі № 910/11210/20 зупинено на час проведення експертизи і до отримання висновку експертів.

Матеріали справи № 910/11210/20 з супровідним листом № 910/11210/20/09.1-18/3/25 від 10.01.2025 р. надіслано до експертної установи.

До суду 14.02.2025 р. від експертної установи надійшов супровідний лист, до якого додано оригінал рахунку на оплату експертизи, який відповідно до ухвали Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2024 р. покладений на Консорціум Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд.

До суду 10.03.2025 р. від Київського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист № 2113/18 від 05.03.2025 р. про необхідність погодження строку виконання експертизи. У листі зазначено, що у зв`язку з значною поточною завантаженістю експертів експертиза буде виконана у строк більше, ніж 90 календарних днів.

Листом № 09.1-18/164/25 від 11.03.2025 р. погоджено проведення експертного дослідження у строк понад 90 календарних днів.

До суду 15.04.2025 р. від експертної установи надійшов супровідний лист, до якого додано клопотання судових експертів Київського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про уточнення експертного завдання та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

У вищезазначеному клопотанні судові експерти просять уточнити експертне задання, а саме:

- у питаннях №№ 1-22 вказати №, дату договору,

- у питаннях №№ 3-22 вказати №, дату актів виконаних робіт та на яку суму;

- питання №№ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 викласти, враховуючи вимоги р. II п.5 Науково-методичних рекомендацій.

- питання №№ 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 викласти, враховуючи вимоги р. III Науково-методичних рекомендацій.

Також, керуючись вимогами п. 2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 від 08.10.1998 р. судові експерти просять надати додаткові документи, необхідні для проведення комплексної експертизи, в частині питань будівельно-технічної спеціалізації:

- акти приймання виконаних будівельних робіт разом з підсумковими відомостями ресурсів (в паперовому та в електронному вигляді для роботи в програмі АВК-5) з розподілом по об`єктах;

- покращення гідравлічних характеристик р. Дністер, уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація: № 13/ГТП.732-8-758-КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу на ділянках 2, 3 Берегозахисних споруд правого берега нижнього водосховища (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763 КГ);

- кріплення берегів нижнього водосховища. Ділянка покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Кріплення берега на ділянці карти 12.1, 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ та № 13/ГТП.732-8-757- КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Ліквідація мілководдя с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ);

- захист с. Ожево (проектна документація: № 732-17-89-1002-КМ, № 732- 17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ. Nе 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ТАН-270-3С);

- тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні № 1-3 (проектна документація: № 732-27-4-1321-ТХ);

- договори оренди та акти приймання - передачі машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт з розподілом по об`єктах;

- покращення гідравлічних характеристик р. Дністер, уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація: № 13/ГТП.732-8-758-КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу на ділянках 2, З Берегозахисних споруд правого берега нижнього водосховища (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763 КГ);

- кріплення берегів нижнього водосховища. Ділянка покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Кріплення берега на ділянці карти 12.1, 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ та № 13/ГТП.732-8-757-КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Ліквідація мілководдя с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ);

- захист с. Ожево (проектна документація: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89- 1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ. Ne 732- 49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ТАН-270-3С);

- тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні № 1-3 (проектна документація: № 732-27-4-1321-ТХ);

- журнал авторського нагляду;

- надати відомості щодо виконання робіт іншими субпідрядниками та генпідрядником на об`єктах:

- покращення гідравлічних характеристик р. Дністер, уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація: № 13/ГТП.732-8-758-КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу на ділянках 2, З Берегозахисних споруд правого берега нижнього водосховища (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763 КГ);

- кріплення берегів нижнього водосховища. Ділянка покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Кріплення берега на ділянці карти 12.1, 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ та № 13/ГТП.732-8-757-КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Ліквідація мілководдя с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ);

- захист с. Ожево (проектна документація: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89- 1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ. Nе 732- 49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ТАН-270-3С).

Також, керуючись вимогами п. 2 Інструкції, судові експерти просять надати додаткові документи, необхідні для проведення комплексної експертизи, в частині питань судової економічної спеціалізації:

- наказ облікову політику ТОВ Будмонтажсервіс І на 2018-2020 р.р.;

- декларації з податку на додану вартість ТОВ Будмонтажсервіс І за звітні періоди 2018-2020 р.р. (основні та корегуючі);

- акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ Будмонтажсервіс І та Консорціуму Науково-виробничого об`єднання Укргідроенергобуд, за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р., в межах виконання договору (договорів) субпідряду на виконання будівельних робіт, які будуть зазначені у питаннях № № 3-22;

- облікові регістри ТОВ Будмонтажсервіс І, за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р., в яких відображені господарські операції, в межах виконання договору (договорів) субпідряду на виконання будівельних робіт, які будуть зазначені у питаннях № № 3-22;

- облікові регістри Консорціуму Науково-виробничого об`єднання Укргідроенергобуд, за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р., в яких відображені господарські операції, в межах виконання договору (договорів) субпідряду на виконання будівельних робіт, які будуть зазначені у питаннях № № 3-22;

- положення (наказ тощо) ТОВ Будмонтажсервіс І про формування собівартості будівельних робіт на 2018-2020 р.р.;

- журнал обліку виконаних робіт (аналог, за наявністю) ТОВ Будмонтажсервіс І за 2018-2020 р.р.;

- фінансову звітність (форми №№ 1,2) ТОВ Будмонтажсервіс І за звітні періоди 2018-2020 р.р. з поясненнями та додаванням облікових регістрів по рахунку 90 Собівартість реалізації за відповідні періоди.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.04.2025 р. поновлено провадження у справі № 910/11210/20 та призначено її до розгляду на 29.04.2025 р.

У судовому засіданні 29.04.2025 р. у справі № 910/11210/20 оголошено перерву до 27.05.2025 р.

До суду 19.05.2025 р. від представника Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд надійшло клопотання на виконання вимог експерта (984 документи на 2868 арк.).

До суду 03.06.2025 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І надійша заява про долучення документів на запит експерта.

Через систему «Електронний суд» 09.06.2025 р. від Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд надійшли додаткові пояснення у справі (сформовані в системі «Електронний суд» 06.06.2025 р.)

До суду 27.05.2025 р. від представника Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І подано клопотання про відкладення розгляду справи (сформоване в системі Електронний суд 26.05.2025 р.), у якому заявник, з посиланням на запис до лікаря терапевта, гастроентеролога, просить відкласти розгляд справи. До клопотання додано відповідні докази на підтвердження викладених обставин.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2025 р. розгляд справи № 910/11210/20 відкладено до 03.06.2025 р.

У судовому засіданні 03.06.2025 р. у справі № 910/11210/20 оголошено перерву до 10.06.2025 р.

Засідання суду, призначене на 10.06.2025 р., не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Шапрана В.В. у відпустці з 10.06.2025 р. по 11.06.2025 р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2025 р. справу № 910/11210/20 призначено до розгляду на 24.06.2025 р.

Таким чином суд констатує, що учасниками справи виконано вимоги суду у повному обсязі та надано для дослідження додаткові матеріали на прохання судових експертів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

За таких обставин судова колегія дійшла висновку, що провадження у справі підлягає зупиненню у зв`язку з повторним направленням матеріалів до Київського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, призначеної ухвалою суду від 24.12.2024 р.

Керуючись ст. ст. 69, 102, 228, 234, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання Консорціуму Науково-виробниче об`єднання Укргідроенергобуд від 19.05.2025 р. та долучити до матеріалів справи додатково подані документи (984 документи на 2868 арк.), необхідні для проведення комплексної експертизи, на виконання клопотання експертів № 25-292-Е від 04.04.2025 р.

2. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Будмонтажсервіс І від 03.06.2025 р. та долучити до матеріалів справи додатково подані документи, необхідні для проведення комплексної експертизи, на виконання клопотання експертів № 25-292-Е від 04.04.2025 р.

3. Задовольнити клопотання експертів про уточнення експертного завдання та викласти питання в наступній редакції:

1. Який перелік, об`єми та вартість фактично виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю «Будмонтажсервіс І» будівельних робіт, передбачених договором субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 та Програмами до нього, а саме на об`єктах:

- покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація: № 13/ГТП.732-8-758-КГ);

- кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу на ділянках 2, 3 берегозахисних споруд правого берега нижнього водосховища (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763 КГ);

- кріплення берегів нижнього водосховища. Ділянка покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Кріплення берега на ділянці карти 12.1, 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ та № 13/ГТП.732-8-757-КГ):

- кріплення берегів нижньої водойми. Ліквідація мілководдя с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ);

- захист с. Ожево (проектна документація: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ. № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732- 49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/TAH-270-3C);

- тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні № 1-3 (проектна документація: № 732-27-4-1321-ТХ)?

2. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ «Будмонтажсервіс-І» за період з серпня 2017 року по листопад 2018 року, що формують інші витрати (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямі витрати будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 10 за 1 етап вересня 2017 року від 06.09.2017 року (загальна сума 3968919,60 грн з ПДВ), № 11 за 1 етап вересня 2017 року від 06.09.2017 року (загальна сума 3653942,40 грн з ПДВ), № 7 за 1 етап жовтня 2017 року 02.10.2017 року (загальна сума 7712340,00 грн з ПДВ), № 8 за 1 етап жовтня 2017 року від 02.10.2017 року (загальна сума (-98110,80) грн з ПДВ), № 6 за 2 етап листопада 2017 року від 21.11.2017 року (загальна сума 2246856,00 грн з ПДВ), № 3 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 (загальна сума (-2246856,00) грн з ПДВ), № 4 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 2770051,20 грн з ПДВ), № 5 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума (-7712340,00) грн з ПДВ), № 6 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 7475372,40 грн з ПДВ), № 8 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума (-7213892,40) грн з ПДВ), № 9 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 6923713,20 грн з ПДВ), № 11 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 3962684,40 грн з ПДВ), № 8 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 10675300,80 грн з ПДВ), № 7 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 2397720,00 грн з ПДВ), № 1 за грудень 2018 року від 20.12.2018 року (загальна сума 8793465,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 24117908,40 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карги 10.1 (проектна документація: № 13/ГТП.732-8-758-КГ)?

3. Чи документально підтверджені витрати відповідають іншим витратам (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямим витратам (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), визначеним відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та включеним ТОВ «Будмонтажсервіс-І» до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 10 за 1 етап вересня 2017 року від 06.09.2017 року (загальна сума 3968919,60 грн з ПДВ), № 11 за 1 етап вересня 2017 року від 06.09.2017 року (загальна сума 3653942,40 грн з ПДВ), № 7 за 1 етап жовтня 2017 року 02.10.2017 року (загальна сума 7712340,00 грн з ПДВ), № 8 за 1 етап жовтня 2017 року від 02.10.2017 року (загальна сума (-98110,80) грн.з ПДВ), № 6 за 2 етап листопада 2017 року від 21.11.2017 року (загальна сума 2246856,00 грн з ПДВ), № 3 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума ( -2246856,00) грн з ПДВ), № 4 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 2 770 051,20 грн з ПДВ), № 5 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума (-7712 340,00) грн з ПДВ), № 6 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 7475372,40 грн з ПДВ), № 8 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума (-7213892,40) грн з ПДВ), № 9 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 6923713,20 грн з ПДВ), № 11 за 2 етап червня 2018 року від 26.06.2018 року (загальна сума 3962684,40 грн з ПДВ), № 8 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 10675300,80 грн з ПДВ), № 7 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 2397720,00 грн з ПДВ), № 1 за грудень 2018 року від 20.12.2018 року (загальна сума 8793465,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 24117908,40 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-758-КГ)?

4. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ «Будмонтажсервіс-І» податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 р. по листопад 2018 р. наявним в матеріалах справи № 910/11210/20 первинним документам, які формують вартість інших витрат (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба) та прямих витрат будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), що включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 10 за 1 етап вересня 2017 р. від 06.09.2017 р. (загальна сума 3968919,60 грн з ПДВ), № 11 за 1 етап вересня 2017 р. від 06.09.2017 р. (загальна сума 3653942,40 грн з ПДВ), № 7 за 1 етап жовтня 2017 р. 02.10.2017 р. (загальна сума 7712340,00 грн з ПДВ), № 8 за 1 етап жовтня 2017 р. від 02.10.2017 р. (загальна сума -98110,80 грн з ПДВ), № 6 за 2 етап листопада 2017 р. від 21.11.2017 р. (загальна сума 2246856,00 грн з ПДВ), № 3 за 2 етап червня 2018 р. від 26.06.2018 р. (загальна сума -2246856,00 грн з ПДВ), № 4 за 2 етап червня 2018 р. від 26.06.2018 р. (загальна сума 2770051,20 грн з ПДВ), № 5 за 2 етап червня 2018 р. від 26.06.2018 р. (загальна сума -7712340,00 грн з ПДВ), № 6 за 2 етап червня 2018 р. від 26.06.2018 р. (загальна сума 7475372,40 грн з ПДВ), № 8 за 2 етап червня 2018 р. від 26.06.2018 р. (загальна сума -7213892,40 грн з ПДВ), № 9 за 2 етап червня 2018 р. від 26.06.2018 р. (загальна сума 6923713,20 грн з ПДВ), № 11 за 2 етап червня 2018 р. від 26.06.2018 р. (загальна сума 3962684,40 грн. з ПДВ), № 8 за жовтень 2018 р. від 26.10.2018 р. (загальна сума 10675300,80 грн з ПДВ), № 7 за 2 етап листопада 2018 р. від 29.11.2018 р. (загальна сума 2397720,00 грн з ПДВ), № 1 за грудень 2018 р. від 20.12.2018 р. (загальна сума 8793465,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 24117908,40 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер. Уположення схилу на ділянці карти 10.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-758-КГ)?

5. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку,фінансовій звітності витрати ТОВ «Будмонтажсервіс-І» за період з червня по листопад 2018 року, що формують інші витрати (кошти на перевезення працівників будівельної організації, податок на землю) та прямі витрати будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 6 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 5466943,20 грн з ПДВ), № 7 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 4264022,40 грн з ПДВ), № 4 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 4134244,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальну сума 1311991,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 4876035,60 грн з ПДВ) № б/н від б/д (загальна сума 132795,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума

414892,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 975561,60 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Кріплення берегів нижнього водосховища. Ліквідація мілководдя в районі с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ)?

6. Чи документально підтверджені витрати відповідають іншим витратам (кошти на перевезення працівників будівельної організації, податок на землю) та прямим витратам (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), визначеним відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та включеним ТОВ «Будмонтажсервіс-І» до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 6 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 (загальна сума 5 466 943,20 грн. з ПДВ), № 7 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 4264022,40 грн з ПДВ), № 4 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 4134244,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальну сума 1311991,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 4876035,60 грн з ПДВ) № б/н від б/д (загальна сума 132795,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 414892,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 975561,60 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Кріплення берегів нижнього водосховища. Ліквідація мілководдя в районі с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ)?

7. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ «Будмонтажсервіс-І» податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 р. по листопад 2018 р. наявним в матеріалах справи № 910/11210/20 первинним документам, які формують вартість інших витрат (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба) та прямих витрат будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), що включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 6 за жовтень 2018 р. від 26.10.2018 р. (загальна сума 5466943,20 грн з ПДВ), № 7 за жовтень 2018 р. від 26.10.2018 р. (загальна сума 4264022,40 грн з ПДВ), № 4 за 2 етап листопада 2018 р. від 29.11.2018 р. (загальна сума 4134244,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальну сума 1311991,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 4876035,60 грн з ПДВ) № б/н від б/д (загальна сума 132795,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 414892,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 975561,60 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Кріплення берегів нижнього водосховища. Ліквідація мілководдя в районі с. Волошково (проектна документація № 13/ГТП.732-8-781-КГ)?

8. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ «Будмонтажсервіс-І» за період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року, що формують інші витрати (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямі витрати будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 19 за 2 етап листопада 2017 року від 21.11.2017 року (загальна сума 537086,40 грн з ПДВ), № 2 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума (-537086,40) грн з ПДВ), № 5 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 670257,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 1820862,00 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-757-КГ)?

9. Чи документально підтверджені витрати відповідають іншим витратам (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямим витратам (вартістьексплуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), визначеним відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та включеним ТОВ «Будмонтажсервіс-1» до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 19 за 2 етап листопада 2017 року від 21.11.2017 року (загальна сума 537086,40 грн з ПДВ), № 2 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума (-537086,40) грн з ПДВ), № 5 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 670257,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 1820862,00 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-757-КГ)?

10. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ «Будмонтажсервіс-І» податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 р. по листопад 2018 р. наявним в матеріалах справи № 910/11210/20 первинним документам, які формують вартість інших витрат (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба) та прямих витрат будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), що включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 19 за 2 етап листопада 2017 р. від 21.11.2017 р. (загальна сума 537086,40 грн з ПДВ), № 2 за 2 етап листопада 2018 р від 29.11.2018 р. (загальна сума (-537086,40) грн з ПДВ), № 5 за 2 етап листопада 2018 р. від 29.11.2018 р. (загальна сума 670257,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 1820862,00 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.2 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-757-КГ)?

11. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ «Будмонтажсервіс-1» за період з жовтня 2017 по листопад 2018 року, що формують інші витрати (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямі витрати будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 18 за 2 етап листопада 2017 року від 21.11.2017 року (загальна сума 331588,80 грн з ПДВ), № 1 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума (-331588,80) грн з ПДВ), № 6 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 413808,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 1410765,60 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на картах 12.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ)?

12. Чи документально підтверджені витрати відповідають іншим витратам (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямим витратам (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), визначеним відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та включеним ТОВ «Будмонтажсервіс-І» до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 18 за 2 етап листопада 2017 року від 21.11.2017 року (загальна сума 331588,80 грн з ПДВ), № 1 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума (-331588,80) грн з ПДВ), № 6 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 413808,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 1410765,60 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на картах 12.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ)?

13. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ «Будмонтажсервіс-І» податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 р. по листопад 2018 р. наявним в матеріалах справи № 910/11210/20 первинним документам, які формують вартість інших витрат (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба) та прямих витрат будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), що включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 18 за 2 етап листопада 2017 р. від 21.11.2017 р. (загальна сума 331588,80 грн з ПДВ), № 1 за 2 етап листопада 2018 р. від 29.11.2018 р. (загальна сума (-331588,80) грн з ПДВ), № 6 за 2 етап листопада 2018 р. від 29.11.2018 р. (загальна сума 413808,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 1410765,60 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Покращення гідравлічних характеристик р. Дністер на карті 12.1 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-756-КГ)?

14. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ «Будмонтажсервіс-1» за період з грудня 2017 року по грудень 2018 року, що формують інші витрати (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямі витрати будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 3 за 2 етап грудня 2017 року від 20.12.2017 року (загальна сума 11 598 343,20 грн. з ПДВ), № 13 за 1 етап березня 2018 року від 05.03.2018 року (загальна сума 1554388,80 грн (з ПДВ), № 1 за 1 етап травня 2018 року від 10.05.2018 року (загальна сума 3933801,60 грн з ПДВ), № 1 за 1 етап червня 2018 року від 07.06.2018 року (загальна сума 826234,80 грн з ПДВ), № 14 за 1 етап березня 2018 року від 05.03.2018 року (загальна сума 1508 00,00 грн з ПДВ), № 15 за 1 етап березня 2018 року від 05.03.2018 року (загальна сума 648 926,40 грн. з ПДВ), № 2 за 1 етап травня 2018 року від 10.05.2018 року (загальна сума 24 098 234,40 грн. З ПДВ), № 2 за 1 етап червня 2018 року від 07.06.2018 року (загальна сума 5015751,60 грн з ПДВ), № 4 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 14090229,60 грн з ПДВ), № 5 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 14988440,40 грн з ПДВ), № 3 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 13290158,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 14355267,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 2065228,80 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу правого берегу р. Дністер на ділянках 2,3 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763-КГ)?

15. Чи документально підтверджені витрати відповідають іншим витратам (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямим витратам (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), визначеним відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та включеним ТОВ «Будмонтажсервіс-І» до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 3 за 2 етап грудня 2017 року від 20.12.2017 року (загальна сума 11598343,20 грн з ПДВ), № 13 за 1 етап березня 2018 року від 05.03.2018 року (загальна сума 1554388,80 грн (з ПДВ), № 1 за 1 етап травня 2018 року від 10.05.2018 року (загальна сума 3933801,60 грн з ПДВ), № 1 за 1 етап червня 2018 року від 07.06.2018 року (загальна сума 826234,80 грн з ПДВ), № 14 за 1 етап березня 2018 року від 05.03.2018 року (загальна сума 1508400,00 грн з ПДВ), № 15 за 1 етап березня 2018 року від 05.03.2018 року (загальна сума 648926,40 грн з ПДВ), № 2 за 1 етап травня 2018 року від 10.05.2018 року (загальна сума 24098234,40 грн з ПДВ), № 2 за 1 етап червня 2018 року від 07.06.2018 року (загальна сума 5015751,60 грн з ПДВ), № 4 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 14090229,60 грн з ПДВ), № 5 за жовтень 2018 року від 26.10.2018 року (загальна сума 14988440,40 грн з ПДВ), № 3 за 2 етап листопада 2018 року від 29.11.2018 року (загальна сума 13290158,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 14355267,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 2065228,80 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу правого берегу р. Дністер на ділянках 2.3 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763-КГ)?

16. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ «Будмонтажсервіс-І» податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 р. по листопад 2018 р. наявним в матеріалах справи № 910/11210/20 первинним документам, які формують вартість інших витрат (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба) та прямих витрат будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), що включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № 3 за 2 етап грудня 2017 р. від 20.12.2017 р. (загальна сума 11598343,20 грн з ПДВ), № 13 за 1 етап березня 2018 р. від 05.03.2018 (загальна сума 1554388,80 грн з ПДВ), № 1 за 1 етап травня 2018 р. від 10.05.2018 р. (загальна сума 3933801,60 грн з ПДВ), № 1 за 1 етап червня 2018 р. від 07.06.2018 р. (загальна сума 826234,80 грн з ПДВ), № 14 за 1 етап березня 2018 р. від 05.03.2018 р. (загальна сума 1508400,00 грн з ПДВ), № 15 за 1 етап березня 2018 р. від 05.03.2018 р. (загальна сума 648926,40 грн з ПДВ), № 2 за 1 етап травня 2018 р. від 10.05.2018 р. (загальна сума 24098234,40 грн з ПДВ), № 2 за 1 етап червня 2018 р. від 07.06.2018 р. (загальна сума 5015751,60 грн з ПДВ), № 4 за жовтень 2018 р. від 26.10.2018 р. (загальна сума 14090229,60 грн з ПДВ), № 5 за жовтень 2018 р. від 26.10.2018 р. (загальна сума 14988440,40 грн з ПДВ), № 3 за 2 етап листопада 2018 р. від 29.11.2018 р. (загальна сума 13290158,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 14355267,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 2065228,80 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Кріплення берегів нижньої водойми. Уположення схилу правого берегу р. Дністер на ділянках 2.3 (проектна документація № 13/ГТП.732-8-763-КГ)?

17. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ «Будмонтажсервіс-1» за період з червня 2018 року по червень 2020 року, що формують інші витрати (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямі витрати будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № б/н від б/д (загальна сума 163380,00 грн з ПДВ), № 2 за 2 етап березня 2020 року (загальна сума 1484708,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 2432,40 грн з ПДВ), акт № 2 за грудень 2018 року від 20.12.2018 року (загальна суму 667374,00 грн з ПДВ), акт № 3 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 156913,20 грн з ПДВ), акт № 5 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 4079371,20 грн з ПДВ), акт № 7 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 3161764,80 грн з ПДВ), акт № 9 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 2705468,40 грн з ПДВ), акт № 12 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 1827078,00 грн з ПДВ), акт № 13 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 869659,00 грн з ПДВ), акт № 4 за 1 етап червня 2019 року від 07.06.2019 року (загальна суму 1458414,00 грн з ПДВ), акт № 1 за 2 етап червня 2019 року від 27.06.2019 року (загальна сума 123649,20 грн з ПДВ), акт № 2 за 2 етап червня 2019 року від 27.06.2019 року (загальна сума 1654876,80 грн з ПДВ), акт № 6 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна суму 856772,40 грн з ПДВ), акт № 7 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 1096328,40 грн з ПДВ), акт № 8 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 45244,80 грн з ПДВ), акт № 9 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 131805,60 грн з ПДВ), акт № 10 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 1549381,20 грн з ПДВ), акт № 6 за 2 етап грудня 2019 року від 23.12.2019 року (загальна сума 884527,20 грн з ПДВ), акт № 7 за 2 етап грудня 2019 року від 23.12.2019 року (загальна сума 758833,20 грн з ПДВ), акт № 13 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 50115,60 грн з ПДВ), акт № 14 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 167130,00 грн з ПДВ, акт № 16 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 2099024,40 грн з ПДВ), акт № 17 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 123325,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 32146,80 грн з ПДВ), акт № 2 за 2 етап грудня 2019 року від 23.12.2019 року (загальна сума 13273,20 грн з ПДВ), акт № 4 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 1694,40 грн з ПДВ), акт № 5 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 417055,20 грн з ПДВ), акт № 6 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 53952,00 грн з ПДВ), акт № 7 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 696409,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 93411,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 369015,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 352408,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 85824,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 76557,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 66004,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 47151,60 грн з ПДВ), акт № 1 за 1 етап червня 2019 року від 07.06.2019 (загальна суму 59217,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 5791,20 грн з ПДВ), акт № 2 за 1 етап червня 2019 року від 07.06.2019 року (загальна суму 108330,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 113186,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 154944,00 грн з ПДВ), на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 № 6-01/2016 на об`єкті: Захист с. Ожево (креслення: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ, № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ГАН-270-3С)?

18. Чи документально підтверджені витрати відповідають іншим витратам (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, податок на землю) та прямим витратам (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), визначеним відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та включеним ТОВ «Будмонтажсервіс-І» до актів приймання виконаних будівельних робіт: № б/н від б/д (загальна сума 163380,00 грн з ПДВ), № 2 за 2 етап березня 2020 року (загальна сума 1484708,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 2432,40 грн з ПДВ), акт № 2 за грудень 2018 року від 20.12.2018 року (загальна суму 667374,00 грн з ПДВ), акт № 3 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 156913,20 грн з ПДВ), акт № 5 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 4079371,20 грн з ПДВ), акт № 7 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 3161764,80 грн з ПДВ), акт № 9 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 2705468,40 грн з ПДВ), акт № 12 за 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 1827078,00 грн з ПДВ), акт № 13 1 етап лютого 2019 року від 13.02.2019 року (загальна сума 869659,00 грн з ПДВ), акт № 4 за 1 етап червня 2019 року від 07.06.2019 року (загальна суму 1458414,00 грн з ПДВ), акт № 1 за 2 етап червня 2019 року від 27.06.2019 року (загальна сума 123649,20 грн з ПДВ), акт № 2 за 2 етап червня 2019 року від 27.06.2019 року (загальна сума 1654876,80 грн з ПДВ), акт № 6 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна суму 856772,40 грн з ПДВ), акт № 7 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 1096328,40 грн з ПДВ), акт № 8 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 45244,80 грн з ПДВ), акт № 9 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 131805,60 грн з ПДВ), акт № 10 за 1 етап грудня 2019 року від 09.12.2019 року (загальна сума 1549381,20 грн з ПДВ), акт № 6 за 2 етап грудня 2019 року від 23.12.2019 року (загальна сума 884527,20 грн з ПДВ), акт № 7 за 2 етап грудня 2019 року від 23.12.2019 року (загальна сума 758833,20 грн з ПДВ), акт № 13 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 50115,60 грн з ПДВ), акт № 14 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 167130,00 грн з ПДВ, акт № 16 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 2099024,40 грн з ПДВ), акт № 17 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 123325,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 32146,80 грн з ПДВ), акт № 2 за 2 етап грудня 2019 року від 23.12.2019 року (загальна сума 13273,20 грн з ПДВ), акт № 4 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 1694,40 грн з ПДВ), акт № 5 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 417055,20 грн з ПДВ), акт № 6 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 53952,00 грн. з ПДВ), акт № 7 за 2 етап березня 2020 року від 31.03.2020 року (загальна сума 696409,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 93411,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 369015,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 352408,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 85824,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 76557,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 66004,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 47151,60 грн з ПДВ), акт № 1 за 1 етап червня 2019 року від 07.06.2019 року (загальна суму 59217,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 5791,20 грн з ПДВ), акт № 2 за 1 етап червня 2019 року від 07.06.2019 року (загальна суму 108330,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 113186,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 154944,00 грн з ПДВ), за договором субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 року № 6-01/2016 на об`єкті: Захист с. Ожево (креслення: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ, № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ГАН-270-3С)?

19. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ «Будмонтажсервіс-І» податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 року по листопад 2018 р. наявним в матеріалах справи № 910/11210/20 первинним документам, які формують вартість інших витрат (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба) та прямих витрат будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), що включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № б/н від б/д (загальна сума 163380,00 грн з ПДВ), № 2 за 2 етап березня 2020 р. (загальна сума 1484708,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 2432,40 грн з ПДВ), акт № 2 за грудень 2018 р. від 20.12.2018 р. (загальна суму 667374,00 грн з ПДВ), акт № 3 за 1 етап лютого 2019 р. від 13.02.2019 р. (загальна сума 156913,20 грн з ПДВ), акт № 5 за 1 етап лютого 2019 р. від 13.02.2019 р. (загальна сума 4079371,20 грн з ПДВ), акт № 7 за 1 етап лютого 2019 р. від 13.02.2019 р. (загальна сума 3161764,80 грн з ПДВ), акт № 9 за 1 етап лютого 2019 р. від 13.02.2019 р. (загальна сума 2705468,40 грн з ПДВ), акт № 12 за 1 етап лютого 2019 р. від 13.02.2019 р. (загальна сума 1827078,00 грн з ПДВ), акт № 13 1 етап лютого 2019 р. від 13.02.2019 р. (загальна сума 869659,00 грн з ПДВ), акт № 4 за 1 етап червня 2019 р. від 07.06.2019 р. (загальна суму 1458414,00 грн з ПДВ), акт № 1 за 2 етап червня 2019 р. від 27.06.2019 р. (загальна сума 123649,20 грн з ПДВ), акт № 2 за 2 етап червня 2019 р. від 27.06.2019 р. (загальна сума 1654876,80 грн з ПДВ), акт № 6 за 1 етап грудня 2019 р. від 09.12.2019 р. (загальна суму 856772,40 грн з ПДВ), акт № 7 за 1 етап грудня 2019 р. від 09.12.2019 р. (загальна сума 1096328,40 грн з ПДВ), акт № 8 за 1 етап грудня 2019 р. від 09.12.2019 р. (загальна сума 45244,80 грн з ПДВ), акт № 9 за 1 етап грудня 2019 р. від 09.12.2019 р. (загальна сума 131805,60 грн з ПДВ), акт № 10 за 1 етап грудня 2019 р. від 09.12.2019 р. (загальна сума 1549381,20 грн з ПДВ), акт № 6 за 2 етап грудня 2019 р. від 23.12.2019 р. (загальна сума 884527,20 грн з ПДВ), акт № 7 за 2 етап грудня 2019 р. від 23.12.2019 р. (загальна сума 758833,20 грн з ПДВ), акт № 13 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 50115,60 грн з ПДВ), акт № 14 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 167130,00 грн з ПДВ, акт № 16 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 2099024,40 грн з ПДВ), акт № 17 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 123325,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 32146,80 грн з ПДВ), акт № 2 за 2 етап грудня 2019 р. від 23.12.2019 р. (загальна сума 13273,20 грн з ПДВ), акт № 4 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 1694,40 грн з ПДВ), акт № 5 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 417055,20 грн з ПДВ), акт № 6 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 53952,00 грн з ПДВ), акт № 7 за 2 етап березня 2020 р. від 31.03.2020 р. (загальна сума 696409,20 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 93411,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 369015,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 352408,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 85824,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 76557,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 66004,80 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 47151,60 грн з ПДВ), акт № 1 за 1 етап червня 2019 р. від 07.06.2019 р. (загальна суму 59217,60 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 5791,20 грн з ПДВ), акт № 2 за 1 етап червня 2019 р. від 07.06.2019 р. (загальна суму 108330,00 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 113186,40 грн з ПДВ), № б/н від б/д (загальна сума 154944,00 грн з ПДВ), на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: Захист с. Ожево (креслення: № 732-17-89-1002-КМ, № 732-17-89-1000-КМ, № 732-14-89-1-КЖ, № 732-14-89-2-КЖ, № 732-17-11-1332-ТХ, № 732-49/ГАН-275-ЭЛ, № 732-49/ГАН-286-ЕП, № 732-8/ГАН-270- 3С) та вимогам Податкового кодексу України?

20. Чи підтверджуються документально та відображено в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності витрати ТОВ «Будмонтажсервіс-І» за період з січня по червень 2020 року, що формують інші витрати (кошти на перевезення працівників будівельної організації, податок на землю) та прямі витрати будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № А від б/д (загальна сума 464540,40 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1270600,80 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1202944,80 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1144483,20 грн з ПДВ), № 1а за 1 етап серпня 2020 року від 12.08.2020 року (загальна сума 1404471,60 грн з ПДВ), № 2а за 1 етап серпня 2020 року від 12.08.2020 року (загальна сума 1301155,20 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: «Тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні №1-3» (креслення: № 732-27-4-1321-ТХ)?

21. Чи документально підтверджені витрати відповідають іншим витратам (кошти на перевезення працівників будівельної організації, податок на землю) та прямим витратам (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), визначеним відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та включеним ТОВ «Будмонтажсервіс-І» до актів приймання виконаних будівельних робіт: № А від б/д (загальна сума 464540,40 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1270600,80 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1202944,80 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1144483,20 грн з ПДВ), № 1а за 1 етап серпня 2020 року від 12.08.2020 року (загальна сума 1404471,60 грн з ПДВ), № 2а за 1 етап серпня 2020 року від 12.08.2020 року (загальна сума 1301155,20 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 № 6-01/2016 на об`єкті: «Тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні №1-3» (креслення: № 732-27-4-1321-ТХ)?

22. Чи відповідає визначений та задекларований ТОВ «Будмонтажсервіс-І» податковий кредит з податку на додану вартість за період з серпня 2017 р. по листопад 2018 р. наявним в матеріалах справи № 910/11210/20 первинним документам, які формують вартість інших витрат (кошти на перевезення працівників будівельної організації, на виконання будівельних робіт у літній період просто неба) та прямих витрат будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, матеріальних ресурсів), що включено до актів приймання виконаних будівельних робіт: № А від б/д (загальна сума 464540,40 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1270600,80 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1202944,80 грн з ПДВ), № А від б/д (загальна сума 1144483,20 грн з ПДВ), № 1а за 1 етап серпня 2020 р. від 12.08.2020 р. (загальна сума 1404471,60 грн з ПДВ), № 2а за 1 етап серпня 2020 р. від 12.08.2020 р. (загальна сума 1301155,20 грн з ПДВ) на умовах договору субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 р. № 6-01/2016 на об`єкті: «Тунельні водоводи. Обслуговуючі процеси. Підхідні штольні №1-3» (креслення: № 732-27-4-1321-ТХ)?

4. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/11210/20 до надходження висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз та повернення матеріалів справи № 910/11210/20 до Північного апеляційного господарського суду.

5. Матеріали справи № 910/11210/20 передати до Київського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: 02000, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108.

6. Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в частині зупинення проваження відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 287 ГПК України до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення її повного тексту.

Повний текст ухвали складено 25.06.2025 р.

Головуючий суддя С.І. Буравльов

Судді В.В. Шапран

В.В. Андрієнко