ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023м. ДніпроСправа № 904/454/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мельниченко І.Ф. за участю секретаря судового засідання Лєшукової Н.М., розглянув спір

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сансноу Білдінг", м. Олександрія, Олександрійський р-н, Кіровоградської обл.

до Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро

про стягнення у сумі 341 491,18 грн.

Представники:

від позивача Шпакова Т.С.

від відповідача не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансноу Білдінг" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення грошових коштів в сумі 341 491,18 грн.

Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

В обгрунтування позовних вимог ТОВ "Сансноу Білдінг" зазначає, що відповідно до умов договору про виконання робіт № 43/22 від 08.02.2022 підприємство останнього виконало роботи на замовлення КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради, за результатами яких підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 3 524 070,44 грн. Будівельні роботи виконані та повністю оплачені відповідачем у сумі 3 524 070,44 грн. 24.11.2022 відповідач направив позивачу вимогу про повернення раніше сплачених коштів у сумі 341 491,18 грн., посилаючись на вимогу контрольно-ревізійної служби. Вимога відповідача про повернення коштів задоволена позивачем повністю.

Таким чином, у зв`язку з тим, що роботи за спірним договором були виконані на більшу суму, будівельні матеріали, які були використані під час виконання робіт неможливо відокремити від об`єкту нерухомості без завдання йому шкоди, позивач просить стягнути з відповідача витрати, понесені в результаті виконання погоджених будівельних робіт, в розмірі 341 491,18 грн.

Відповідач у відзиві на позовну заяву вказує на те, що його підприємство не має можливості виконати вимогу ТОВ "Сансноу Білдінг" про повернення безпідставно набутого майна та відшкодування збитків у зв`язку з відсутністю можливості виокремити ціну виконаних робіт та вартість будівельних матеріалів, та просить вирішити спір з урахуванням вимог чинного законодавства.

20.02.2023 відповідачем подано заяву про розгляд справи без участі представника підприємства останнього.

Ухвалою від 30.01.2023 господарським судом відкрито провадження у справі № 904/454/23, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 21.02.2023.

21.02.2023 господарським судом відкладено підготовче засідання до 14.03.2023, про що постановлено відповідну ухвалу.

Ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2023 та від 11.04.2023 за клопотаннями позивача підготовче засідання відкладалось до 11.04.2023 та 10.05.2023 відповідно.

Під час підготовчого провадження господарським судом вирішені питання, визначені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим господарським судом закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 07.06.2023, про що постановлено ухвалу від 10.05.2023.

07.06.2023 у судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини рішення (стаття 240 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

УСТАНОВИВ:

Предметом доказування у даній справі є обставини щодо наявності підстав для повернення грошових коштів за виконані будівельні роботи та вартість використаних будівельних матеріалів за договором про виконання робіт № 43/22 від 08.02.2022, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною до вказаного договору.

08.02.2022 Комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради (далі - Замовник, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сансноу Білдінг" (далі - Виконавець, позивач) укладено договір про виконання робіт № 43/22, відповідно до пункту 1.1. якого Замовник доручає, а Виконавець, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується виконати роботи по капітальному ремонту за ДК 021:2015- код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація ("Капітальний ремонт рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г" за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31) (надалі - Роботи).

Перелік та обсяги робіт, що доручаються до виконання за Договором, визначаються Кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною цього Договору (пункт 1.2.).

Умови тендерної документації за закупівлею UA-2021-12-31-005235-с є невід`ємною частиною цього Договору (пункт 1.3.).

Відповідно до пункту 2.1. Договору договірна ціна робіт, що надаються Виконавцем, визначається за результатами відкритих торгів та складає 3 903 680,27 грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ - 650 613,38 грн.

Згідно з пунктом 3.1. Договору Замовник зобов`язаний оплатити надані Виконавцем роботи в розмірі, передбаченому п. 2.1. цього Договору, протягом 30 (тридцяти) днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих робіт.

У разі затримки фінансування на вказані роботи Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем протягом десяти робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань у разі затримки бюджетного фінансування.

Оплата робіт за Договором здійснюється у національній валюті шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі не більше 30% від вартості річного обсягу робіт за цим Договором на строк не більше трьох місяців згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (пункти 3.2.- 3.5. Договору).

Відповідно до пункту 4.1. Договору Виконавець зобов`язується розпочати виконання робіт протягом 5 робочих днів з дня укладення цього Договору.

Згідно з пунктом 4.2. Договору Виконавець зобов`язується виконати роботи за Договором до 30.06.2022.

Виконання робіт Виконавцем може бути закінчено достроково (пункт 4.3. Договору).

Пунктом 5.1. Договору встановлено, що останній набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2022, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, і вважається виконаним після виконання взаємних зобов`язань і врегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

Невід`ємною частиною цього договору є Кошторисна документація у складі: договірна ціна, локальний кошторис, пояснювальна записка, відомість ресурсів до локальних кошторисів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів (пункт 12.1. Договору).

На виконання умов спірного договору позивачем у період з березня по червень 2022 було виконано роботи з капітального ремонту рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на загальну суму 3 524 070,44 грн. грн., які підписані без зауважень та скріплені печатками підприємств сторін (а.с. 31-84).

Відповідач, виконуючи умови спірного договору, здійснив розрахунки за вказані будівельні роботи в повному обсязі, що підтверджується залученими до матеріалів справи копіями платіжних доручень № 356 від 28.03.2022 на суму 988 736,22 грн., № 546 від 20.04.2022 на суму 538 379,58 грн., № 581 від 29.04.2022 на суму 174 381,60 грн., № 760 від 25.05.2022 на суму 296 112,25 грн. та № 1077 від 06.07.2022 на суму 1 526 460,79 грн. (а.с. 85-89).

У 2022 році Головним державним аудитором відділу контролю у сфері будівництва Східного офісу Держаудитслужби проведено ревізію, за результатами якої складено Акт про наступне.

Перевіркою охоплено вартість будівельних робіт, виконаних ТОВ "Сансноу Білдінг" на замовлення Лікарні відповідно до договору за період 01.01.2020 по 31.07.2022, яка визначена розрахунками договірної ціни та актами виконаних будівельних робіт за ф.КБ-2в на загальну суму виконаних робіт 3 524 070,44 гривень. Акти виконаних робіт ф.№КБ-2в прийняті, підписані та оплачені Лікарнею в повному обсязі:

- акт ф.№ КБ-2в № 1 за березень 2022 від 28.03.2022 на суму 980 996,57 грн.;

- акт ф.№ КБ-2в № 2 за квітень 2022 від 20.04.2022 на суму 538 379,58 грн.;

- акт ф.№ КБ-2в № 3 за квітень 2022 від 29.04.2022 на суму 174 381,60 грн.;

- акт ф.№ КБ-2в № 4 за травень 2022 від 25.05.2022 на суму 296 112,25 грн.;

- акт ф.№ КБ-2в № 5 за червень 2022 від 28.03.2022 на суму 1 480 080,25 грн.;

- акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, на суму 46 380,54 грн.

Для підтвердження фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та перевірки якості і відповідності проектним рішенням виконаних робіт було проведено контрольні обміри, на яких було встановлено завищення обсягів робіт з поліпшеного фарбування акриловою фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (РН12-49-6, пункт 107/182 акту виконаних будівельних робіт № 5 від 06.07.2022).

Підрядною організацією ТОВ "Сансноу Білдінг" включено до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а інженером технічного нагляду ПП "Фенікс" Сєдих Ігорем Андрійовичем прийнято та підписано виконання робіт та матеріалів, обсяги яких не передбачено проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, а саме:

Акт виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в № 1 від 28.03.2022 за березень:

пункт 2/2 РН6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах- 1шт; пункт З/З РН6-14-1 Знімання дверних полотен - 1,6м2; пункт 4/10 Е13-44-7 Очищення поверхонь стель щітками - 16,7м2; пункт 45/27 РНЗ-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли-закладання прорізів - 0,19 м2; пункт 46/186 Е34-65-15 Улаштування екранування стелі листами свинцовими - 4,7м2; пункт 47/187 С1521-22-1 Лист свинцовий товщ. 1мм - 54,99кг; пункт 49/189 С111-1846-1-17 Клин-дюбель - 539 шт; пункт 50/354 РН7-16-4 Улаштування підстільного шару барібетонного товщиною 40мм - 0,21м3; пункт 51/355 С111-1597-1 Барібетон - 1,425т; пункт 55/83 РН15-19-2 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діам 25мм - 19,6м; пункт 56/84 С113-1989 Труби поліпропіленові РN20 для гарячої води і опалення діам.25мм - 19,6м; пункт 57/9 РН15-19-3 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діам 32мм - 4,3м; пункт 58/10 С113-1991 Труби поліпропіленові РN 20 для гарячої води і опалення діам.32х5,4мм - 4,3м; пункт 60/12 С113-2062 Ніпель Ду 1/2"мм - 2шт; пункт 62/14 С113-1737 Трійник з поліпропілену діам. 20мм - 3шт; пункт 63/16 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам 20x1/2"мм - 2шт; пункт 64/17 С113-1799 Муфта з внутрішньою різьбою 20x1/2"- 1 шт; пункт 65/88 С113-1799 Різьбове з`єднання розбірне ф1/2" - 19шт; пункт 66/18 С113-1705 Коліно 45 град - 17шт; пункт 67/86 С113-1705 Коліно 45 град - 45шт; пункт 68/19 с113-1705 Коліно з кріпленням діам.20мм - 5шт; пункт 71/82 С11З-1705 Муфта поліпропілепу діам 25х20мм - 4шт; пункт 72/87 С113-1705 Муфта поліпропілепу діам 25х20мм - 15 шт; пункт /26ЕН26-11-1 Ізоляція трубопроводів із спіненого каучуку, поліетилену - 25,8м; пункт 78/85 С113-2444 Ізоляція для труб "IZOLON" Дн35х6- 4,23м; пункт 78/85 С113-2444 Ізоляція для труб "IZOLON" Дн 28х6 - 19,5м; пункт 79/30 С113-2443 Ізоляція для труб "IZOLON" Дн 22х6 - 1,9м; пункт 82/43 РН15-19-1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб (поліпропіленових) напірних діаметром 20мм - 4,5м; пункт 83/44 С113-1673 Труба поліпропіленова с скловолокном Pilsa PN20D 20хЗ,4 - 4,5м; пункт 85/46 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам 20мм - 1шт; пункт 88/49 С113-1705 Коліно з кріпленням діам 20мм - 5шт; пункт 89/50 ЕН26-11-1 Ізоляція трубопроводів із спіненого каучуку, поліетилену - 0,65м; пункт 90/52 С113-2443 Ізоляція для труб "IZOLON" Дн22х68 - 6,39м; пункт 91/60 РН15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50мм - 11,5м; пункт 92/61 С113-1451 Труба розтрубна ВТ, ф50мм ПВХ - 11,5м; пункт /62 С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб з поліпропілену ф 50 мм - 1шт; пункт 96/65 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град із поліпропілену діам 50x50 мм - 3шт; пункт 97/66 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град з поліпрпілену діам 50мм - 31шт; пункт 97/67 С113-2235 Коліна каналізаційні 87град з поліпрпілену діам 50мм 2шт; пункт 98/67 С113-2235 Хомут з гайкой діам. 48-53 - 7 шт; пункт 101/70 С113-2280 З`єднувальна муфта для перехідника із полліпропілену діам 50мм на чавун з вулканізованої гуми 1 шт; пункт 103/76 РН15-15-3 к дем. = 0,4(Демонтаж прокладання трубопроводу з труб сталевих водогазопроводних оцинкованих діаметром 25мм - 11,3м; пункт 104/77 РН15-14-1 кдем = 0,4 (Демонтаж) прокладания трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50мм 9м; пункт 108/81 РН15-56-1 кдем. = 0,4 (Демонтаж) Демонтаж ємкісних водопідігрівачів до 2 м3 - 1шт.

Внаслідок включення до актів робіт та матеріалів, обсяги яких не передбачені проектно-кошторисиою документацією та договірною ціною, загальна сума збитків, понесених Лікарнею, по акту виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в №1 від 28.03.2022 за березень 2022 року згідно розрахунку порушень становить 150 194,44 гривень.

Акт виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в № 2 від 20.04.2022 за квітень 2022 року:

Підрядною організацією включено до акту виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в обсягів робіт та матеріалів, які не передбачено проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, а саме: пункт 1/293 РН7-18-1 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці - перевищення обсягів на 3,02м2; пункт 2/294 С1555-383 Плівка поліетиленова, гідроізоляційна - перевищення обсягів на 3,4м2; пункт 3/295 РН7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 20м2 - перевищення обсягів на 0,03м2; пункт 4/296 РН7-17-9 На кожні 5мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм - перевищення обсягів на 0,03м2; пункт 5/297 С1555-104 Фібра поліпропіленова армувальна - перевищення обсягів на 2,71кг; пункт 6/298 С1632-110 Пластифікатор - перевищення обсягів на 0,6 кг; пункт 7/299 ЕН11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою - перевищення обсягів на 0,03м2; пункт 8/301 С111-872 Сітка металева фЗВр1 100x100 - перевищення обсягів на 3,32м2; пункт 9/310 РН7-18-1 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці - перевищення обсягів на 1,4м2; пункт 10/311 С1555-383 Плівка поліетиленова, гідроізоляційна - перевищення обсягів на 1,56м2; пункт 11/312 РН7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 20 м2 перевищення обсягів на 1,4м2; пункт 12/313 РН7-17-9 на кожні 5мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм - перевищення обсягів на 1,4м2; пункт 13/314 С1555-104 Фібра поліпропіленова армувальна - перевищення обсягів на - 1,26кг; пункт 14/315 С1632-110 Пластіфікатор - перевищення обсягів на 0,28кг; пункт 15/316 ЕН11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою - перевшцення обсягів на 1,4м2; пункт 16/318 С111-872 Сітка металева фЗВр1 100x100 - перевищення обсягів на 1,54м2; пункт 27/409 РН7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 20м2 - перевищення обсягів на 43,03м2; пункт 28/410 РН7-17-9 на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати// до 70мм - перевищення обсягів на 43,03м2; пункт 29/348 С1555-104 Фарба поліпропіленова армувальна - перевищення обсягів на 38,7 кг; пункт 30/349 С1632-110 Пластіфікатор - перевищення обсягів на 8,6 кг; пункт 31/350 ЕН11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою - перевищення обсягів на 3,7м2; пункт 32/352 С111-872 Сітка металева фЗВр1 100x100 - перевищення обсягів на 4,1 м2.

Внаслідок включення до актів робіт та матеріалів, обсяги яких не передбачені проектно-кошторисиою документацією та договірною ціною, загальна сума збитків, понесених Лікарнею, по акту виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в №2 від 20.04.2022 року згідно розрахунку порушень становить 67 343,6 гривень.

Акт виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в №3 від 29.04.2022 за квітень 2022 року:

Підрядною організацією включено до акту виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в обсягів робіт та матеріалів, які не передбачено проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, а саме: пункт 3/6 ЕН10-20-4 к.дем=0,8 (Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель перевищення обсягів на 0,09м2; пункт 4/7 ЕН10-25-3 Демонтаж пластикових підвіконних дошок b=400мм перевищення обсягів на 0,25м; пункт 6/411 С111-1804-22-О Відливи, ширина 150мм - перевищення обсягів на 12,25м; пункт 8/386 ЕН10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель - перевищення обсягів на 1,14м2; пункт 9/387 С111-155-2 Дюбель-шуруп 100x1 Омм - перевищення обсягів на Зшт; пункт 10/388 С111-196-2 Піна монтажна - перевищення обсягів на 0,Зуп/750; пункт 11/389 С126-1-21 Силікон - перевищення обсягів на 0,29 туб/280; пункт 12/390 С126-1-60 Блоки віконні з металопластика, профілем та фурнітурою - перевищення обсягів на 1,14м2; пункт 13/391 ЕН10-25-3 к=1,15 Установлення пластикових підвіконних дошок перевищення обсягів на 8,85м; пункт 14/394 С126-1-12 Підвіконна плита 400мм - перевищення обсягів на 0,17м; пункт 16/406 ЕН10-28-1 Заповнення готовими дверними блоками плоіцею до 2м2 з металопластику у кам`яних стінах - перевищення обсягів на 2,55м2; пункт 17/407 С123-1-1-2 Двері металопластикові перевищення обсягів на 2,55м2; пункт 18/408 С111-196-2 Піна монтажна перевищення обсягів на 0,68 уп/750.

Внаслідок включення до актів робіт та матеріалів, обсяги яких не передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, загальна сума збитків, понесених Лікарнею, по акту виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в №3 від 29.04.2022 року згідно розрахунку порушень становить 24 110,3 гривень.

Акт виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в №5 від 06.07.2022 за червень 2022 року:

Підрядною організацією включено до акту виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в обсягів робіт та матеріалів, які не передбачено проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, а саме: пункт 26/53 ЕН10-9-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни), по металевому каркасу перевищення обсягів на 15м2; пункт 27/54 Е34-57-1 к=1,15 Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50мм - перевищення обсягів на 15м2; пункт 28/55 С1443-ПРОЕКТ варіант 8 Профіль UD - перевищення обсягів на 26,73м; пункт 29/56 С1744-ПРОЕКТ варіант 7 Профіль СD - перевищення обсягів на 12,92м; пункт 30/57 С1770 ПРОЕКТ варіант 6 Винт ТN 25мм - перевищення обсягів на 44 шт; пункт 31/58 С1770 ПРОЕКТ варіант 7 Винт ТN 35мм перевищення обсягів на 54 шт; пункт 32/59 С14764-ПРОЕКТ варіант 1 Плита гіпсокартона ГКЛВ т. 12,5м перевищення обсягів на 31,18м2; пункт 33/60 С111-60-9 Дюбель 6/40 - перевищення обсягів на 67шт; пункт 34/61 С1788-ПРОЕКТ варіант 3 Шпаклівка "Фюгенфюлер" - перевищення обсягів на 4,64кг; пункт 35/62 С111-1678-1 варіант 2 Армуюча стрічка - перевищення обсягів на 12,76 м.п.; пункт 36/63 ЕН10-9-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни), по металевому каркасу - перевищення обсягів на 4м2; пункт 37/64 Е34-57-1 к=1,15 Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50мм - перевищення обсягів на 4м2; пункт 38/65 С1743-ПРОЕКТ варіант 8 Профіль UD - перевищення обсягів па 6,65м; пункт 39/66 С1744-ПРОЕКТ варіант 7 Профіль СD - перевищення обсягів на 3,21м; пункт 40/67 С1770-ПРОЕКТ варіант 6 Винт ТN 25 мм - перевищення обсягів на 10шт; пункт 41/68 С1770-ПРОЕКТ варіант 7 Винт ТN 35мм - перевищення обсягів на 25 шт; пункт 42/69 С1764-ПРОЕКТ варіант 1 Плита гіпсокартонна ГКЛВ т. 12,5м - 7,76м2; пункт 43/70 С111-150-9 варіант 1 Дюбель 6/40 - перевищення обсягів на 9шт; пункт 44/71 С1778-ПРОЕКТ варіант 3 Шпаклівка "Фюгенфюлер" - перевищення обсягів на 1,15кг; пункт 45/72 С111-1678-1 варіант 2 Армуюча стрічка - перевищення обсягів на 3,17мп; пункт 61/133 Е15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель з металевих профілів - перевищення обсягів на 1м2; пункт 62/134 С1743-ПРОЕКТ варіант 8 Профіль UD - перевищення обсягів на 1,07м; пункт 63/135 С1744-ПРОЕКТ варіант 7 Профіль СD - перевищення обсягів на 3,05м; пункт 64/136 С1744-ПРОЕКТ варіант 7 Подовжувач профілів 60/27 - перевищення обсягів на 1 шт; пункт 65/137 С1771-ПРОЕКТ варіант 5 З`єднувач профілів дворівневий 60/27 - перевищення обсягів на 2 шт; пункт 67/139 СІ 11-150-9 варіант 1 Дюбель 6/40 - перевищення обсягів на 2 шт; пункт 69/141 С1769-ПРОЕКТ варіант 1 Самонаріз фосфат 3,5x9,5 мм 1000шт зі свердлом - перевищення обсягів на 18 шт; пункт 70/142 С1767-ПРОЕКТ варіант З Дюбель з ударним шурупом 6/80 гриб. 100шт - перевищення обсягів на 6 шт; пункт 71/143 ЕН15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами - перевищення обсягів на 6 шт; пункт 72/144 С1770-ПРОЕКТ варіант 8 Самонаріз метал. 3,5х25мм 1000шт - перевищення обсягів на 180 шт; пункт 73/145 С1778-ПРОЕКТ варіант 3 Шпаклівка "Фюгенфюлер" - перевищення обсягів на 0,43кг; пункт 74/146 С1764-ПРОЕКТ варіант 5 Плита гіпсокартонна ГКЛВ - перевищення обсягів на 1,26м2; пункт 75/147 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна перевищення обсягів на 1,31 кг; пункт 76/148 РН12-49-6 Поліпшене фарбування акриловою фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - перевищення обсягів на 1м2; пункт 77/149 С111-2016-8 Інтер`єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) с коло рантом - перевищення обсягів на 3,96л; пункт 78/150 РН12-66-1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином перевищення обсягів на 0,23м2; пункт 79/151 С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка - перевищення обсягів на 4,7 л; пункт 80/152 РН12-49-6 Поліпшене фарбування акриловою фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - перевищення обсягів на 3м2; пункт 81/153 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована перевищення обсягів на 5,57 кг; пункт 82/154 С111-2015-4 Гіпсова шпатлівка фінішна перевищення обсягів на 6,19кг; пункт 83/155 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 супер - перевищення обсягів на 0,61л; пункт 84/156 С111-2016-8 Інтер`єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) с коло рантом - перевищення обсягів на 1,55л; пункт 109/184 РН12-66-1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - перевищення обсягів на 2м2; пункт 110/185 с111-2014-8 вар1 Антимікробна ґрунтовка - перевищення обсягів на 0,36л; пункт 111/423 ЕН15-76-1 к=1,15 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" - перевищення обсягів на 39м2; пункт 112/424 С1-ПР15-19 Дюбель 6х40 - перевищення обсягів на 114 шт; пункт 113/425 С111-956-1-4 Подвес - перевищення обсягів на 31 шт; пункт 14/426 С111-956-1-32 Тяга подвеса - перевищення обсягів на 31 шт; пункт 115/427 С121-780-1-2 Основной профіль - перевищення обсягів на 36,67м; пункт 116/428 С121-780-2-23 Профіль пристінний перевищення обсягів на 41,68м; пункт 117/429 С121-780-2-21 Поперечний профіль 0,6м перевищення обсягів на 36,67м; пункт 118/430 С121-780-2-22 Поперечний профіль 1,2м - перевищення обсягів на 73,34м; пункт 119/431ЕН15-76-2 к=1,15 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" перевищення обсягів на 39м2; пункт 120/432 С1-ПР15-28 Плити "Армстронг" - перевищення обсягів на 40,51 м2; пункт 121/211 РН12-66-1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином перевищення обсягів на 10м2; пункт 124/417 ЕН15-25-2 к=1,15 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - перевищення обсягів на 6м2; пункт 125/217 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер - перевищення обсягів на 1,15л; пункт 126/218 С111-2001-1 варіант 1 Клеюча суміш для керамічної плитки перевищення обсягів на 27,55кг; пункт 127/219 С1737-ПРОЕКТ варіант 7 Добавка в клей - перевищення обсягів на 1,66кг; пункт 128/220 С1737-ПРОЕКТ варіант 5 Затірка - перевищення обсягів на 2,81кг; пункт 129/221 С1734-ПРОЕКТ варіант 3 Пластмасові хрестики для укладки плитки - перевищення обсягів на 58 шт; пункт 130/222 С1733-ПРОЕКТ варіант 4 Керамічна глазурована плитка для стін перевищення обсягів на 5,80м2; пункт 140/236 РН12-66-1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - перевищення обсягів на 3м2; пункт 141/237 С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка перевищення обсягів на 0,52л; пункт 142/238 ЕН15-76-1 к=1,15 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" - перевищення обсягів на 3м2; пункт 145/241 С111-956-1-32 Тяга подвеса - перевищення обсягів на 2шт; пункт 150/246 ЕН15-76-2 к=1,15 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" - перевищення обсягів на 3м2; пункт 151/247 с1-пр15-28 Плити "Армстронг" - перевищення обсягів на 2,74м2; пункт 159/258 РН12-66-1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - перевищення обсягів на 3м2; пункт 160/259 С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка - перевищення обсягів на 2,5л; пункт 161/260 РН12-49-5 Поліпшене фарбування акриловою фарбою Capol (або аналог) по збірним конструкціям, підготовленим під фарбування - перевищення обсягів на 13м2; пункт 162/261 С111-2015-3 варіант 4 Шпатлівка полімерцементна армована - перевищення обсягів на 22,6кг; пункт 163/262 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна - перевищення обсягів на 25,11кг; пункт 164/263 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер - перевищення обсягів на 2,51 л; пункт 165/264 С111-2016-8 Інтер`єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) с коло рантом - перевищення обсягів на 6,27л; пункт 166/265 РН12-66-14 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - перевищення обсягів на 2м2; пункт 167/256 С111-2014-8 Антимікробна ґрунтовка - перевищення обсягів на 0,31л; пункт 168/267 РН12-49-5 Поліпшене фарбування акриловою фарбою Capol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - перевищення обсягів на 2м2; пункт 169/268 С111-2015-3 Шпаклівка полімерцементна армована - перевищення обсягів на 12,83кг; пункт 170/269 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна - перевищення обсягів на 3,14кг; пункт 171/270 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер - перевищення обсягів на 0,31л; пункт 172/271 С111-2016-8 Інтер`єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) с коло рантом - перевищення обсягів на 0,77л; пункт 178/277 С111-206-8 Інтер`єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) с коло рантом - перевищення обсягів на 1,93л; пункт 205/337 ЕН11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit СN-72 товщиною 10мм - перевищення обсягів на 1м2; пункт 206/338 С111-1891-2 варіант 1 UZIN - перевищення обсягів на 10,24 кг; пункт 07/339 С111-2014-7 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер - перевищення обсягів на 0,14л; пункт 208-340 ЕН11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках - перевищення обсягів на 1м2; пункт 209/341 С1550-46 Дисперсійна ґрунтовка - перевищення обсягів на 0,14кг; пункт 210/342 С111-1650-3-Ц9 варіант 2 Клей UZIN перевищення обсягів на 1,05 кг; пункт 211/343 С111-542-2-М Лінолеум комерційний-8мм - перевищення обсягів на 0,71м2; пункт 212/344 ЕН11-43-1 Улаштування плінтусів - перевищення обсягів на 9м; пункт 220/421 РН7-31-5 Улаштування плінтусів полівінілхлорідних перевищення обсягів на 19 м; пункт 221/374 ЕН11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit СN-72 товщиною 10мм - перевищення обсягів на 1м2; пункт 224/377 ЕН11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках - перевищення обсягів на 1м2; пункт 225/378 С1550-46 Дисперсійна ґрунтовка - перевищення обсягів на 0,27 кг; пункт 226/379 С111-1650-3-Ц9 варіант 2 Клей UZIN - перевищення обсягів на 1,98 кг; пункт 227/380 С111-542-2-М Лінолеум антистатичиий-8мм - перевищення обсягів на 1,41 м2; пункт 228/422 РН7-31-5 Улаштування плінтусів полівінілхлорідних -перевищення обсягів на 15м; пункт 247/42 С1630-634 варіант 4 Крани кульові зі штуцером - перевищення обсягів на 2 шт; пункт 249/47 С11-1799 варіант 2 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3,8" - перевищення обсягів на 3шт; пункт 254/57 С1119-255-1 Шланг підводка - перевищення обсягів на 1 шт; пункт 257/69 С119-255-1 Редукції/перехідники/ із поліпропілену /діам. 50мм перевищення обсягів на 2 шт; пункт 259/89 С113-1481 варіант 2 Ревізійні дверцята металеві 150x150мм - перевищення обсягів на 1 шт.

Внаслідок включення до актів робіт та матеріалів, обсяги яких не передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, загальна сума збитків, понесених Лікарнею, по акту виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в №5 від 06.07.2022 року згідно розрахунку порушень становить 99 842,9 гривень.

Враховуючи вищевикладене, загальна сума завищеної вартості будівельних робіт ТОВ "Сансноу Білдінг" з капітального ремонту рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31, складає 341 491,18 грн.

Виконуючи вимогу Головного державного аудитора відділу контролю у сфері будівництва Східного офісу Держаудитслужби про усунення виявлених порушень, КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради направила позивачу вимогу про повернення коштів у сумі 341 491,18 грн., які були сплачені комунальним підприємством на користь ТОВ "Сансноу Білдінг" за виконані будівельні роботи відповідно до зазначених вище актів.

25.11.2022 ТОВ "Сансноу Білдінг" було відшкодовано на користь КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради грошові кошти в сумі 341 491,18 грн., що підтверджується залученою до матеріалів справи копією платіжного доручення № 665 (а.с. 115).

14.12.2022 позивач направив на адресу відповідача вимогу про повернення безпідставно набутого майна та відшкодування шкоди у розмірі 341 491,18 грн.

У відповіді на вказану вище вимогу ТОВ "Сансноу Білдінг" від 27.12.2022 відповідач повідомив про неможливість відокремити від об`єкту нерухомого майна без завдання йому шкоди будівельні матеріали, які були використані під час виконання робіт, що зазначені в актах.

Таким чином, звертаючись з даним позовом до суду, позивач просить стягнути з відповідача вартість робіт та будівельних матеріалів, які неможливо відокремити від об`єкту нерухомого майна в сумі 341 491,18 грн., що й стало причиною виникнення спору.

Вимоги, заявлені позивачем, підлягають задоволенню в повному обсязі з огляду на таке.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 14 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні обов`язки виконуються у межах встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 509 Цивільного кодексу України, статтею 173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до приписів статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно зі статтею 844 Цивільного кодексу України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.

Згідно зі статтею 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Відповідно до частини 3 статті 632 Цивільного кодексу України зміна ціни договору після його виконання заборонена.

За приписами частин 1, 2 статті 853 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду (частина 1 статті 877 Цивільного кодексу України).

Так, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт за спірним договором вартість виконаних відповідачем робіт складала 3 524 070,44 грн.

Разом з тим, під час проведення перевірки Головним державним аудитором відділу контролю у сфері будівництва Східного офісу Держаудитслужби встановлено завищення обсягів робіт з поліпшеного фарбування акриловою фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (РН12-49-6, пункт 107/182 акту виконаних будівельних робіт № 5 від 06.07.2022).

Проте, окремих відомостей відносно обсягу та вартості додаткових робіт зазначений вище Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради за період з 01.01.2020 по 31.07.2022 не містить.

Так, відповідач листом № 1474 від 27.12.2022 повідомив позивача про неможливість відокремити від об`єкту нерухомості без завдання йому шкоди будівельні матеріли, які були використані під час виконання будівельних робіт, що зазначені в актах форми № КБ-2в за договором № 43/22 від 08.02.2022, а також зазначив, що дані матеріали є невід`ємними від об`єкту нерухомого майна та не можуть бути виділені як окрема частина.

У квітні 2023 року позивач звернувся до Всеукраїнської громадської організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури" з метою проведення контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва об`єкта "Капітальний ремонт рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г" за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31".

Так, висновком від 17.04.2023 спеціаліста, інженера технічного нагляду Мазур А.І., сертифікат серії АТ № 009408, за результатами проведення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва вищенаведеного об`єкта, встановлено таке.

Під час огляду приміщення та здійснення контрольних замірів на об`єкті "Капітальний ремонт рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г" за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31", розташованого на другому поверсі блоку Г КНП "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31, було встановлено, що роботи та матеріали, які вказані в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), які складено до Договору № 43/22 від 08.02.2022 між Комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сансноу Білдінг" по "Капітальний ремонт рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г" за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31" є фактично виконаними в повному обсязі.

Загальна ціна фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів в результаті ремонту по об`єкту "Капітальний ремонт рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г" за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31" становить 3 903 680,27 грн., з ПДВ, в тому числі ПДВ - 650 613,38 грн.

В результаті огляду приміщення та здійснення контрольних замірів встановлено, що наявний перелік фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, який вказано в актах, а саме: в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), в Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в) і Акті № 6 вартості устаткування, але не зазначено в Договірній ціні Договору № 43/22 від 08.02.2022 року. Вказаний перелік зазначено в Акті № 1, 1/2, 1/3, 1/5 розбіжностей приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року.

Ціна фактично виконаних будівельних робіт та матеріалів, що вказано в Акті розбіжностей приймання виконаних будівельних робіт № 1, 1/2, 1/3, 1/5 за квітень 2023 складає 341 483,29 грн. та включено в загальну ціну Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року (Форма № КБ-2в), Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2022 (форма № КБ-2в), Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в), Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 (форма № КБ-2в) на загальну суму 3 524 070,44 грн., які складено до Договору № 43/22 про надання послуг "Капітальний ремонт рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, який знаходиться в блоці Г" за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31" від 08.02.2022.

Як вбачається з матеріалів справи, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на загальну суму 3 524 070,44 грн. підписані без зауважень та скріплені печатками підприємств сторін (а.с. 31-84), роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною до договору № 43/22 від 08.02.2022 виконані позивачем та прийняті відповідачем.

Вартість виконаних робіт та матеріалів, обсяги яких не передбачено кошторисною документацією та договірною ціною, становить 341 491,18 грн.

Загальні підстави для виникнення зобов`язання у зв`язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави визначені нормами Глави 83 Цивільного кодексу України.

За положенням статті 1213 Цивільного кодексу України набувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна.

Предметом регулювання інституту безпідставного набуття чи збереження майна є відносини, які виникають у зв`язку з безпідставним отриманням чи збереженням майна і які не врегульовані спеціальними інститутами цивільного права.

Зобов`язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають за наявності трьох умов: а) набуття або збереження майна; б) набуття або збереження за рахунок іншої особи; в) відсутність правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акта, правочину або інших підстав, передбачених статтею 11 Цивільного кодексу України).

Об`єктивними умовами виникнення зобов`язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави виступають: 1) набуття або збереження майна однією особою (набувачем) за рахунок іншої (потерпілого); 2) шкода у вигляді зменшення або незбільшення майна в іншої особи (потерпілого); 3) обумовленість збільшення або збереження майна з боку набувача шляхом зменшення або відсутності збільшення на стороні потерпілого; 4) відсутність правової підстави для вказаної зміни майнового стану цих осіб.

Загальна умова частини першої статті 1212 Цивільного кодексу України звужує застосування інституту безпідставного збагачення у зобов`язальних (договірних) відносинах, бо отримане однією зі сторін у зобов`язанні підлягає поверненню іншій стороні на цій підставі тільки за наявності ознаки безпідставності такого виконання.

Набуття однією зі сторін зобов`язання майна за рахунок іншої сторони в порядку виконання договірного зобов`язання не вважається безпідставним.

З огляду на те, що виконання робіт з капітального ремонту рентгенхірургічного блоку рентгенівського відділення, які не передбачено динамічною кошторисною документацією до договору № 43/22 від 08.02.2022 на загальну суму 341 491,18 грн., підтверджується Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради за період з 01.01.2020 по 31.07.2022, складений Головним державним аудитором відділу контролю у сфері будівництва Східного офісу Держаудитслужби; Висновком спеціаліста від 17.04.2023 інженера технічного огляду Мазур А.І., сертифікат серії АТ № 009408; Актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на загальну суму 3 524 070,44 грн., та зважаючи на неможливість відокремити роботи та будівельні матеріали від об`єкту нерухомості без завдання йому шкоди, підтвердження відповідачем виконання вказаних робіт позивачем, вимога про стягнення 341 491,18 грн. є обгрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статями 2, 3, 20, 73-79, 86, 91, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради (49102, м. Дніпро, вул. Ближня, 31, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сансноу Білдінг" (28008, Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Олександрія, вул. Софіївська, буд. 10, офіс 315, ) грошові кошти у розмірі 341 491,18 грн., 5 122,37 грн. - судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Повне рішення складено 19.06.2023.

Суддя І.Ф. Мельниченко