ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2022м. ДніпроСправа № 904/8702/21

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Фіцай Я.П.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФРАБУД"

до Товариства з обмеженою відповідальністю будівельна компанія "МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015"

За участю третьої особи - 1 без самостійних позовних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтіс-Констракшн"

За участю третьої особи - 2 без самостійних позовних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Онур Конструкціон Інтернешнл"

За участю третьої особи - 3 без самостійних позовних вимог на предмет спору на стороні позивача Комунального підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

про стягнення 8 557 789 грн. 70 коп.

Представники:

від позивача Єлисеєв С.С.

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи 1 не з`явився;

від третьої особи 2 не з`явився;

від третьої особи 3 не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфрабуд" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальність будівельна компанія "Магістраль сервіс 2015" додаткові витрати 8 415854 грн. 64 коп., витрати за надання висновку 61935 грн. 16 коп., витрати з оплати за надання звіту 80 000 грн. та судові витрати у справі.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві. Вважає доводи, викладені відповідачем у відзиві на позов безпідставними. Надав відповідь на відзив у якому звертав увагу суду, що протоколи випробувань, надані відповідачем не є висновком експерта у розумінні приписів ст. 98 ГПК України, не мають статусу експертного висновку. Вважає, що наданий позивачем висновок є саме висновком експертизи.

Відповідач у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Надав відзив на позов у якому просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Третя особа-1 у судове засідання не з`явилась. Надала пояснення у яких зазначила, що позовні вимоги є обгрунтованими. Не заперечує проти задоволення позовних вимог.

Третя особа-2 у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Третя особа-3 у судове засідання не з`явилась. Надала пояснення у справі у яких проти задоволення позовних вимог не заперечує. Вважає позов обгрунтованим, підтвердженим належними доказами. Вважає, що відповідач неналежним чином виконував свої обов`язання за договором. Заявила клопотання про розгляд справи без її участі.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2017р. КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "МІЖНАРОДНІЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН" підписано договір підряду №73 (далі Договір).

ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, в межах ціни даного Договору, яка визначена за результатами відкритих торгів, приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, виконати в повному обсязі, згідно з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Нове будівництво - Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя - ДК 021:201.5-45210000-2 Будівництво будівель (Building construction work), надалі роботи або будівництво, на об`єкті за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4, в обумовлений цим Договором строк, згідно з графіком виконання робіт (Додаток № 2 до даного Договору), відповідно до затвердженої проектно- кошторисної документації, та вимог техніки безпеки і охорони праці. ЗАМОВНИК зобов`язується прийняти від ПІДРЯДНИКА, і оплатити якісно виконані роботи ( п. 1.1 Договору).

ЗАМОВНИК здійснює фінансування ПІДРЯДНИКА за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування перерахованих Головним розпорядником коштів, наданих для фінансування предмету Договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт (п.1.5 Договору).

ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, склад яких відповідає затвердженій проектній документації. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, Держстандарту, ТУ та пред`являтися для огляду технічному та авторському нагляду (п. 2.1 Договору).

Якщо ПІДРЯДНИК відступив від умов Договору підряду, що погіршило якість та повноту роботи, або допустив інші недоліки у роботі, що підтверджуються відповідними документами, він зобов`язаний безоплатно виправити ці недоліки у встановлений сторонами строк (п. 2.2 Договору).

ЗАМОВНИК має право письмово вимагати від ПІДРЯДНИКА, а ПІДРЯДНИК зобов`язаний без додаткової оплати та безкоштовно для ЗАМОВНИКА вжити заходи, які необхідні для перероблення або здійснення інших відповідних дій для виправлення неналежним чином виконаних робіт, протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дати отримання письмової вимоги від ЗАМОВНИКА, або протягом коротшого періоду, який ЗАМОВНИК може вказати у своїй письмовій вимозі, якщо це обумовлене аварійним станом, рішенням про який ЗАМОВНИК приймає на власний розсуд (п. 2.3 Договору).

При відмові ПІДРЯДНИКА від усунення недоліків або несвоєчасному їх усуненні, ЗАМОВНИК має право виконати цю роботу силами іншої залученої будівельної організації з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок ПІДРЯДНИКА або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків. При цьому відшкодування таких витрат відбувається шляхом утримання суми витрат, здійснених ЗАМОВНИКОМ, із сум, належних до сплати ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи (п. 2.4 Договору).

Ціна даного Договору складає: 529 850 059,98 гри. (п`ятсот двадцять дев`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч п`ятдесят дев`ять гривень 98 коп.), у тому числі ПДВ (20%): 88 308 343,33 грн. (п. 3.1 Договору).

14.11.2017р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФРАБУД» укладено договір підряду №АК-ІНФР-ЗПР (далі Договір).

ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами, виконати: комплекс будівельно-монтажних робіт (надалі - Роботи) на об`єкті: «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі, м, Запоріжжя - ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель (Building construction work)», надалі (Об`єкт), в обумовлений цим Договором строк, відповідно до затвердженої

проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог техніки безпеки і охорони праці, ЗАМОВНИК зобов`язується прийняти від ПІДРЯДНИКА і оплатити виконані

роботи (п. 1.1 Договору).

ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, склад яких відповідає затвердженій проектній документації. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, Держстандарту, ТУ та пред`являтися для огляду технічному та авторському нагляду (п. 2.1 Договору).

Замовник має право письмо вимагати від підрядника, а підрядник зобов`язаний без додаткової оплати та безкоштовно для Замовника вжити заходи, які необхідні для договір підряду №АК-ІНФР-ЗПР від 14.11.17р .перероблення або здійснення інших відповідних дій для виправлення неналежним чином виконаних робіт протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дати отримання письмової вимоги від ЗАМОВНИКА, або протягом коротшого періоду, який ЗАМОВНИК може вказати у своїй письмовій вимозі, якщо це обумовлене аварійним станом, рішенням про який ЗАМОВНИК приймає на власний розсуд (п. 2.3 Договору).

При необґрунтованій відмові ПІДРЯДНИКА від усунення недоліків або несвоєчасному їх усуненні, ЗАМОВНИК має право виконати цю роботу силами іншої залученої будівельної організації з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок ПІДРЯДНИКА або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків. При цьому відшкодування таких витрат відбувається шляхом утримання суми витрат, здійснених ЗАМОВНИКОМ, із сум, належних до сплати ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи (п. 2.4 Договору).

Ціна даного Договору складає: 529 850 059,98 гри. (п`ятсот двадцять дев`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч п`ятдесят дев`ять гривень 98 копійок), в т.ч. ПДВ (20%) - 88 308 343,33грн. (п. 3.1 Договору).

Строк виконання робіт: грудень 2017 року - грудень 2019 року. Роботи виконуються відповідно до Графіку виконання робіт (Додаток № 2 до цього Договору), який є невід`ємною частиною цього Договору (п. 5.1 Договору).

Місце виконання робіт: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, Аеропорт (п. 5.2 Договору).

ПІДРЯДНИК зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором (п. 6.3, 6.3.1 Договору).

Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом II цього Договору (п. 6.3, 6.3.2 Договору).

Підрядник зобов`язаний ПІДРЯДНИК зобов`язаний для виконання робіт використовувати матеріали і обладнання, що відповідають вимогам технічної документації і забезпечені належними технічними паспортами та сертифікатами. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за якість матеріалів і обладнання, придбаних, або виготовлених ним самостійно (п. 6.3, п. 6.3.3 Договору).

У разі порушення ПІДРЯДНИКОМ термінів виконання робіт, а також неналежного (неякісного) виконання Робіт, за які ЗАМОВНИКОМ внесена повна або часткова попередня

оплата, ПІДРЯДНИК за користування грошовими коштами ЗАМОВНИКА зобов`язаний сплатити ЗАМОВНИКУ 15% річних, від суми грошових коштів, сплачених ЗАМОВНИКОМ, за період з дня оплати і до дня фактичного терміну належного виконання робіт або дня повернення грошових коштів (п. 9.2 Договору).

25.06.2019р. КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС - КОНСТРАКШН" укладено договір підряду №28 (далі Договір).

ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, в межах договірної ціни даного Договору, за

результатами переговорної процедури, приймає на себе обов`язки власними або залученими

силами, виконати в повному обсязі, згідно з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Нове будівництво - закупівля додаткових робіт по об`єкту "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя" ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель (Building construction work), надалі роботи або будівництво, на об`єкті за адресою:69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4, в обумовлений цим Догвором строк, згідно з графіком виконання робіт (Додаток №2 до даного Договору), відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, та вимог техніки безпеки і охорони праці. ЗАМОВНИК зобов`язується прийняти від ПІДРЯДНИКА і оплатити якісно виконані роботи (п. 1.1 Договору).

30.11.2018р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФРАБУД» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015» укладено договір субпідряду №ІНФР-БГУ (далі Договір).

ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, в межах договірної ціни, приймає на себе обов`язки власними або залученими силами, а також у разі необхідності з використанням матеріальних ресурсів та будівельної техніки ЗАМОВНИКА, виконати; роботи з благоустрою території (надалі - Роботи) на об`єкті: «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі, м, Запоріжжя - ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель (Building construction work)», надалі (Об`єкт), в обумовлений цим Договором строк, відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог техніки безпеки і охорони праці. ЗАМОВНИК зобов`язується прийняти від ПІДРЯДНИКА і оплатити виконані роботи (п. 1.1 Договору ).

Підрядник зобов`язується повністю закінчити Роботи на Об`єкті у відповідності з умовами даного Договору та разом з Замовником передати виконані роботи Замовнику будівництва, яким в даному Договорі виступає КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», а також здійснювати всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України для підрядника при веденні Об`єкта в експлуатацію, в тому числі брати участь у певних заходах, підписувати та подавати необхідні документи (акт готовності Об`єкта тощо) (п. 1.6 Договору).

Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу Робіт, вказаних в договорі, і має всі необхідні та чинні ( на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії, дозволи тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно чинного законодавства України, виконувати весь обсяг Робіт, вказаних у цьому Договорі. Підрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору (п.1.7 Договору).

ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, склад яких відповідає затвердженій проектній документації. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, Держстандарту, ТУ та пред`являтися для огляду технічному та авторському нагляду (п. 2.1 Договору).

Якщо ПІДРЯДНИК відступив від умов Договору субпідряду, що погіршило якість та повноту роботи, або допустив інші недоліки у роботі, що підтверджуються відповідними документами, він зобов`язаний безоплатно виправити ці недоліки у встановлений сторонами строк (п. 2.2 Договору).

ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА, а ПІДРЯДНИК зобов`язаний без

додаткової оплати та безкоштовно для ЗАМОВНИКА вжити заходи, які необхідні для перероблення або здійснення інших відповідних дій для виправлення неналежним чином виконаних робіт протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання письмової вимоги від ЗАМОВНИКА, або протягом коротшого періоду, який ЗАМОВНИК може вказати у своїй письмовій вимозі, якщо це обумовлене аварійним станом, рішенням про який ЗАМОВНИК приймає на власний розсуд. При цьому, виправлення недоліків не може бути підставою для подовження загального строку виконання Робіт за Договором (п. 2.3 Договору).

При необґрунтованій відмові ПІДРЯДНИКА від усунення недоліків або несвоєчасному їх усуненні, ЗАМОВНИК має право виконати цю роботу силами іншої залученої будівельної організації з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок ПІДРЯДНИКА або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків. При цьому відшкодування таких витрат відбувається шляхом утримання суми витрат, здійснених ЗАМОВНИКОМ, із сум, належних до сплати ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи (п. 2.4 Договору).

Ціна Договору визначена на підставі Договірної ціни, яка є невід`ємного частиною Договору - Додаток № 1, Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. У ціну Договору включено всі витрати та ризики Підрядника, пов`язані з виконанням умов даного Договору (п. 3.1 Договору).

ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до вимог затвердженої проектно- кошторисної документації, національних стандартів України, державних будівельних норм і правил, строків виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці, письмових вказівок ЗАМОВНИКА, які відповідають вимогам чинного законодавства та умовам цього Договору (п. 7.1 Договору).

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством (п. 9.1 Договору).

Суми неустойки, пені, штрафів, а також підлягаючу відшкодуванню шкоду, сплачуються ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ протягом 10 робочих днів з моменту пред`явлення відповідної вимоги ЗАМОВНИКА. У разі несплати ПІДРЯДНИКОМ пені/штрафу, відшкодування шкоди ЗАМОВНИК має право утримати відповідні суми з коштів, які підлягають оплаті (п. 9.7 Договору).

У випадку невиконання або неналежного виконання ПІДРЯДНИКОМ своїх обов`язків" (крім обставин непереборної сили), він зобов`язаний компенсувати збитки ЗАМОВНИКА, що виникнуть у зв`язку з цим. Розмір збитків визначається у відповідності до чинного законодавства України (п. 9.10 Договору).

Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов`язань (п. 9.13 Договору).

16.09.2020р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФРАБУД» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» укладено договір субпідряду №ЗП-79-16/09/20 (далі Договір).

ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами, виконати: влаштування асфальтобетонного покриття (надалі - Роботи) на об`єкті: «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя - ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель (Building construction work)», надалі (Об`єкт), в обумовлений цим Договором строк, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та узгодженої ціни робіт, вимог техніки безпеки і охорони праці. ЗАМОВНИК зобов`язується прийняти від ПІДРЯДНИКА і оплатити виконані роботи (п. 1.1 Договору).

Підрядник зобов`язується повністю закінчити Роботи на Об`єкті у відповідності з умовами даного Договору та разом, з Замовником передати виконані роботи Замовнику будівництва, яким в даному Договорі виступає КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», а також здійснювати всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України для підрядника при введенні Об`єкта в експлуатацію, в тому числі брати участь у певних заходах, підписувати та подавати необхідні документи (акт готовності Об`єкта) (п. 1.7 Договору).

Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу Робіт, вказаних в Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії, дозволи тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно чинного законодавства України, виконувати весь обсяг Робіт, вказаних у цьому Договорі. Підрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору (п. 1.8 Договору).

ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, склад яких відповідає затвердженій проектній документації. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, Держстандарту, ТУ та пред`являтися для огляду технічному та авторському нагляду (п. 2.1 Договору).

Ціна даного Договору складає 6 479 619,43 грн. (шість мільйонів чотириста сімдесят дев`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять гривень 43 коп.) в тому числі ПДВ -1 079 936,57 грн. (п. 3.1 Договору).

Умови оплати: ЗАМОВНИК здійснює передплату у розмірі 70% від загальної вартості договірної ціни на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказано в договорі, протягом 2-х (двох) календарних днів з моменту підписання цього Договору; Остаточний розрахунок за виконані ПІДРЯДНИКОМ роботи ЗАМОВНИК зобов`язаний сплатити не пізніше 31 жовтня 2020 року на підставі підписаного сторонами акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно до вимог ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013, в межах ціни цього Договору. Оплата виконаних робіт здійснюється за пропорційним вирахуванням суми передплати (у разі його надання) та 1 % генпідрядник послуг згідно п. 4.3 цього Договору від суми кожного проміжного платежу; Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань в частині оплати за виконані роботи ЗАМОВНИК протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту укладення цього Договору надає ПІДРЯДНИКУ безвідкличну банківську гарантію на суму, що дорівнює 30% від ціни цього Договору, строком дії 60 календарних днів (п.4.1 Договору).

Строк виконання робіт: початок виконання робіт 17 вересня 2020 року, завершення робіт - не пізніше 30 вересня 2020 року (п.5.1 Договору).

Місце виконання робіт: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, Аеропорт (п. 5.2 Договору).

16.09.2019р. Товариством з обмеженою відповідальністю «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФРАБУД» підписано договір №ЗР-80-16/09/20 (далі Договір).

По завданню Замовника, Виконавець надає послуги із фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття, місцезнаходження об`єкта та об`єм робіт зазначено в Додатку №1, що є невід`ємною частиною даного договору, а Замовник зобов`язаний прийняти та оплатити такі послуги на умовах даного Договору (п.1.1 Договору).

Оплата послуг Замовником здійснюється в обсязі 100% від ціни цього Договору шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 2

(двох) днів ч моменту підписання договору (п.3.2 Договору).

Строк надання послуг складає 4 (чотири) дні з моменту зарахування коштів, сума яких

визначена в Додатку №1, в повному розмірі (100%) на рахунок Виконавця (п. 3.2 Договору).

Даний Договір набуває чинності в день підписання його обома Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань по цьому Договору (п. 6.1 Договору).

01.10.2018р. між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФРАБУД» підписано договір підряду №ОМ-АК-ІНФ011018 (далі Договір).

За цим Договором Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати та здати Замовнику у встановлений Договором термін закінчені роботи, а Замовник зобов`язується їх прийняти від Підрядника і оплатити відповідно до умов цього Договору (п. 2.1 Договору).

Підрядник в межах договірної ціни, узгодженої Сторонами, виконує на свій ризик власними або залученими силами та засобами будівельно-монтажні роботи (далі - Роботи) з власних та. / або отриманих від Замовника-за актом прийому-передачі матеріалів в монтаж по Об`єкту (п. 2.2 Договору).

Підрядник зобов`язується виконати передбачені цим Договором Роботи в терміни, передбачені цим Договором та Додатковими угодами що є невід`ємною частиною донного Договору (п. 2.4 Договору).

Загальна сума Договору становить суму актів виконаних робіт, підписаних сторонами

в період дії Договору (п. 3.1 Договору).

Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту отримання першого комплекту проектної документації та підписання Акту прийому-передачі будівельного майданчика (фронту робіт) (п. 6.2 Договору).

У разі якщо Замовником будуть виявлені неякісно виконані роботи, з вини Підрядника, то Підрядник своїми силами і без збільшення вартості виконання робіт зобов`язаний у зазначений Замовником термін переробити ці роботи для забезпечення їх належної якості (п. 9.2 Договору).

01 вересня 2020 року до судового експерта Харченко Вадима Володимировича надійшла заява від директора ТОВ «ІНФРАБУД» про проведення експертного будівельно-технічного дослідження об`єкта «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя».

Згідно висновку за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження №1007/09-20, складеного 12.10.2020р.:

-Укладений верхній шар асфальтобетонної суміші на об`єкті «Будівництво ^ пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя», не відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, згідно Протоколу №141, від 07 серпня 2020 року.

- Вартість невідповідності укладеного верхнього шару асфальтобетонної суміші, вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 на об`єкті «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя», відповідно Актів приймання виконаних будівельних робіт 3/11, №31/03, №32/03, складає: 5 584152,52 грн.

- Вартість невідповідності укладеного верхнього шару асфальтобетонної суміші, вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 на об`єкті "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя», відповідно Акту №б/н (не підписаний) приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, складає:1 149138,54 грн.

- Для усунення не відповідності укладеного верхнього шару асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 на об`єкті «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя», необхідно застосувати матеріали і провести наступні роботи (необхідні матеріали і роботи, експертом було визначено відповідно до Локального кошторису наданий об`єкт): Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних; Армування шарів асфальтобетонного покриття геогратами; Анкери металеві Армуюча сітка Hatelit-C на бітумной емульсії Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладником за ширини укладання 7м. Емульсія бітумная дорожная Асфальтобетон дрібнозернистий.

- Розбіжності не встановлені - фактичний об`єм та вартість виконаних робіт ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» на об`єкті «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя», відповідає - об`єму та вартості визначених в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, відповідно Договору субпідряду №ЗП-79-16/09/20 від 16.09.2020 року підписаного між ТОВ «ІНФРАБУД» та ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» і складає: 6 395 473,12 грн.

- Розбіжності не встановлені - фактичний об`єм та вартість виконаних робіт ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" на об`єкті "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя (фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття)", відповідає - об`єму та вартості визначених в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, відповідно Договору субпідряду №ЗП-80-16/09/02 від 16.09.2020 року підписаного між ТОВ "Інфрабуд" та ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" і складає: 220 381,42 грн.

- Фактична об`єм та вартість виконаних робіт ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" на об`єкті "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4, у Шевченківському районі, м. Запоріжжя", з урахування Видаткової накладної №304 від 21 вересня 2020 року (поставка ТОВ "ІНФРАБУД") на суму 1 710 000,00 грн., Договору субпідряду №ЗП-79-16/09/20 від 16.09.2020 року та Договору субпідряду №ЗП-80-16/09/20 від 16.09.2020 року, складає: 8 325 854 грн. 54 коп.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфрабуд" звернулось до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія магістральний сервіс 2015" з вимогою від 13.08.2020р. за №13/08-2, в якій зазначено, що на його адресу надійшли претензії Генерального підрядника - ТОВ "Альтіс-Констракшн" та Замовника - КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в зв`язку із незадовільною якістю робіт, які було доручено виконати відповідачу на об`єкті - "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя". Зазначено, що проведеними дослідженнями встановлено не відповідність виконаних ТОВ БК "МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015" робіт (Улаштування верхнього шару покриття з асфальтобетонних сумішей) ДСТУ Б В.2.7.-119:2011. Позивач вимагав в строк не пізніше 14.08.2020 року забезпечити присутність свого представника для складання Акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Вимагав в строк до 24 серпня 2020 року усунути виявлені недоліки - шляхом демонтажу неякісного верхнього шару асфальтобетонного покриття автостоянки (під`їзних шляхів) та перону і влаштувати нове покриття, якість якого повинна відповідати вимогам ДСТУ; Сторнувати акт № 32/03 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на суму 6489547,22 гривень.

Згідно акту від 11.09.2020р. про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) об`єкт будівництва: "Будівництво пасажирського терміналу обслуговуючих споруд КП ''Міжнародний аеропорт Запоріжжя" вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя". Комісія, у складі представників: Тинди Р. В., директора ТОВ "ІНФРАБУД", підрядної організації, яка виконує роботи на Об`єкті будівництва (виступає замовником по договору субпідряду № ІНФР-БГУ від 30.11.2018, укладеному з ТОВ БК "МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015"); Бірюкова О.В., експерта будівельного з технічного обстеження будівель і споруд, сертифікат АЕ №002549 виданий 17.07.2013 р. атестаційною архітектурно-будівельною комісією міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Закреничного С. О., заступника директора ТОВ "АЛЬТІС- КОНСТРАКШН", генерального підрядника будівництва об`єкта - під час візуального обстеження верхнього шару асфальтобетонного покриття ділянок автостоянки (під`їздних шляхів) та перону об`єкту будівництва представниками комісії виявлено значні нерівності поверхні покриття, підвищену пористість верхнього шару, деформації покриття з частковим винесенням матеріалу та руйнування верхнього шару.

За текстом вказаного Акту роботи з укладання асфальтобетонного покриття, на якому виявлено дефекти, виконувались ТОВ БК "МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015" по договору субпідряду № ІНФР-БГУ від 30.11.2018, укладеному між ТОВ "ІНФРАБУД" та ТОВ БК "МАГІСТРАЛЬ СЕРВІС 2015". Визначений порядок усунення недоліків: здійснити демонтаж (методом фрезування) неякісного верхнього шару асфальтобетонного покриття автостоянки (під`їзних шляхів) та перону загальною площею 11354,8 м2; демонтувати пошкоджену армуючу сітку; влаштувати нове покриття, якість якого і технологія укладання повинна відповідати вимогам ДСТУ БВ.2.7-119:2011. Строк усунення недоліків: з 15 вересня 2020 року по 22 вересня 2020 року.

Відповідач звернувся до позивача з листом за №21/09-1 від 21.09.2020р., в якому зазначав, що роботи виконано з додержанням всіх вимог ДБН та вимога про усунення недоліків не підлягає задоволенню.

01.09.2020р. між ФОП Харченко Вадима Володимировича та товариством з обмеженою відповідальністю "Інфрабуд" підписано договір №1007-20 на виконання будівельно-технічного дослідження (далі Договір).

Замовник доручає Виконавцю виконати будівельно-технічне дослідження і надати висновок за результатами проведення будівельно-технічного дослідження №1007/09-20, на розгляд якого поставити запитання. (п. 1.1 Договору).

Вартість проведення дослідження "Виконавцем" за цим Договором складає: 61935,16 грн. (шістдесят одна гривня дев`ятсот тридцять п`ять гривень 16 коп.), з урахування єдиного податку 5%(п. 2.1 Договору).

Оплата за Договором здійснюється в національній валюті України, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником відповідної грошової суми на поточний рахунок Виконавця (п. 2.2 Договору).

Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування попередньої оплати у розмірі 100% від вартості робіт по Договору на банківській рахунок "Виконавця" (п. 2.3 Договору).

12.10.2020р. ФОП Харченко Вадимом Володимировичем та позивачем складено акт №1007 прийому-передачі наданих робіт (послуг). Згідно вказаного акту вартість послуг за договором №1007-20 на виконання будівельно-технічного дослідження склала 61 935 грн. 16 коп.

Згідно платіжного доручення №2462 позивачем перераховано ФОП Харченко Вадиму Володимировичу 61 935 грн. 16 коп. - оплата за експертну оцінку.

Позивачем та фізичною особою - підприємцем Червінською М.І . укладено Договір про надання послуг №11.

Згідно предмету вказаного Договору в порядку та на умовах, визначених Договором, виконавець із залученням штатного експерта зобовязується надати замовнику визначені Договором послуги, а саме здійснити обстеження та аналіз результатів укладення верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Позивачем та фізичною особою - підприємцем Червінською М.І . складено Акт № 05 прийому - передачі робіт від 15.09.2020р. Згідно вказаного Акту загальна вартість робіт складає 20000грн.

Позивачем та фізичною особою - підприємцем Червінською М.І . складено Акт № 05 прийому - передачі робіт від 19.10..2020р. Згідно вказаного Акту загальна вартість робіт складає 60000грн.

Платіжними дорученнями № 2103 та № 2671 позивачем перераховано на адресу фізичної особи - підприємця Червінської М.І . грошові кошти у сумі 80000 грн.

Згідно приписів ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь - які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно приписів ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору, з власної ініціативи.

Згідно приписів ст.ст. 77, 78, 79, 80 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Згідно приписів ст. 210 Господарського процесуального кодексу України докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні не можуть бути покладені судом в основу ухваленого судового рішення.

Згідно приписів ст. 232 Господарського процесуального кодексу України судовими рішеннями є: ухвали; рішення; постанови; судові накази.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 883 Цивільного кодексу України підрядник відповідає за недоліки збудованого об`єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини. За невиконання або неналежне виконання обов`язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі. Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну.

Згідно ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Приписами п. 3, 4 ст. 225 Господарського кодексу України передбачено, що при визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов`язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, - на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків. Виходячи з конкретних обставин, суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ціни на день винесення рішення суду.

Наявними у справі доказами підтверджений факт неналежного виконання відповідачем своїх договірних зобов`язань.

Вартість виконаних робіт, визначених позивачем у якості позовних вимог не відповідає висновку за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження №1007/09-20, складеного 12.10.2020р., що є підставою для часткового задоволення позовних вимог.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю будівельна компанія "Магістраль сервіс 2015" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Сташкова, 12-а, кв. 17, ідентифікаційний код 39675226) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Інфрабуд" (03148, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 3, ідентифікаційний код 41476382) вартість робіт 8325854 грн. 54 коп., вартість послуг за надання висновку 61935 грн. 16 коп., вартість послуг за надання звіту 80000 грн., судовий збір 127 016 грн. 85 коп.

В решті позовних вимог відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 02.02.2022

Суддя Г.В. Манько