ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

22 грудня 2021 року м. ЧернівціСправа № 926/2734/19
Суддя Господарського суду Чернівецької області Миронюк Сергій Олександрович, розглянувши матеріали

за позовом Міністерства оборони України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІБК Ранг"

Третя особа без самостійних вимог на стороні позивача Подільське управління капітального будівництва

про стягнення коштів у сумі 6103792,34 грн. та розірвання договору підряду від 12.09.2018 р. № 303/37/22 УКБ

представники сторін:

від позивача Ільчик О.В. представник.

від відповідача не з`явився.

від третьої особи не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Міністерство оборони України звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІБК РАНГ" про стягнення грошових коштів у сумі 6 103 792,34 грн. та розірвання Договору підряду № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 р.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідно до укладеного Договору підряду відповідач зобов`язався виконати реконструкцію будівлі № 27 під житловий будинок за адресою: військове містечко № 106, вул. Луковецька, 2-А у м. Чернівці, а позивач зобов`язався прийняти та оплатити відповідні роботи.

Згідно п. 3.1. Договору Генпідрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт на Об`єкті протягом п`яти календарних днів з дня підписання Договору обома Сторонами. Завершити виконання робіт, підготувати Об`єкт для введення в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 31 серпня 2019 року з виконавчою документацією по Об`єкту, у тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

Календарним графіком виконання робіт по Договору з будівництва об`єкта: Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці, який є додатком 2 до Договору та є його невід`ємною частиною.

Генпідрядником станом на 01.11.2019 роботи по реконструкції не виконано або виконано не у повній мірі, таким чином має місце порушення Календарного графіку виконання робіт, пунктів 1.2., 3.1., підпунктів 4.3.1., 4.3.29. пункту 4.3. Договору.

За несвоєчасне виконання взятих зобов`язань позивачем нараховано відповідачу штрафні санкції:

- пеню за ставкою 0,2 відсотка вартості нерозпочатих робіт за порушення строків початку виконання робіт у загальній сумі 1 279 487,14;

- пеню за ставкою 0,2 відсотка вартості невиконаних робіт за порушення Календарного графіку виконання робіт у загальній сумі 1 968 167,80;

- штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від ціни Договору за прострочення понад 30-денний термін виконання робіт та передачі закінченого будівництвом об`єкта Замовнику у сумі 1 088 430,00.

Оскільки вищевказані порушення умов договору є істотними, Міністерство оборони України заявило вимогу про розірвання договору підряду.

Крім того, за результатами Контрольного обміру визначення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, проведеного 26.09.2019 року за участю представників Міноборони (Замовника), Субпідрядної організації - ТзОВ Чернівціжитлобуд та Головного інженера проекту, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті на загальну суму 1 767 707,40 грн.

Ухвалою суду 04.12.2019 р. відкрито провадження у даній справі за правилами загального позовного провадження, залучено третю особу без самостійних вимог на стороні позивача Подільське управління капітального будівництва (21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, ) та призначено підготовче засідання на 24.12.2019 р.

Ухвалою суду від 03.02.2020 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 20.02.2020 р.

Ухвалою суду від 05.03.2020 р. призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6), провадження по справі зупинено.

На вирішення судової експертизи поставлено наступні питання:

1. Чи можливо встановити період виконання робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів за договором підряду № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 року, якщо так, то визначити такий період по кожному виду робіт?

2. Чи відповідають Календарному графіку виконання робіт (Додаток 2 до Договору від 12.09.2018 р. № 303/37/22/УКБ) фактично виконані роботи із реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці (вказати найменування, обсяги, вартість, терміни виконання робіт)?

3. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт із реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці, згідно з Договором від 12.09.2018 № 303/37/22/УКБ, обсягу та вартості робіт, вказаних в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 і Актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, за грудень 2018 р., травень 2019 р., серпень 2019 року (вказати найменування, обсяги, вартість робіт)?

4. Який перелік, об`єми, вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) за договором підряду № 303/37/22УКБ від 12.09.2018 р., в тому числі з врахуванням робіт, які носять прихований характер станом на дату проведення судової експертизи?

01.07.2020 р. до Господарського суду Чернівецької області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), надійшов лист № 136-20. До листа додано клопотання в якому судовий експерт, Гайда А.В., ознайомившись з ухвалою суду від 05.03.2020 р., встановив недостатність матеріалів, необхідних для вирішення питань ухвали суду при проведенні експертизи тому, відповідно до п. 2.2. Інструкції просить надати додаткові документи по об`єкту дослідження - Роботах, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці, що є предметом договору підряду № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 року, а саме:

1. Договірну документацію в повному обсязі (в т.ч. усі додатки та додаткові угоди, інші документи про внесення змін та доповнень до договорів, узгодження цін тощо).

2. Проектну та проектно-кошторисну документацію, в повному обсязі, в тому числі:

- графічну частину

- кошторисну документацію в повному обсязі (пояснювальна записка, договірна ціна, зведені та локальні кошториси, кошторисні розрахунки, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих, адміністративних витрат тощо).

3. Виконавчу документацію в повному обсязі в тому числі:

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомості ресурсів до них в (у повному обсязі в паперовому та електронному форматі IMD, IMS або BSDU), кошторисні розрахунки, акти приймання виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості тощо;

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали окремих видів робіт (монтажних, арматурних, бетонних тощо);

- журнал авторського нагляду;

- акти на закриття прихованих робіт;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- виконавчі схеми будівельних робіт;

- результати лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт, якщо такі виготовлялись, акти випробувань, акти готовності або прийняття в експлуатацію тощо.

Ухвалою суду від 01.07.2020 р. зобов`язано сторони протягом п`яти днів з моменту отримання ухвали надати вищеназвані документи.

Сторонами витребувані судом документи не подані.

Ухвалою суду від 17.07.2020 р. поновлено провадження по справі, підготовче засідання призначено на 19.08.2020 р.

На виконання клопотання експерта 29.07.2020 р. Подільським управлінням капітального будівництва надано копію Договору підряду на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва від 12.09.2018 р. № 303/37/22УКБ з додатками., копію Додаткової угоди № 1 від 21.09.2018 р. до договору підряду від 12.09.2018 р. № 303/37/22УКБ з додатком на 4 арк., копію Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в за грудень 2018 року, за травень 2019 року, за серпень 2019 року, копії Дефектних актів 1-7 та лист від 27.07.2020 р.

Ухвалою суду від 19.08.2020 року відкладено судове засідання на 07.09.2020 року повторно зобов`язано сторони надати ряд необхідних документів для проведення експертизи.

В судове засідання 07.09.2020 р. представник відповідача не з`явився, витребувані судом документи не надав.

Ухвалою суду від 07.09.2020 р. відкладено судове засідання на 16.10.2020 р. та повторно зобов`язано відповідача подати документи необхідні для проведення експертизи.

06.10.2020 р. відповідачем подано супровідний лист з додатковими доказами по справі.

Ухвалами суду від 16.10.2020 р., 29.10.2020 р. та 25.11.2020 р. судове засідання відкладалось в зв`язку з неподанням відповідачем витребуваних судом документів необхідних для проведення експертизи. Судове засідання призначено на 14.12.2020 р.

Ухвалою суду від 14.12.2020 р. долучено подані учасниками справи документи, призначено судову будівельно-технічну експертизу та надано судовим експертам дозвіл на розшиття матеріалів справи.

На вирішення судових експертів поставити питання:

1. Чи можливо встановити період виконання робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів за договором підряду № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 року, якщо так, то визначити такий період по кожному виду робіт?

2. Чи відповідають Календарному графіку виконання робіт (Додаток 2 до Договору від 12.09.2018 р. № 303/37/22/УКБ) фактично виконані роботи із реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці (вказати найменування, обсяги, вартість, терміни виконання робіт)?

3. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт із реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці, згідно з Договором від 12.09.2018 № 303/37/22/УКБ, обсягу та вартості робіт, вказаних в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 і Актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, за грудень 2018 р., травень 2019 р., серпень 2019 року (вказати найменування, обсяги, вартість робіт)?

4. Який перелік, об`єми, вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) за договором підряду № 303/37/22УКБ від 12.09.2018 р., в тому числі з врахуванням робіт, які носять прихований характер станом на дату проведення судової експертизи?

Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, до вирішення спору по суті, покладено на відповідача.

Провадження у справі № 926/2734/19 зупинено на період проведення судової експертизи до одержання її результатів.

19.05.2021 р. до Господарського суду Чернівецької області надійшли матеріали справи № 926/2734/19. Супровідним листом Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ІБК Ранг", у визначений Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень строк, оплату не здійснило.

Ухвалою суду від 19.05.2021 р. поновлено провадження по даній справі, судове засідання призначено на 08.06.2021 р.

Ухвалою суду від 08.06.2021 р. відкладено підготовче засідання на 01.07.2021 р.

01.07.2021 р. третя особа без самостійних вимог на стороні позивача - Подільське управління капітального будівництва надіслала на адресу Господарського суду Чернівецької області лист відповідно до якого повідомляє, що в зв`язку з відсутністю в Подільському управлінні капітального будівництва Міністерства оборони України експертного висновку, який складений в рамках кримінального провадження по реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок за адресою: військове містечко № 106, вул. Луковецька,2-А у м. Чернівці, направлено запит до Слідчого управління Головного управління національної поліції в Чернівецькій області щодо надання зазначеного висновку, а тому на дату проведення судового засідання 01.07.2021 р. направити експертний висновок до суду не має можливості.

В судовому засіданні 01.07.2021 р. представник позивача звернувся з клопотанням про відкладення судового засідання для надання можливості третій особі без самостійних вимог на стороні позивача - Подільське управління капітального будівництва подати експертний висновок який був складений в рамках кримінального провадження.

Ухвалами суду від 01.07.2021 р. та 05.08.2021 р. відкладено підготовче засідання на 20.08.2021 р.

19.08.2021 р. позивачем подано заяву про витребування доказу, а саме витребувати у Головного управління національної поліції в Чернівецькій області висновок експертизи, який був складений в рамках кримінального провадження щодо обсягів та вартості виконаних робіт під час реконструкції житлової будівлі по вул. Луковецькій, 2-А на території військового містечка у м. Чернівці. Вказане клопотання мотивовано тим, що висновок експертизи, який був складений в рамках кримінального провадження стосується предмета спору та може підтвердити або спростувати заявлені вимоги.

Позивач вказує на те, що 01.07.2021 р. третя особа без самостійних вимог на стороні позивача - Подільське управління капітального будівництва надіслала на адресу Господарського суду Чернівецької області лист відповідно до якого повідомляє, що в зв`язку з відсутністю в Подільському управлінні капітального будівництва Міністерства оборони України експертного висновку, який складений в рамках кримінального провадження по реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок за адресою: військове містечко № 106, вул. Луковецька,2-А у м. Чернівці, направлено запит до Слідчого управління Головного управління національної поліції в Чернівецькій області щодо надання зазначеного висновку. Окрім того, 28.07.2021 р. такий запит направлено повторно. Утім вказані запити залишені без реагування.

Ухвалою суду від 20.08.2021 р. задоволено заяву представника Міністерства оборони України про витребування доказу та відкладено підготовче засідання на 04.10.2021 р.

23.09.2021 р. від слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшов примірник висновку експертизи № СЕ-19/109/21-2907-БТ від 29.03.2021 р., який був складений в рамках кримінального провадження щодо обсягів та вартості виконаних робіт під час реконструкції житлової будівлі по вул. Луковецькій, 2-А на території військового містечка у м. Чернівці.

Ухвалами суду від 04.10.2021 р. та 25.10.2021 р. підготовче засідання відкладалось, судове засідання призначено на 16.11.2021 р.

15.11.2021 р. третя особа через систему «Електронний суд» подала клопотання Вх. № 4610 в якому просить відкласти судове засідання для подачі додаткових доказів по справі.

16.11.2021 р. позивач через систему «Електронний суд» подав пояснення щодо експертного висновку № СЕ-19/109/21-2907-БТ від 29.03.2021 р., який був складений в рамках кримінального провадження щодо обсягів та вартості виконаних робіт під час реконструкції житлової будівлі по вул. Луковецькій, 2-А на території військового містечка у м. Чернівці.

06.12.2021 р. Подільське управління капітального будівництва через систему «Електронний суд» подало письмові пояснення щодо експертного висновку № СЕ-19/109/21-2907-БТ від 29.03.2021 р.

Також, 06.12.2021 р. від позивача через систему «Електронний суд» надійшла заява про збільшення позовних вимог до 8 056 092,94 грн., а саме в частині збитків, що виникли внаслідок завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт з 1767707,40 до 3720008,00грн.

Проаналізувавши зміст поданої позивачем заяви про збільшення розміру позовних вимог в сукупності зі змістом позовної заяви, суд приймає її до розгляду, а тому спір вирішується з урахуванням вказаної заяви.

Ухвалою суду від 06.12.2021 р. відкладено підготовче засідання на 22.12.2021 р.

В судове засідання 06.12.2021 р. представник відповідача не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Буд-яких інших заяв та клопотань суду не подано.

Відповідно до статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Отже, враховуючи те, що судом остаточно з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті та відсутність строків підготовчого провадження, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного та керуючись статтями 182, 183, 185, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 926/2734/19.

2. Призначити справу до судового розгляду по суті на 17 січня 2022 року на 15:00.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Чернівецької області за адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 14, третій поверх, зал судових засідань № 1.

3. Доручити Вінницькому районному суду Вінницької області (вул. Володимира Винниченка, 27, Вінниця, Вінницька область, 21000, зал № ВКЗ (для бронювання) забезпечити проведення судового засідання у справі № 926/2734/19, призначене на 17 січня 2022 року о 15 год. 00 хв., в режимі відеоконференції.

4. Ухвалу надіслати сторонам та Вінницькому районному суду Вінницької області (вул. Володимира Винниченка, 27, Вінниця, Вінницька область, 21000) на електронну адресу, а вразі її відсутності засобами поштового зв`язку.

5. Ухвалу надіслати учасникам справи на електронну адресу, а вразі її відсутності засобами поштового зв`язку.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Ухвала набрала законної сили "22" грудня 2021 року.

Суддя С.О. Миронюк