ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" червня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/222/20

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Кравець В.М.

За участю представників сторін:

Від позивача: Кураков О.М. /керівник/; Зайцева Т.А. за довіреністю;

Від відповідача: Григор`єв В.В. на підставі ордеру;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом комунального підприємства „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" до приватного підприємства „Югстрой 17" про стягнення 244 993,64 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" (далі по тексту - КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія") звернулось до господарського суду із позовною заявою до приватного підприємства „Югстрой 17" (далі по тексту - ПП „Югстрой 17") про стягнення заборгованості у загальному розмірі 244 993,64 грн., яка складається із суми авансу у розмірі 238 552,71 грн., пені у розмірі 6440,93 грн. Позовні вимоги обґрунтовані фактом неналежного виконання відповідачем зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. в частині виконання робіт в обсягах та у строки, передбачені умовами договору.

Відповідач повністю заперечував проти позову, посилаючись на відсутність протиправної поведінки у спірних правовідносинах. Так, у відзиві на позовну заяву відповідачем було наголошено про надсилання на адресу позивача акту виконаних робіт, що безпосередньо передбачено умовами договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. Крім того, відповідачем було вказано, що в порушення умов п. 2.3 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. між сторонами не було складено дефектного акту. Наведене, з урахуванням відсутності експертного висновку, який може складатись у випадках, визначених п. 5.12 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., за твердженням відповідача, свідчить про відсутність правових підстав для задоволення заявлених позивачем вимог.

15.04.2020р. до господарського суду від КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" надійшла заява про зміну предмета позову, відповідно до якої позивач просить суд стягнути із відповідача збитки у розмірі 238 552,71 грн. та пеню у розмірі 6440,93 грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Враховуючи надане позивачу право на звернення до суду із заявою про зміну предмета позову, дотримання КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" вимог процесуального законодавства під час звернення до суду із відповідною заявою, судом було прийнято заяву позивача про зміну предмета позову до розгляду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.

11.10.2019р. між КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" (Замовник) та ПП „Югстрой 17" (Генпідрядник) було укладено договір підряду №05-19, відповідно до п. п. 1.1 - 1.3 якого Генпідрядник зобов`язується виконати роботи згідно з кошторисною документацією та умовами договору по об`єкту: «Капітальний ремонту (заміна вікон) Кучурганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Павла Каплуна Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Кучургани, вул. П. Каплуна, 177-А», у тому числі роботи з капітального ремонту, а Замовник прийняти та оплатити такі роботи, зазначені у п. 1.2. цього договору. Склад та обсяги робіт, виконання яких доручається Генпідряднику, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації, яка має позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» та погоджена сторонами. Обсяги робіт можуть бути зменшені або збільшені залежно від реального фінансування видатків.

Згідно з п. п. 2.1 - 2.3 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт, змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Відповідно до пункту 1 статті 884 Цивільного кодексу України гарантійний строк на результати виконаних робіт, експлуатацію змонтованих конструкцій становить 10 (десять) років від дня прийняття об`єкта Замовником. Перебіг гарантійного строку починається наступного дня після підписання акту про приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) Замовником. На недоліки, що виявлені у цей період, складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоліків і строки їх усунення. Якщо Генпідрядник відмовляється від складання акту, він оформлюється із залученням спеціалістів Замовника та інженера технічного нагляду, компетенція якого підтверджується відповідним кваліфікаційним сертифікатом інженера технагляду, згідно до Постанови КМУ від 23 травня 2011 року №554. Акт, складений без участі Генпідрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) календарних днів після складання цього акта.

Відповідно до п. п. 2.5, 2.6 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. Замовник може здійснювати вибірковий контроль за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Постійний контроль за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт здійснюється відповідним інженером технічного нагляду. При виявленні відхилень Замовник видає Генпідряднику письмовий припис про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про призупинення робіт або розірвання договору. Питання призупинення робіт та розірвання договору вирішується у встановленому законом порядку. Для здійснення вибіркового контролю за виконанням робіт Генпідрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи (журнал виконання робіт).

Умовами п. п. 2.10, 2.11 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. передбачено, що Генпідрядник, відповідно до договору підряду забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам, зобов`язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Генпідрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, устаткування, що постачаються ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, що підтверджується відповідними сертифікатами, технічними паспортами тощо.

Відповідно до п. 2.14 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. у разі виявлення в процесі перевірок і випробувань недоліків в роботі Генпідрядника, інженер з технічного нагляду складає про це відповідний акт та передає Замовнику. Недоліки підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні за рахунок Генпідрядника.

Згідно з п. п. 3.1, 3.2 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. ціна цього договору становить 795 175, 71 грн. без ПДВ грн. та є динамічною. Ціна цього договору може бути зменшена/збільшена за взаємною згодою сторін, у тому числі за умови зменшення/збільшення обсягів робіт залежно від реального фінансування видатків.

Положеннями п. 4.1 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. врегульовано, що розрахунки між Замовником та Підрядником проводяться за умов наявності відповідного фінансування та коштів на рахунку Замовника наступним чином:

- авансування у розмірі 30% (тридцять відсотків) від ціни договору, що складає 238 552, 71 грн. без ПДВ, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Попередня оплата здійснюється після підписання Сторонами договору. Підрядник протягом строку виконання робіт, але не більше ніж протягом 3 місяців з дня надходження попередньої оплати, підтверджує їх використання за призначенням згідно з актом підрядних робіт, але не пізніше 28 грудня 2019 року;

- подальше перерахування коштів за виконанні роботи здійснюється проміжними платежами відповідно до календарного плану виконання робіт на підставі актів виконаних робіт протягом 10-ти календарних днів на підставі наданих актів виконаних робіт.

Відповідно до п. 4.4 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. Генпідрядник надає Замовнику підписані та скріплені печаткою два примірника актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, а Замовник приймає надані послуги, в підтвердження чого підписує, скріплює печаткою та надає Генпідряднику один примірник акту та довідки. У разі виявлення недоліків під час приймання результатів наданих послуг, Замовник має право відмовитись від підписання актів і довідок та скласти акт із вказівкою недоліків і строків їх усунення. Також Генпідрядник надає документи, що підтверджують вартість матеріальних ресурсів, сертифікати відповідності та паспорти на всі матеріали, які були використані Генпідрядником при наданні послуг.

Приписами п. п. 5.1, 5.2 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. врегульовано, що роботи повинні бути виконанні до 31 грудня 2019 року з дня підписання договору сторонами та реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) або видачі Замовнику відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт щодо об`єктів, які належать за класом наслідків (відповідальності) до об`єктів з середнім (СС2) та значними (ССЗ) наслідками. Місце виконання робіт: Україна, Одеська область, Роздільнянський район, с. Кучургани, вул. Павла Каплуна, 177-А.

Відповідно до п. 5.6 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. приймання виконаних підрядних робіт здійснюється Замовником щомісяця до 25 числа звітного місяця. Генпідрядник разом з актами виконаних робіт та формами КБ-3 КБ-2в надає розрахунки загально виробничих, адміністративних витрат, витрат за транспортні послуги, відрядження та інші документи, що підтверджують витрати, понесені Генпідрядником у зв`язку із виконанням робіт, відповідно до цього договору.

Згідно з умовами п. п. 5.7, 5.8 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. Замовник зобов`язаний не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати одержання від Генпідрядника акту КБ-2в та довідки КБ-3 за звітний місяць завізований інженером технічного нагляду, перевірити обсяг та якість виконаних робіт, та при відсутності заперечень, підписати вказані документи і передати їх Генпідряднику, а за наявності заперечень у той самий термін Замовник зобов`язаний передати Генпідряднику обґрунтовані заперечення у письмовій формі або скласти дефектний акт з переліком неякісно виконаних або невиконаних робіт, або необхідних доопрацювань та строків їх виконання. При наявності зауважень Замовника до виконаних робіт, сторони узгоджують порядок та строки доопрацювань та виправлень, після виконання яких оформлюють акт із врахуванням проведених доопрацювань. У випадку обґрунтованого заперечення Замовника щодо підписання акту КБ-2в та (або) довідки КБ-3, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Генпідрядником вказаного заперечення Замовника, сторони зобов`язані провести переговори та скласти і підписати акт про недоліки, в якому узгоджуються умови щодо строків та порядку усунення недоліків в роботах за рахунок Генпідрядника. Протягом 10 (десяти) робочих днів після усунення Генпідрядником недоліків визначених актом про недоліки Замовник підписує відповідний акт КБ-2в та довідку КБ-3.

Умовами п. п. 5.11, 5.12 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. встановлено, що у разі виявлення в процесі прийняття виконаних робіт недоліків, усунення яких неможливе і наявність яких погіршує показники об`єкта у порівнянні з проектом (у разі його наявності), Замовник має право вимагати від Генпідрядника компенсації збитків, а якщо ці недоліки не дозволяють використати об`єкт у відповідності з проектом - відмовитись від його прийняття з подальшим відшкодуванням збитків Генпідрядником. При виникненні між Замовником та Генпідрядником спорів з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин, за вимогою кожного з них може бути призначена експертиза. У разі, якщо експертизою буде підтверджено, що недоліки виникли з вини Генпідрядника, Генпідрядник несе витрати на проведення такої експертизи, в іншому випадку, зазначені витрати несе Замовник.

Положеннями п. 6.2 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. передбачено, що Замовник має право, зокрема, достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Генпідрядником, повідомивши про це у строк до 10 днів; відмовитися від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання їх результату відповідно до мети, зазначеної у договорі підряду, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою; відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим; вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду, якщо договором підряду або законом не передбачено інше.

Відповідно до п. 6.3 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. Генпідрядник зобов`язаний передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, виконані роботи (об`єкт будівництва); своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

Згідно з п. 7.2 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. порушення зобов`язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами, та договором підряду. За порушення Генпідрядником строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) % вказаної вартості.

Приписами п. п. 10.1, 11.5 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. врегульовано, що цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2019 року, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків, - до моменту повного виконання сторонами зобов`язань, що виникли протягом його дії. Договір може бути розірвано будь-якою із сторін в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання іншою стороною своїх зобов`язань за договором з повідомленням іншої сторони, яке має бути отримано нею не менше ніж за 15 календарних днів до дня розірвання договору.

Як вбачається з матеріалів справи, КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" на виконання прийнятих на себе за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. зобов`язань було перераховано на рахунок відповідача грошові кошти у розмірі 238 552,71 грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням №17 від 29.10.2019р.

Листом №164/02-06 від 19.12.2019р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було повідомлено ПП „Югстрой 17" про необхідність надання актів приймання виконаних робіт на підтвердження використання авансового платежу за призначенням.

Крім того, листом №164/01-06 від 19.12.2019р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія", посилаючись на проведення замовником та балансоутримувачем перевірки ходу виконання договірних зобов`язань ПП „Югстрой 17" за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. та виявленням факту невиконання підрядних робіт на об`єкті з 03.12.2019р. по 19.12.2019р., було повідомлено відповідача про необхідність вжиття заходів щодо виконання робіт у строки та у обсягах, які визначені умовами договору підряду.

26.12.2019р. керівником авторського нагляду ФОП Король І.В. під час проведення авторського нагляду виконання ПП „Югстрой 17" робіт за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. було складено припис, з якого вбачається виявлення наступних недоліків у роботах: змонтовані металопластикові вікна на першому поверсі будівлі школи зміщені всередину на 10 см., що суперечить проектним рішенням; зміщення вікон призвело до збільшення зовнішніх відливів, які змонтовані з контрухилом, що призведе до затікань та накопичування води біля віконних рам; зміщення вікон призвело до зменшення підвіконників. При цьому, у приписі вказано про необхідність усунення виявлених відхилень у строк до 20.01.2020р. та зупинення будівельних робіт до усунення всіх відхилень.

26.12.2019р. інженером технічного нагляду Белявцевим В.М. під час проведення нагляду виконання ПП „Югстрой 17" робіт за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. було складено припис, з якого вбачається виявлення наступних недоліків у роботах: вікна встановлені на першому поверсі з відхиленням від проектних рішень, підвіконня та відливи встановлені з негативним ухилом, що призведене в подальшому до накопичування води та конденсату біля віконної рами.

Листом від 24.12.2019р. ПП „Югстрой 17" на виконання умов договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. було надіслано КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019р. та підсумкову відомість. Надсилаючи вказані документи на адресу позивача, відповідачем було повідомлено, що додані до листа документи підтверджують використання авансу у розмірі 238 552,71 грн. та виконання обсягу робіт на суму 54 340,27 грн., який також має бути оплачений з боку КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія".

Листом №174/01-06 від 27.12.2019р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було надіслано на адресу ПП „Югстрой 17" припис інженеру з технічного нагляду від 26.12.2019р. для підписання, повернення одного примірника позивачу та надання пропозицій щодо усунення недоліків.

Листом №178/01-04 від 10.01.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія", із посиланням на раніше надісланий на адресу відповідача лист від 27.12.2019р. разом із приписом інженера з технічного нагляду щодо відхилення від проектної документації, було повернуто без підписання акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку. При цьому, позивачем було повідомлено про необхідність усунення недоліків та повторного надсилання документів.

Варто зазначити, що зі складених та підписаних лише з боку ПП „Югстрой 17" довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019р. та акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019р. вбачається, що вартість виконаних робіт та понесених витрат складає 292 891,98 грн.

Листом №210/01-04 від 14.01.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було повідомлено відповідача про проведення 21.01.2020р. перевірки ходу виконання робіт та усунення зауважень інженера технічного нагляду від 26.12.2019р. та проведення переговорів щодо подальших дій по завершенню будівельних робіт відповідно до договору підряду №05-19 від 11.10.2019р.

Листом №2/01/06-06 від 16.01.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було надіслано на адресу відповідача припис інженера з авторського нагляду від 26.12.2019р. При цьому, позивачем було запропоновано відповідачеві надати пропозиції щодо усунення недоліків, наведених у приписі.

21.01.2020р. комісією у складі, зокрема, представників КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія", інженера технічного та авторського нагляду, директора Кучурганської загальноосвітньої школи І-ІІІ, за результатами перевірки ходу виконання робіт та усунення зауважень інженера технічного нагляду від 26.12.2019р. було встановлено, що зауваження інженера про встановлення металопластикових вікон на першому поверсі будівлі школи з відхиленням від проектних рішень, у зв`язку із зміщенням вікон всередину від приміщення на 10 см від проектної осі; збільшення ширини віконних відливів, зменшення ширини підвіконних дошок, встановлення віконних дошок та зливів із негативним ухилом - усунуті з боку ПП „Югстрой 17" не були. Крім того, комісією було встановлено, що облаштування вікон першого поверху здійснюється із використанням пінопласту, частина встановлених вікон є глухими, що не відповідає проекту; залишок невстановлених вікон, які знаходяться на зберіганні також є глухими, одне вікно має розбитий склопакет.

Слід зазначити, що результати перевірки обсягів та якості виконаних робіт з урахуванням припису інженера з технічного нагляду були оформлені актом від 21.01.2020р.; директор ПП „Югстрой 17" для проведення 21.01.2020р. обстеження виконаних робіт не прибув.

Листом №4/01-06 від 22.01.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було повідомлено ПП „Югстрой 17", що результати перевірки обсягів та якості виконаних робіт з урахуванням припису інженера з технічного нагляду від 26.12.2019р. були оформлені актом виконання робіт на об`єкті. Акт виконання робіт на об`єкті від 21.01.2020р. був доданий позивачем до листа №4/01-06 від 22.01.2020р.

На підтвердження неналежного стану виконання ПП „Югстрой 17" зобов`язань за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було надано господарському суду акт від 04.03.2020р. та матеріали фотофіксації. Слід зазначити, що у наданому суду акті від 04.03.2020р. комісією було наведено перелік недоліків виконаних ПП „Югстрой 17" підрядних робіт. При цьому, обстеження об`єкта було проведено за відсутності представника ПП „Югстрой 17".

В свою чергу, ПП „Югстрой 17" під час вирішення судом даного спору також було долучено до матеріалів справи матеріали фотофіксації на підтвердження належного виконання зобов`язань за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. Варто зазначити, що надані відповідачем матеріали не містять дати здійснення знімків або будь-яких пояснень щодо умов, за яких такі знімки були зроблені.

Листом №73/01-04 від 13.04.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" із посиланням на пп. 6.2.9, 6.2.10 п. 6.2 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., а також приписи ч. 3 ст. 849 ЦК України було повідомлено ПП „Югстрой 17" про відмову від договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. в односторонньому порядку та про необхідність сплати збитків у розмірі 244 993,64 грн. Згідно наданих позивачем фіскальних чеків лист №73/01-04 від 13.04.2020р. був надісланий на адресу відповідача 15.04.2020р.

Листом №4 від 15.04.2020р. ПП „Югстрой 17" у відповідь на лист позивача №4/01-06 від 22.01.2020р. було повідомлено, що всі зауваження були виконанні відповідачем у повному обсязі, у зв`язку з чим, останній просив позивача направити комісію на об`єкт для підтвердження виправлення зауважень.

Листом №77/01-04 від 22.04.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було повідомлено ПП „Югстрой 17" про проведення 24.04.2020р. перевірки обсягів і якості виконаних підрядником робіт згідно умов договору підряду №05-19 від 11.10.2019р.

24.04.2020р. комісією у складі, зокрема, представників КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія", інженерів технічного та авторського нагляду, директора Кучурганської загальноосвітньої школи І-ІІІ, за результатами перевірки ходу виконання робіт відповідно до наданих відповідачем разом із листом №4 від 15.04.2020р. документів було встановлено, що зауваження про встановлення металопластикових вікон на першому поверсі будівлі школи з відхиленням від проектних рішень, у зв`язку з зміщенням вікон всередину від приміщення на 10 від проектної осі; збільшення ширини віконних відливів, зменшення ширини підвіконних дошок, встановлення віконних дошок та зливів із негативним ухилом; встановлення глухих вікон, що не відповідає проекту; облаштування відкосів - усунуті з боку ПП „Югстрой 17" не були. З відмітки проставленої на акті вбачається, що представник ПП „Югстрой 17" від участі у роботі комісії та від підписання акту відмовився. Слід зазначити, що позивачем до акту перевірки від 24.04.2020р. було додано матеріали фотофіксації.

Листом №78/01-06 від 27.04.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" у відповідь на лист ПП „Югстрой 17" за №4 від 15.04.2020р. було повідомлено про складання комісією акту перевірки від 24.04.2020р., який разом із іншими документами був надісланий на адресу відповідача.

Невиконання ПП „Югстрой 17" зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., стало підставою для надсилання позивачем на адресу відповідача листа про односторонню відмову від договору підряду на підставі ч. 3 ст. 849 ЦК України, а також звернення до господарського суду із даними позовними вимогами.

Вирішуючи питання про правомірність та обґрунтованість заявлених в межах даної справи позовних вимог, суд виходить із наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Варто зауважити, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, у зв`язку з чим, суд повинен з`ясувати характер спірних правовідносин сторін (предмет та підстав позову), характер порушеного права позивача та можливість його захисту в обраний ним спосіб.

При цьому, особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. В свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) від 04.11.1950р. передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Зобов`язання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 837, ч. 1 ст. 846 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Відповідно до ст. 849 ЦК України замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника (ч. 3). Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно з ч. 6 ст. 13, ч. 1 ст. 36 Закону України „Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIII висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Об`єднана палата Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду у постанові від 16.03.2020р. по справі №910/2051/19 дійшла висновку, що у статті 849 Цивільного кодексу України передбачено три окремі (самостійні) підстави для відмови замовника від договору підряду, а саме: - підрядник несвоєчасно розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим (частина 2); - очевидність для замовника невиконання роботи належним чином та невиконання підрядником у визначений замовником строк вимоги про усунення недоліків (частина 3); - відмова замовника від договору до закінчення робіт з виплатою підрядникові плати за виконану частину робіт та відшкодуванням збитків, завданих розірванням договору (частина 4). Відповідно, правові наслідки відмови замовника від договору підряду на підставі статті 849 Цивільного кодексу України є різними.

Верховним Судом у постанові від 20.05.2020р. по справі №909/240/19, предметом позовних вимог у межах якої були вимоги замовника до підрядника про стягнення авансу, збитків та здійснення демонтажу частково змонтованої ігрової зони і звільнення приміщення, також було наголошено, що для правильного вирішення спору у межах справи №909/240/19 судам необхідно з`ясувати обставини виникнення у замовника (позивача) права на відмову від договору підряду, яке відповідно до частини 2 статті 849 ЦК України не є безумовним і пов`язано із діями підрядника (своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим), з урахуванням умов укладеного між сторонами договору підряду та, відповідно встановити наявність чи відсутність підстав для стягнення збитків. Проте відповідних обставин суди попередніх інстанцій не з`ясовували, тому висновки судів про наявність правових підстав у замовника для відмови від договору та стягнення збитків відповідно до частини 2 статті 849 ЦК України, в порядку якої заявлено позовні вимоги, колегія суддів вважає передчасними.

Господарським судом під час вирішення даного спору було встановлено, що між сторонами по справі було укладено договір підряду №05-19 від 11.10.2019р., згідно умов якого Генпідрядником були прийняті на себе зобов`язання із виконання робіт згідно з кошторисною документацією та умовами договору по об`єкту: «Капітальний ремонту (заміна вікон) Кучурганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Павла Каплуна Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Кучургани, вул. П. Каплуна, 177-А».

Проте, під час виконання ПП „Югстрой 17" підрядних робіт згідно умов договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було надіслано на адресу відповідача повідомлення про односторонню відмову від договору в порядку ч. 3 ст. 846 ЦК України.

З огляду на викладене вище, враховуючи висновки, наведені у постанові Об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 16.03.2020р. по справі №910/2051/19 та у постанові Верховного Суду від 20.05.2020р. по справі №909/240/19, господарський суд доходить висновку, що для правильного вирішення даного спору суду необхідно встановити наявність у КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" права на односторонню відмову від договору на підставі ч. 3 ст. 846 ЦК України, та наявність або відсутність підстав для стягнення збитків.

Згідно з ч. 3 ст. 849 ЦК України якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Господарським судом під час вирішення даного спору було встановлено, що 26.12.2019р. керівником авторського та інженером технічного нагляду було складено приписи про виявлені недоліки у виконаних ПП „Югстрой 17" підрядних роботах за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. При цьому, листами №174/01-06 від 27.12.2019р. та №2/01/06-06 від 16.01.2020р. позивачем було повідомлено відповідача про необхідність усунення виявлених недоліків. Разом з тим, листом №210/01-04 від 14.01.2020р. відповідач також був повідомлений про проведення 21.01.2020р. перевірки ходу виконання робіт та усунення зауважень інженера технічного нагляду від 26.12.2019р.

За результатами проведення 21.01.2020р. перевірки ходу виконання робіт та усунення зауважень інженера технічного нагляду від 26.12.2019р. комісією було встановлено, що зауваження інженера технічного нагляду з боку ПП „Югстрой 17" усунуті не були.

Листом №73/01-04 від 13.04.2020р. КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" із посиланням на положення договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., а також приписи ч. 3 ст. 849 ЦК України було повідомлено ПП „Югстрой 17" про відмову від договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. в односторонньому порядку та про необхідність сплати збитків.

В подальшому, після отримання листа відповідача №4 від 15.04.2020р. про виконання всіх зауважень, КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" було повідомлено ПП „Югстрой 17" про проведення 24.04.2020р. перевірки обсягів і якості виконаних підрядником робіт згідно умов договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. Проте, за результатами проведення 24.04.2020р. перевірки ходу виконання робіт комісією також було встановлено, що раніше виявлені недоліки у підрядних роботам відповідачем усунуті не були. Слід зазначити, що представник ПП „Югстрой 17" не прибув для проведення перевірки ні 21.01.2020р., ні 24.04.2020р.

З огляду на вищевикладене, господарський суд доходить висновку, що ПП „Югстрой 17" не було усунуто виявлених недоліків у підрядних роботах ні станом на 21.01.2020р., тобто до моменту повідомлення позивача про односторонню відмову від договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., ні станом на 24.04.2020р. Наведене, дозволяє господарському суду дійти висновку про наявність у КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" права на відмову від договору у порядку ч. 3 ст. 849 ЦК України.

Господарським судом відхиляються доводи ПП „Югстрой 17", наведені під час вирішення судом даного спору про належне виконання зобов`язань за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р., у зв`язку з надсиланням на адресу позивача акту виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, оскільки у будь-якому випадку, замовник, підписуючи надані підрядником акти виконаних робіт повинен перевірити відповідність даних, зазначених у наданих підрядником документах, фактичним обсягам виконаних робіт та їх відповідність проектній документації. Проте, КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія", встановивши недоліки у виконаних відповідачем роботах правомірно відмовилося від підписання складених відповідачем документів до моменту їх усунення підрядником. В порушення умов договору №05-19 від 11.10.2019р. та приписів чинного законодавства виявлені замовником недоліки у виконаних підрядником роботах так усунуті з боку ПП „Югстрой 17 не були.

Господарським судом також відхиляються доводи про необхідність складення дефектного акту згідно умов п. 2.3 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., оскільки складення дефектного акту умовами договору передбачено у випадку виявлення недоліків протягом гарантійного строку, який починає обраховуватись з моменту підписання сторонами акту про приймання виконаних підрядних робіт. Проте, акт про приймання виконаних підрядних робіт сторонами не підписувався, а, отже, підстави для складення дефектного акту також відсутні. Крім того, судом відхиляються доводи про необхідність складення експертного висновку згідно п. 5.12 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., оскільки ні замовником, ні підрядником питання про необхідність призначення експертизи не піднімалось.

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 615 ЦК України у разі порушення зобов`язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом. Одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання. Внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов`язання або воно припиняється.

Відповідно до ч. 3 ст. 651 ЦК України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи положення п. 6.2.1 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р., а також встановлені судом підстави для односторонньої відмови КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" від договору підряду на підставі ч. 3 ст. 849 ЦК України, господарський суд доходить висновку, що договір підряду №05-19 від 11.10.2019р. є розірваним з 26.04.2020р., тобто через 10 днів після надсилання позивачем на адресу відповідача листа про односторонню відмову від договору.

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками, зокрема, є втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Зазначена норма кореспондується з положеннями статей 224, 225 Господарського кодексу України, за змістом яких учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб`єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов`язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов`язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Для вирішення питання про наявність підстав для відшкодування збитків необхідно встановлювати наявність у діях відповідача наявність складу цивільного правопорушення, а саме: вина особи, яка заподіяла шкоду; протиправна поведінка заподіювача шкоди; наявність шкоди; причинний зв`язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача. Відсутність одного з елементів складу цивільного правопорушення, які утворюють склад цивільного правопорушення, звільняє боржника від відповідальності за заподіяну шкоду, оскільки його поведінка не може бути кваліфікована як правопорушення. На позивача покладається обов`язок довести наявність збитків, протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв`язок такої поведінки із заподіяними збитками. В свою чергу, відповідач повинен довести, що в його діях відсутня вина у заподіянні збитків.

Статтею 610 Цивільного кодексу України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 2 ст. 623 ЦК України розмір збитків, завданих порушенням зобов`язання, доказується кредитором.

Господарським судом під час вирішення даного спору було встановлено факт неналежного виконання ПП „Югстрой 17" зобов`язань за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р., що стало підставою для односторонньої відмови позивача від договору. Наведене, дозволяє суду дійти висновку про наявність у діях відповідача такого із елементів складу цивільного правопорушення як протиправна поведінка.

З огляду на викладене суд зауважує, що в результаті неналежного виконання прийнятих ПП „Югстрой 17" на себе зобов`язань за договором підряду №05-19 від 11.10.2019р. позивачу було завдано збитків у розмірі 238 552,71 грн., які на виконання прийнятих на себе КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" зобов`язань були перераховані останнім на рахунок відповідача в якості авансового платежу за договором. За таких обставин, господарський суд доходить висновку про наявність причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою за завданими позивачеві збитками.

В силу положень ч. ч. 1-3 ст. 614 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Підсумовуючи вищевикладене, господарський суд доходить висновку про наявність у діях ПП „Югстрой 17" таких елементів складу цивільного правопорушення, як протиправна поведінка, вина та причинно-наслідковий зв`язок між поведінкою та завданою шкодою. Наведене, дозволяє суду зробити висновок про наявність правових підстав для задоволення заявлених КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" до ПП „Югстрой 17" позовних вимог в частині стягнення збитків у розмірі 238 552,71 грн.

Суд звертає увагу відповідача, що при вирішенні даного спору судом було враховану соціальну значимість об`єкту - школа, та, відповідно, необхідність дотримання вимог щодо якості робіт в першу чергу викликана турботою про здоров`я дітей та повагою до їх права на комфортні та належні умови навчання.

Згідно з п. 7.2 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. порушення зобов`язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами, та договором підряду. За порушення Генпідрядником строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) % вказаної вартості.

При цьому, приписами п. 5.1 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. врегульовано, що роботи повинні бути виконанні до 31 грудня 2019 року з дня підписання договору сторонами та реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) або видачі Замовнику відповідною інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт щодо об`єктів, які належать за класом наслідків (відповідальності) до об`єктів з середнім (СС2) та значними (ССЗ) наслідками.

Відповідно до ч. 1 ст. 549, п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки - грошової суми, яку боржник повинен сплатити кредиторові у рази порушення ним зобов`язання. Статтею 546 Цивільного кодексу України передбачено, що виконання зобов`язань може забезпечуватись згідно з договором неустойкою, яку боржник повинен сплатити в разі неналежного виконання зобов`язань. Частиною ст. ст. 547, 548 ЦК України встановлено, що правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Згідно з ч. 2 ст. ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

З посиланням на умови п. 7.2 договору підряду №05-19 від 11.10.2019р. та приписи чинного законодавства позивачем було нараховано ПП „Югстрой 17" пеню у розмірі 6440,93 грн., яка була нарахована протягом періоду з 01.01.2020р. по 27.01.2020р. на суму сплаченого на користь відповідача авансу у розмірі 238 552,71 грн.

Проаналізувавши здійснений позивачем розрахунок пені, заявленої до стягнення, господарський суд, враховуючи встановлений умовами договору строк виконання робіт до 31.12.2019р., дійшов висновку про правильність та обґрунтованість здійсненого позивачем розрахунку. За таких обставин господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заявлених КП „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" позовних вимог до ПП „Югстрой 17" шляхом присудження до стягнення із відповідача пені у розмірі 6440,93 грн.

У п. 58 рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2010 "Справа "Серявін та інші проти України"" (Заява N 4909/04) зазначено, що у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії", №37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії", № 49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року).

Окрім того, господарський суд, при вирішення даного спору враховує висновки, наведені Європейським судом з прав людини у справі "Проніна проти України", яким було вказано, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

З урахуванням висновків, до яких дійшов суд при вирішенні даного спору, суду не вбачається за необхідне надавати правову оцінку кожному із доводів, наведених учасниками судового процесу.

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Разом з тим, ст. 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Підсумовуючи вищезазначене, суд доходить висновку щодо необхідності задоволення заявлених комунальним підприємством „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" до приватного підприємства „Югстрой 17" позовних вимог шляхом присудження до стягнення на користь позивача збитків у розмірі 238 552,71 грн., пені у розмірі 6440,93 грн.

Судові витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви розподіляються відповідно до приписів ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 236 - 238, 240 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з приватного підприємства „Югстрой 17" /67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул. Лермонтова, буд. 14, ідентифікаційний код 41466039/ на користь комунального підприємства „Одеська обласна енергозберігаюча компанія" /65032, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, ідентифікаційний код 25028264/ збитки у розмірі 238 552,71 грн. /двісті тридцять вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дві грн. 71 коп./, пеню у розмірі 6440,93 грн. /шість тисяч чотириста сорок грн. 93 коп./, судовий збір розмірі 3 674,91 грн. /три тисячі шістсот сімдесят чотири грн. 91 коп./.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. ст. 254, 256 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції до Південно-Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту рішення суду.

Повний текст рішення складено 11 червня 2020 р.

Суддя С.П. Желєзна