РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.11.2019Справа № 910/9031/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О. при секретарі судового засідання Макарчук С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління до Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Інстал" про стягнення 51 937,59 грн., за участю представників позивача - Каптана М.В., довіреність №513/ЮГ/914 від 06.03.2019 року, відповідача - Богуцького Д.П., ордер серія АА №1003597 від 08.08.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

У липні 2019 року позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення 51 937,59 грн. штрафних санкцій за договором підряду №189 від 16.05.2018 року на підставі ст.ст. 526, 530, 546, 549, 610, 611, 629 ЦК України, ст.ст. 175, 191, 218, 230 ГК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 року відкрито провадження, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

13.08.2019 року відповідачем через канцелярію суду було надано заяву з проханням розглядами справу за правилами загального позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

27.08.2019 року від відповідача до суду надійшов відзив, в якому він просив суд відмовити в позові з тих підстав, що позивачем розраховані штрафні санкції за періоди, які, з урахуванням умов додаткової угоди № 101/110 від 26.04.2019 року до договору підряду № 189, не є періодами прострочення виконання зобов`язань по договору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2019 справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 25.09.2019 року.

06.09.2019 року від відповідача до суду надійшла відповідь на відзив на позовну заяву.

16.10.2019 року в судовому засіданні оголошено перерву на 30.10.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в той самий день.

30.10.2019 року в судовому засіданні оголошено перерву на 18.11.2019 року.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Предметом позову є вимоги позивача про стягнення 51 937,59 грн. штрафних санкцій за порушення строків виконання робіт за договором підряду №189 від 16.05.2018 року, а саме: по 2 етапу за період з 06.08.2018 року по 23.08.2018 року у розмірі 14 112,02 грн. та по 3 етапу за період з 15.09.2018 року по 04.10.2018 року у розмірі 37 825,58 грн.

Судом встановлено, що 16.05.2018 року між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (далі - замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ-Інстал» (далі - генпідрядник) було укладено договір підряду №186 (далі - договір), згідно з умовами якого (п. 1.1. договору) замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, м. Кременчук, Полтавська обл., військове містечко №29, (шифр 2018-22) (далі - об`єкт), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до п.1.2. договору генпідрядник зобов`язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладання договору, виконати роботи з будівництва об`єкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об`єкт).

Умовами пункту 3.1. договору погоджено, що договірна ціна становить 13 489 682,97 грн., у тому числі ПДВ - 2 248 280,50 грн.

Зазначена договірна ціна є твердою, складається генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції згідно з вимогами нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві.

Згідно п. 5.1. договору термін завершення виконання робіт по об`єкту - не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме до 12.12.2018 року, у тому числі за етапами:

1 етап: не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 30.06.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: земляні роботи, улаштування фундаменту, улаштування монолітного поясу по фундаментам, улаштування вводів інженерних мереж, розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0, улаштування підлоги до відм. 0.

2 етап: не пізніше ніж через 80 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 04.08.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками, улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поясу, монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками.

3 етап: не пізніше ніж через 120 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 13.09.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками, улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поясу, монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками, монтаж вікон 1-го поверху, прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі, прокладка мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі, улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху, улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху, монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.

4 етап: не пізніше ніж через 160 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 23.10.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних горища, улаштування покрівлі, монтаж вікон 2-го поверху та горища, прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі, прокладка внутрішніх мереж водопостачання та каналізації на 2-му поверсі, внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху, монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху, улаштування внутрішніх стін (перегородкою) 2-го поверху, улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху, улаштування зовнішніх сходів.

5 етап: не пізніше ніж через 200 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 02.12.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху, монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху, утеплення та оздоблення фасаду, улаштування зливової системи, встановлення внутрішніх дверей, внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо), встановлення сантехнічних приладів, улаштування світильників та електрофурнітури, благоустрій території, інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 12.12.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: під єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж електро-, водопостачання та каналізації, наведення порядку на об`єкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об`єкту від бруду та пилу тощо), підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на об`єкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві), усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті об`єкта.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляються календарні графіки виконання робіт, які погоджуються замовником та є невід`ємною частиною цього договору, у двох форматах:

1) поетапний (додаток №2 до договору), в якому зазначаються етапи викання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання;

2) деталізований (додаток № 3 до договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на об`єкті, та термін їх виконання.

За умовами п. п. 6.3.2. генпідрядник зобов`язаний забезпечувати виконання робіт, якість яких відповідає умовам договору та вимогам чинного законодавства у строки, встановлені договором.

Відповідно до п. п. 6.3.5. договору у разі невиконання своїх зобов`язань за договором сплатити замовнику визначені умовами договору штрафні санкції, а також повернути замовнику відповідну частку сплачених останнім за умовами договору коштів.

Відповідно до п.10.1 договору останній набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 30.12.2018 року, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання сторонами.

31.07.2018 року між сторонами укладено додаткову угоду №2/29 від до договору, якою сторони погодили зміну умов договору в наступній редакції: "5.1. термін завершення виконання робіт по об`єкту - не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, з 21.05.2018 року до 16.12.2018 року, у тому числі за етапами:

1 етап: не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 04.07.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: земляні роботи, улаштування фундаменту, улаштування монолітного поясу по фундаментам, улаштування вводів інженерних мереж, розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0, улаштування підлоги до відм. 0.

2 етап: не пізніше ніж через 80 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 08.08.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками, улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поясу, монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками.

3 етап: не пізніше ніж через 120 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 17.09.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками, улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поясу, монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками, монтаж вікон 1-го поверху, прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі, прокладка мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі, улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху, улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху, монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.

4 етап: не пізніше ніж через 160 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 27.10.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних горища, улаштування покрівлі, монтаж вікон 2-го поверху та горища, прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі, прокладка внутрішніх мереж водопостачання та каналізації на 2-му поверсі, внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху, монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху, улаштування внутрішніх стін (перегородкою) 2-го поверху, улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху, улаштування зовнішніх сходів.

5 етап: не пізніше ніж через 200 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 15.12.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху, монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху, утеплення та оздоблення фасаду, улаштування зливової системи, встановлення внутрішніх дверей, внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо), встановлення сантехнічних приладів, улаштування світильників та електрофурнітури, благоустрій території, інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, до 15.12.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: під єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж електро-, водопостачання та каналізації, наведення порядку на об`єкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об`єкту від бруду та пилу тощо), підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на об`єкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві), усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті об`єкта.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляються календарні графіки виконання робіт, які погоджуються замовником та є невід`ємною частиною цього договору, у двох форматах:

1) поетапний (додаток №2 до договору), в якому зазначаються етапи викання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання;

2) деталізований (додаток № 3 до договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на об`єкті, та термін їх виконання.

26.04.2019 року між сторонами укладено додаткову угоду №101/110 до договору, якою сторони погодили викласти пункт 5.1. договору у наступній редакції: "5.1. термін завершення виконання робіт по об`єкту - не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт не пізніще 13.06.2019 року, у тому числі за етапами:

1 етап: тривалістю не більше 66 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, з 19.05.2018 року до 23.07.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: земляні роботи, улаштування фундаменту, улаштування монолітного поясу по фундаментам, улаштування вводів інженерних мереж, розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0, улаштування підлоги до відм. 0.

2 етап: тривалістю не більше 52 календарних дні з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, від 24.07.2018 року до 13.09.2018 року повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками, улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поясу, монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками.

3 етап: тривалістю не більше 60 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме з 14.09.2018 року до 12.11.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками, улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поясу, монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками, монтаж вікон 1-го поверху, прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі, прокладка мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі, улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху, улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху, монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.

4 етап: тривалістю не більше 4 календарних дні з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, з 13.11.2018 року до 16.11.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних горища, улаштування покрівлі, монтаж вікон 2-го поверху та горища, прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі, прокладка внутрішніх мереж водопостачання та каналізації на 2-му поверсі, внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху, монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху, улаштування внутрішніх стін (перегородкою) 2-го поверху, улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху, улаштування зовнішніх сходів.

5 етап: тривалістю не більше 40 календарних дні з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, з 26.04.2019 року до 15.12.2019 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху, монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху, утеплення та оздоблення фасаду, улаштування зливової системи, встановлення внутрішніх дверей, внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо), встановлення сантехнічних приладів, улаштування світильників та електрофурнітури, благоустрій території, інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: тривалістю не більше 10 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме, з 05.06.2019 року до 14.06.2019 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: під єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж електро-, водопостачання та каналізації, наведення порядку на об`єкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об`єкту від бруду та пилу тощо), підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на об`єкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві), усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті об`єкта.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляються календарні графіки виконання робіт, які погоджуються замовником та є невід`ємною частиною цього договору, у двох форматах:

1) поетапний (додаток №2 до договору), в якому зазначаються етапи викання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання;

2) деталізований (додаток № 3 до договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на об`єкті, та термін їх виконання.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій (неустойка, штраф, пеня).

Пунктом 7.4. договору визначено види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до генпідрядника за Договором:

- за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1 договору, стягується пеня у розмірі 0,5 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконану робіт поняд 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт;

- за виконання робіт неналежної якості - штраф в розмірі 25 % від вартості неякісно виконаних робіт;

- за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати - пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Позивачем заявлено до стягнення з відповідача 51 937,59 грн. штрафних санкцій на підставі п.7.4. договору за порушення строків виконання робіт по 2 етапу за період з 06.08.2018 року по 23.08.2018 року у розмірі 14 112,02 грн. та по 3 етапу за період з 15.09.2018 року по 04.10.2018 року у розмірі 37 825,58 грн.

Проте, укладенням додаткової угоди № 101/110 від 26.04.2019 року до договору сторони погодили виконання робіт по 2-му етапу до 13.09.2018 року, а по 3-му етапу до 12.11.2018 року.

Таким чином, з урахуванням додаткової угоди № 101/110 від 26.04.2019 року, якою було продовжено строки виконання робіт за договором, відповідачем не було порушено строки виконання робіт за 2 етапом за період з 06.08.2018 року по 23.08.2018 року та за 3 етапом за період з 15.09.2018 року по 04.10.2018 року у розмірі 37 825,58 грн.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що права позивача, за захистом яких він звернувся до суду, не порушено відповідачем, а тому в позові про стягнення 51 937,59 грн. штрафних санкцій слід відмовити.

Судовий збір відповідно до вимог ст. 129 ГПК України покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В позові відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню в порядку та у строк, які визначені розділом IV ГПК України.

Повне рішення складено 27.11.2019р.

Суддя С.О. Чебикіна