РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

21.10.2019Справа № 910/10093/19
Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом доПівнічного територіального квартирно-експлуатаційного управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Баукунст Київ"
про стягнення 92 256,10 грн.
Суддя Підченко Ю.О.
Без повідомлення (виклику) учасників справи
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Баукунст Київ" (надалі - відповідач) про стягнення штрафних санкцій за прострочення терміну виконання 3-го та 4-го етапів договору підряду № 236 від 25.05.2018 у сумі 92 256, 10 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2019 відкрито провадження у справі №910/10093/19. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, у зв`язку з чим надано відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву, а позивачу - для подання відповіді на відзив.

Заперечень щодо розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження від Сторін до суду не надходило, при цьому про розгляд справи судом Сторони були повідомлені належним чином.

29.08.2019 відповідачем через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано відзив на позовну заяву, у якому він вказує на обставини непереборної сили, що вплинули на зобов`язання відповідача по договору підряду № 236 від 25.05.2018, що унеможливили його виконання у визначені Сторонами терміни та призупинили його виконання на 32 дні, а також вказує на те, що 23.08.2019 між Сторонами було підписано додаткову угоду № 187/187 до договору підряду № 236 від 25.05.2018, у якій було змінено термін завершення виконання робіт по Об`єкту не пізніше 10 листопада 2019 року та окрім того змінено склад та терміни виконання робіт 3-го та 4-го етапів, у зв`язку із чим відповідач просив суд відмовити у задоволенні позову.

12.09.2019 від позивача до суду надійшла відповідь на відзив у якій він вказує на порушення відповідачем термінів проведення робіт 3-го та 4-го етапів з посиланням на умови встановлені додатковою угодою №№114/117 від 06.05.2019.

Розглядаючи дану справу, суд, з урахуванням ч. 2 ст. 11 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) та ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" застосовує припис ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою закріплене право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2018 між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (за договором - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Баукунст Київ» (за договором - Генпідрядник) укладено договір підряду від року № 236 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, смт. Гуйва, Житомирська обл., військове містечко № 81, (шифр 2018.-18) (далі - Договір), за умовами якого (п. 1.1. Договору) Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт із Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, смт Гуйва, Житомирська область, військове містечко № 81, за адресою: 12441 територія Новогуйвинської селищної ради (за межами населеного пункту), (шифр__2018-18_) (далі - ОБ`ЄКТ), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до п. 1.2. договору Генпідрядник зобов`язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладання договору, виконати роботи з будівництва об`єкту та передати їх Замовник, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об`єкт).

Пунктом 1.3. Договору встановлено, що кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт викладено у Додатку № 1 до цього Договору.

При цьому згідно п. п. 4.1.1. Договору, розрахунки за виконані роботи по ОБ`ЄКТУ проводяться на підставі "Актів приймання виконаних будівельних робіт" за формою КБ-2в та "Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" за формою КБ-3.

За умовами п. 5.1. Договору, термін завершення виконання робіт по ОБ`ЄКТУ - не пізніше ніж через 210 (двісті десять) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до 22 грудня 2018р., у тому числі за етапами:

1 етап: не пізніше ніж через 45 (сорок п`ять) календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 10 липня 2018р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- земляні роботи;

- улаштування фундаменту;

- улаштування монолітного поясу по фундаментам;

- улаштування вводів інженерних мереж;

- розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0;

- улаштування підлоги по ґрунту до відм. 0.

2 етап: не пізніше ніж через 80 (вісімдесят) календарних днів з дати

укладання договору підряду, а саме до 14 серпня 2018р - повинні бути

завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху;

- монтаж плит перекриття 1 -го поверху з монолітними ділянками;

3 етап: не пізніше ніж через 120 (сто двадцять) календарних днів з дати

укладання договору підряду, а саме до 23 вересня 2018р. - повинні бути

завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху;

- монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками;

- монтаж вікон 1-го поверху;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі;

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху;

- монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.

4 етап: не пізніше ніж через 160 (сто шістдесят) календарних днів з дати укладання договору ряду, а саме до 02 листопада 2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних горища;

- улаштування покрівлі;

- монтаж вікон 2-го поверху та горища;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі;

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі;

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го

- монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху;

- улаштування зовнішніх сходів.

5 етап: не пізніше ніж через 200 (двісті) календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 12 грудня 2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху;

- монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху;

- утеплення та оздоблення фасаду;

- улаштування зливової системи;

- встановлення внутрішніх дверей;

- внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо);

- встановлення сантехнічних приладів;

- улаштування світильників та електрофурнітури;

- благоустрій території;

- інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: не пізніше ніж через 210 (двісті десять) календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 22 грудня 2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- під`єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації;

- наведення порядку на ОБ`ЄКТІ та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об`єкту від бруду та пилу тощо);

- підготовка будівлі до передачі в експлуатацію Замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на ОБ`ЄКТ, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);

- усунення недоліків, виявлених Замовником при прийнятті ОБ`ЄКТА.

Виходячи із змісту укладеного між сторонами Договору, він за своєю правовою природою є договором будівельного підряду, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 61 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України). При цьому, за вимогами 180 ГК України, договір вважається укладеним у випадку досягнення сторонами умов щодо його предмету, строку та ціни. При цьому, Сторони досягли всіх вказаних суттєвих умов відносно вказаного виду договору, а тому відповідно до вимог ст. 837, 846, 854, 875 ЦК України договір вважається укладеним та є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов`язань, а саме майново-господарських зобов`язань згідно зі ст. ст. 173, 174, 175 ГК України (ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України) і відповідно до ст. 629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтями 525, 526 ЦК України, що кореспондуються за змістом з положеннями ст. 193 ГК України, передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Разом із тим, за змістом положень ст. ст. 610, 611 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

В силу приписів ст. 230 ГК України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Так, відповідно до п. 7.2. Договору, у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань за Договором Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня), а також понад штрафні санкції відшкодовує завдані Замовнику збитки у відповідності з пунктом 7.3 цього Договору та вимогами ст. 231 Господарського кодексу України.

При цьому пунктом 7.3. Договору обумовлено, що Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).

Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України для Замовника Сторони встановили іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

За умовами п. 7.4. Договору, Сторонами визначено види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до Генпідрядника за Договором:

- за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1 Договору, стягується пеня у розмірі 0,2 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт;

- за виконання робіт неналежної якості - штраф в розмірі 25 % від вартості неякісно виконаних робіт;

- за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати - пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Мотивуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що станом на 15.05.2019 відповідачем не повному обсязі виконано роботи 3-го етапу, а саме - улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху виконано на 50%, у зв`язку із чим термін прострочення 3-го етапу станом на 15.05.2019 склав 202 дні (вартість робіт з улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху становить: 209 324,24 грн.), а також роботи 4-го етапу, а саме - прокладка мереж водопостачання та каналізації на 2-му поверсі, улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху, улаштування зовнішніх сходів, термін прострочення яких станом на 15.05.2019 склав 30 днів (вартість невиконаних робіт 4-го етапу (б) становить: 328 047,95 грн. а саме: прокладка мереж водопостачання та каналізації на 2-му поверсі - 193 689,51 грн.; улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху - 99 925,70 грн.; з улаштування зовнішніх сходів - 34 432,74 грн.).

З урахуванням вищезазначеного позивачем, на підставі абз. 1 п. 7.4. Договору, нараховано до стягнення з відповідача штрафні санкції за невиконання робіт 3-го етапу в сумі загальній сумі 49 609,85 грн., а також за невиконання робіт 4-го етапу (б) загальній сумі 42 609,24 грн., тобто нараховано штрафні санкції на загальну суму 92 256,10 грн.

Разом із тим, як вбачається із наявних в матеріалах справи копій додаткових угод до Договору, а саме - додаткової угоди №16 від 29.05.2018, додаткової угоди №167 від 01.11.2018, додаткової угоди №253 від 19.12.2018, додаткової угоди №43/44 від 26.03.2019, додаткової угоди № 114/117 від 06.05.2019 та додаткової угоди № 187/187 від 23.08.2019, що були укладені між Сторонами, неодноразово змінювалися умови п. 1.2. та п. 5. 1. Договору в частині зміни терміну виконання робіт за Договором.

Зокрема, відповідно до додаткової угоди № 187/187 від 23.08.2019 Сторони погодили змінити терміни виконання робіт (в тому числі по 3 етапу та 4 етапу) шляхом викладення п. 5.1. в наступній редакції: « 5.1. термін завершення виконання робіт по ОБ`ЄКТУ - не пізніше 10 листопада 2019 року, у тому числі за етапами:

3 етап: не пізніше ніж через 140 (сто сорок) календарних днів з 07.06.2018 р., а саме до

25.10.2018 року повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху;

- монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками;

- монтаж вікон 1 -го поверху;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі;

- та каналізації на 1-му поверсі;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху;

- монтаж сходів між 1 -м та 2-м поверхом.

4 етап (а): не пізніше ніж через 160 (сто шістдесят) календарних днів з 07.06.2018 р., а саме до 14.11.2018 року - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних горища,

- улаштування покрівлі;

- монтаж вікон 2-го поверху та горища;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху;

4 етап (б): не пізніше ніж через 55 (п`ятдесят п`ять) календарних днів з дати підписання даної Додаткової угоди на 2019 рік, а саме до 15 жовтня 2019 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання на 1-му поверсі;

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі;

- внутрішня штукатурка стін 1-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху;

- улаштування зовнішніх сходів.

- внутрішня штукатурка стін 2-го поверху;

- утеплення та оздоблення фасаду;

- улаштування зливової системи;

Відтак, станом на момент розгляду справи судом Сторонами погоджено інші терміни виконання робіт 3-го та 4-го етапів Договору, аніж ті на підставі яких позивачем нараховано до стягнення з відповідача штрафні санкції в загальній сумі 92 256, 10 грн. по вказаним етапам робіт.

За таких обставин, в суду відсутні підстави для задоволення вимог позивача про стягнення штрафних санкцій в загальній сумі 92 256, 10 грн., позаяк прострочення термінів виконання робіт 3-го та 4-го етапів Договору не настало, оскільки Сторонами узгоджено нові терміни виконання робіт по зазначеним етапам виконання робіт шляхом укладання додаткової угоди № 187/187 від 23.08.2019 до Договору.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 126, 129, 165, 178, 202, 232, 233, 237, п. 2. ч. 5. ст. 238, 240, 241, 247, ч. 1. ст. 256, ст. 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позовних вимог Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління відмовити в повному обсязі.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

У разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 25.10.2019 року.

Суддя Ю.О. Підченко