РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.05.2019 р.Справа № 910/21067/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетичне

Об`єднання "Проект монтаж наладка"

до Державного підприємства "Національна енергетична компанія

"Укренерго"

про стягнення 3 068 218,01 грн.

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.

Представники учасників справи: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді у господарському суді міста Києва перебуває справа №910/21067/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" (далі - позивач) до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - відповідач) про стягнення 2 603 098,91 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов Договору підряду №№216/03-12 від 17.07.2012 р. в частині оплати виконаних позивачем робіт.

Відповідач проти позову заперечує та вказує, що виконані позивачем роботи оплачені у повному обсязі, а решта робіт не виконані.

Ухвалою суду від 11.04.2018 р. у справі призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6, ).

До господарського суду міста Києва з експертної установи надійшли матеріали справи з висновком експертного дослідження.

Ухвалою від 11.03.2019 р. поновлено провадження у справі №910/21067/17, підготовче засідання призначено на 27.03.2019 р.

21.03.2019р. від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

25.03.2019р. від відповідача надійшов відзив, у якому, зокрема, міститься клопотання про виклик у засідання експертів Петренко Н.Б. та Ратуш Н.П., та клопотання про призначення експертизи.

Ухвалою від 27.03.2019 р. задоволено клопотання Державного підприємства "Національна енергетична компанія" Укренерго" від 25.03.19р. про виклик експертів у засідання, викликано у підготовче засідання Петренко Наталію Броніславівну і Ратуш Наталію Петрівну для надання пояснень щодо висновку від 29.12.2018р. № 10569/18-72/29980-29983/18-72/29984-29988/18/71; підготовче засідання відкладено на 16.04.2019 р.

05.04.2019 р. від відповідача надійшли питання до судових експертів.

16.04.2019 р. від судових експертів надійшли письмові пояснення щодо висновку від 29.12.2018р. № 10569/18-72/29980-29983/18-72/29984-29988/18/71.

Підготовче засідання 16.04.2019 р. не відбулось у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Зеленіної Н.І.

Ухвалою від 22.04.2019 р. сторін та судових експертів Петренко Наталію Броніславівну і Ратуш Наталію Петрівну викликано у підготовче засідання на 14.05.2019 р.

10.05.2019 р. від відповідача надійшли письмові пояснення.

11.05.2019 р. від позивача надійшли клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, заперечення на клопотання відповідача про призначення експертизи, відповідь на відзив та заява про збільшення позовних вимог.

13.05.2019 р. від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У підготовче засідання 14.05.2019 р. з`явилась судовий експерт Ратуш Наталія Петрівна , відповіла на задані питання та надала пояснення щодо висновку від 29.12.2018р. № 10569/18-72/29980-29983/18-72/29984-29988/18/71.

Протокольною ухвалою від 14.05.2019 р., відповідно до ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, прийнято заяву позивача від 11.05.2019 р. про збільшення позовних вимог до розгляду, ухвалено здійснювати розгляд справи з урахуванням збільшених позовних вимог; підготовче засідання відкладено на 22.05.2019 р.

21.05.2019 р. від відповідача надійшли пояснення по справі та заперечення на відповідь на відзив.

У підготовчому засіданні 22.05.2019 р. суд розглянув клопотання відповідача від 25.03.2019 р. про призначення у справі судової експертизи.

У вказаному клопотанні відповідач зазначає, що проведеної судової експертизи недостатньо для повного та всебічного розгляду даної справи, у зв`язку з чим просить призначити комплексну судову економічну експертизу та експертизу з питань землеустрою.

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Згідно з ч. 1 ст. 107 Кодексу, якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

Розглянувши вказане клопотання, суд зазначає, що у даній справі вже проведено судову економічну експертизу, за результатами якої складено висновок від 29.12.2018р. № 10569/18-72/29980-29983/18-72/29984-29988/18/71; у підготовчому засіданні 14.05.2019 р. суд заслухав пояснення судового експерта Ратуш Наталії Петрівни щодо зазначеного висновку.

При цьому, суд відхиляє доводи відповідача про недостатність даного висновку для повного та об`єктивного вирішення спору між сторонами. Також, суд зазначає, що провадження у даній справі відкрито у 2017 році, і до дати розгляду даного клопотання у відповідача була можливість самостійно замовити експертне дослідження з питань, які на думку відповідача є істотними для розгляду справи, та надати суду відповідний висновок.

З урахуванням викладеного, протокольною ухвалою від 22.05.2019 р. відмовлено у задоволенні клопотання відповідача від 25.03.2019 р. про призначення експертизи, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 29.05.2019 р.

У судовому засіданні 29.05.2019 р. представник позивача підтримав позов у повному обсязі.

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечив.

У судовому засіданні 29.05.2019 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні у справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

17.07.2012 р. між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - позивач, замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" (далі - відповідач, підрядник) було укладено Договір підряду № 216/03-12 ( далі - договір).

Згідно з п.1.1 Договору (з змінами та доповненнями) відповідач зобов`язався виконати роботи за об`єктом будівництва "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області.

Найменування робіт зазначено у п.1.2. договору:

1.2.1. Розроблення проектно-кошторисної документації стадії "проект" відповідно до Завдання на проектування (додаток № 1 до Договору).

1.2.2. Розроблення технічних специфікацій відповідно до Завдання на розроблення технічних специфікацій (додаток № 2 до Договору).

1.2.3. Оформлення матеріалів оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище за проектом відповідно до Завдання на проведення оцінки впливу на навколишнє та соціально середовище (додаток № 3 до Договору).

1.2.4. Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрація та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до Завдання на виконання робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрація та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" (додаток № 4 до Договору).

1.2.5. Проходження державної експертизи стадії "проект" та отримання позитивного звіту експертизи.

Згідно з п. 3.1. договору (у редакції додаткової угоди № 7 від 24.03.2014 р. та додаткової угоди № 10 від 22.08.2014 р.), ціна згідно з зведеним кошторисом та протоколом погодження ціни договору становить 24 954 680,33 грн., у тому числі ПДВ 4 159 113, 39 грн.

Згідно з абз. 5 п. 3.1 договору (у редакції додаткової угоди № 7 від 24.03.2014 р. та додаткової угоди № 10 від 22.08.2014 р.) розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що підтверджують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ становить 8 526 387,39 грн. у тому числі ПДВ 1 421 064,57 грн.

Відповідно до п. 4.1.1 (у редакції додаткової угоди № 7 від 24.03.2014 р. та додаткової угоди № 10 від 22.08.2014 р.) замовник перераховує підряднику авансовий платіж протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання письмового звернення Підрядника окремо за кожним видом робіт, перелічених в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 Договору.

Сума авансу становить 30 % від загальної вартості виду робіт:

- розроблення проектно-кошторисної документації стадії "проект" - 4 717 280,52 грн. у тому числі ПДВ;

- розроблення технічних специфікацій - 77 487, 16 грн. у тому числі ПДВ;

- оформлення матеріалів оцінки впливу па навколишнє та соціальне середовище за проектом - 73 618, 20 грн. у тому числі ПДВ;

- розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо підведення, земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ - 2 557 916,22 грн. у тому числі ПДВ

Згідно з п. 4.1.2. Договору (у редакції додаткової угоди № 1 від 31.10.2012 р.): "4.1.2. Проміжні платежі сплачуються Замовником: 4.1.2.1. За пунктом 1.2.1, 1.2.2 цього Договору:

- у розмірі 55% відсотків від вартості робіт перелічених в цих пунктах протягом 30 банківських днів з дня підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт;

- у розмірі 10 % відсотків від вартості робіт перелічених в цих пунктах за результатами проведення громадських слухань згідно з вимогами Екологічної та соціальної політики ЄБРР.

4.1.2.2. За пунктами 1.2.3, 1.2.4 цього Договору у розмірі 65% відсотків від вартості робіт, перелічених в цих пунктах протягом 30 банківських днів з дня підписання Акту здачі - приймання виконаних робіт.

Згідно з п. 4.1.3. Договору (у редакції додаткової угоди № 5 від 16.09.2013 р.) остаточна оплата у розмірі 5% від вартості виконаних робіт за договором замовник проводить протягом 30 календарних днів з дня отримання:

4.1.3.1. За пунктами 1.2.1, 1.2.2 цього Договору - позитивного звіту експертизи та розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження проекту "Встановлення другого автотрансформатора 750 кВ на ПС 750 кВ "Київська" зі спорудженням заходів ПЛ 330 кВ".

4.1.3.2. За пунктом 1.2.3 цього Договору - погодження остаточних матеріалів оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

4.1.3.3. За пунктом 1.2.4 цього Договору:

4.1.3.3.1. Позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації.

4.1.3.3.2. Рішень (розпорядчих документів) відповідних органів виконавчої влади згідно з їх повноваженнями про затвердження проекту землеустрою.

4.1.3.3.3. Рішень про викуп земельних ділянок (їх частин), які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб з підстав, які допускають можливість примусового відчуження цих земельних ділянок (їх частин) з мотивів суспільної необхідності.

4.1.3.3.4. Належним чином оформлених (складених та зареєстрованих) документів, що посвідчують право на земельні ділянки, а саме:

- державних актів на право постійного користування земельними ділянками для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ;

- договорів на встановлення земельного сервітуту на право обмеженого безоплатного строкового користування чужими земельними ділянками без зміни їх цільового призначення дав прокладання і експлуатації заходів ПЛ 330 кВ."

Разом з підписанням Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р. ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" та ТОВ "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" підписали, зокрема :

Додаток № 4 - Завдання на виконання робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєверна на ПС 750 кВ "Київська"; Додаток № 5 - Зведений і локальні кошториси; Додаток № 7 - Календарний план.

Відповідно до Зведеного кошторису на виконання робіт за об`єктом будівництва "Встановлення другого автотрансформатора 750 кВ на ПС 750 кВ "Київська" зі спорудженням заходів ПЛ 330 кВ" та Кошторису № 1 на проектні (вишукувальні) роботи з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок (в розрізі адміністративних одиниць) в постійне користування під

будівництво заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська - Північна на ПС 750 кВ "Київська" вартість робіт складала 8 570 286,51 грн.

Відповідно до Кошторису № 1 на проектні (вишукувальні) роботи з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок (в розрізі адміністративних одиниць) в постійне користування під

будівництво заходів ПГІ 330 кВ Чорнобильська - Північна на ПС 750 кВ "Київська" вартість виконуваних за переліком робіт складає 8 570 286, 51 грн.

Згідно з Календарним планом роботи з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до Завдання складалися з наступних етапів загальною вартістю 8 570 286,51 грн.:

Етап - 4.1 Розроблення та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ вартістю 5 983 884, 14грн. Термін виконання робіт: початок роботи з моменту отримання авансу, кінець грудень 2012 р.

Етап - 4.2 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок вартістю 877 612,92 грн. Термін виконання робіт: початок роботи з моменту отримання авансу, кінець перший квартал 2013 р.

Етап - 4.3 Перенесення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в натуру (на місцевість) вартістю 879 360, 20 грн.. Термін виконання робіт: початок роботи з моменту отримання авансу, кінець другий квартал 2013 р.

Етап - 4.4 Складання, реєстрація та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ. вартістю 829 429,25 грн.. Термін виконання робіт: початок роботи з моменту отримання авансу, кінець грудень 2013 р.

Робіт за етапом 4.5 у Календарному плані та Кошторисі № 1 не передбачено.

28.12.2012 р. сторонами було підписано Додаткову угоду № 2 до Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р. Календарний план викладено у новій редакції. Змінено термін виконання робіт, а саме: початок роботи з моменту отримання авансу, кінець у 2013 р.

27.06.2013 р . сторони підписали Додаткову угоду № 4 до Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р., якою продовжена дія договору до 31.12.2014 р. та викладено Календарний план викладено у новій редакції. Змінено термін виконання робіт, а саме: початок роботи з моменту отримання авансу, кінець 2013 р.-2014 р.р.

24.03.2014 р. сторони підписали Додаткову угоду № 7 до Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р., якою внесені зміни до пункту 3.1 розділу 3 Договору: вартість робіт за договором склала 24 964 559,85 грн.

Вартість робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрація та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до склала 8 536 266,91 грн.

Додатковою угодою № 7 від 24.03.2014 р. викладено у новій редакції:

пункт 4 Завдання на виконання робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрація та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Суєвірна на ПС 750 кВ "Київська"; Зведений кошторис до Договору; Зведений кошторис № 1; Кошторис № 1 на проектні (вишукувальні) роботи з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (Додатки 5 до Договору; Протокол погодження договірної ціни (Додаток 6 до Договору); Календарний план (Додаток 7 до Договору).

Разом з Додатковою угодою № 7 від 24.03.2014 р. сторони підписали наступні документи, які є невід`ємною частиною договору: Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи; Зведений кошторис № 1. Проект землеустрою;

Кошторис № 1 на виконання землевпорядних робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області.

Кошторис № 2 на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області.

Кошторис № 3 на виконання землевпорядних робіт з перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області.

Кошторис №4 на виконання робіт із затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Протокол погодження договірної ціни.

Згідно з Зведеним кошторисом на проектні та вишукувальні роботи проектування об`єкту будівництва: "Встановлення другого автотрансформатора 750кВ на ПС 750 кВ "Київська" зі спорудженням заходів ПЛ 330 кВ" вартість робіт з проект землеустрою склала 8 536 266,91 грн.

Відповідно до Зведеного кошторису № 1 Проект землеустрою - Проектування об`єкту будівництва: "Встановлення другого автотрансформатора 750 кВ на ПС 750 кВ "Київська" зі спорудженням заходів ПЛ 330 кВ" вартість виконуваних робіт складає:

Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області - 5 073 853, 95 грн.;

Оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області - 1 262 320, 01 грн.;

Перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського району Київської області - 534 206, 80 грн.;

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виконання підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності - 243 175, 00 грн.

Відповідно до Кошторису № 1 на виконання землевпорядних робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області у редакції додаткової угоди № 7 від 22.03.2014 р. вартість виконуваних робіт за переліком складає 6 088 624, 74 грн. з ПДВ: Землевпорядні роботи з оформлення документів на право користування землею; Складання, викреслювання кадастрового плану меж земельних ділянок; Вирахування площ контурів земельних угідь і складання експлікацій (постійне користування); Грунтове обстеження земельних ділянок для визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розрахунки збитків; Рекогностування та пошук пунктів полігонометрії; Визначення координат кутів границь землекористування супутниковими методами; Опрацювання матеріалів супутникових спостережень; Урівноваження обчислення координат; Складання каталогу координат; Уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії; Державна експертиза землевпорядної документації.

Відповідно до Кошторису № 2 на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області вартість виконуваних робіт за переліком складає 1 514 784, 01 грн. з ПДВ: Вирахування площ контурів земельних угідь і складання експлікацій (сервітут); Складання, викреслювання кадастрових планів меж земельних ділянок; Уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії; Оформлення проектів договорів земельних сервітутів.

Відповідно до Кошторису № 3 на виконання землевпорядних робіт з перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського району Київської області вартість виконуваних робіт за переліком складає 641 0438, 16 грн. з ПДВ

Відповідно до Кошторису № 4 на виконання робіт із затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності вартість виконуваних робіт за переліком складає 291 810, 00 грн. з ПДВ: Підготовка проектів письмових повідомлень землевласникам про викуп земельних ділянок; Розробка звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Відповідно до Календарного плану (у редакції додаткової угоди № 7 (від 24.03.2014 р.) роботи з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до Завдання складалися з наступних етапів загальною вартістю 8 536 266,91 грн. з ПДВ:

Етап - 4.1 Розроблення та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ вартістю 5 911 286,16 грн. Термін виконання робіт: початок роботи дата отримання вихідних даних, 1 квартал 2014 р.;

Етап - 4.2 Державна експертиза землевпорядної документації, супроводження проекту землеустрою при його затвердженні вартістю 185 856,58 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: початок роботи дата завершення етапу 4.1, кінець 120 календарних днів;

Етап - 4.3 Перенесення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в натуру (установлення меж землекористування) вартістю 641 048, 16 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата затвердження проекту землеустрою, 120 календарних днів;

Етап - 4.4 Підготовчі роботи для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності вартістю 253 290,00 з ПДВ. Термін виконання робіт: дата затвердження проекту землеустрою, 150 календарних днів;;

Етап - 4.5. Складання відповідної технічної документації із землеустрою та проектів договорів на встановлення земельного сервітуту вартістю 1 514 784,01 ГРН. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата затвердження проекту землеустрою, 150 календарних днів.

Таким чином, роботи за етапом 4.5 вперше було передбачено Кошторисом №2 та Календарним планом на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області, які були підписані разом із Додатковою угодою № 7 від 24.03.2014 р.

Вартість робіт за етапом 4.1. Календарного плану відповідає Кошторису № 1 на виконання землевпорядних робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області (у редакції додаткової угоди № 7 від 22.03.2014 р.).

Вартість робіт за етапом 4.5. Календарного плану відповідає Кошторису № 2 на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області.

Вартість робіт за етапом 4.3. Календарного плану відповідає Кошторису № 3 на виконання землевпорядних робіт з перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського району Київської області.

Вартість робіт за етапом 4.4. Календарного плану відповідає Кошторису № 4 на виконання робіт із затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

23.06.2014 р. сторони підписали Додаткову угоду № 8, відповідно до якої у тексті Договору та додатків до Договору слова "Встановлення другого автотрансформатора 750 кВ на 11С 750 кВ "Київська" зі спорудженням заходів ГІЛ 330 кВ" замінено словами "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області".

22.08.2014 р. сторони підписали Додаткову угоду № 10 до Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р., якою були внесені зміни до пункту 3.1 розділу 3 Договору: вартість робіт за договором склала 24 954 680,33 грн.

Вартість робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрація та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до склала 8 526 387,39 грн.

Додатковою угодою № 10 від 22.08.2014 р. було викладено у новій редакції:

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи. Проектування об`єкта будівництва: "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" (Додаток № 5);

Зведений кошторис № 1. Проект землеустрою. Проектування об`єкта будівництва: "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" (Додаток № 5.1);

Кошторис № 1 на виконання землевпорядних робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області (Додаток № 5.1.1);

Кошторис № 2 на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області (Додаток № 5.1.2);

Кошторис № 3 на виконання землевпорядних робіт з перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області (Додаток № 5.1.3);

Кошторис № 4 на виконання робіт із затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (Додаток №5.1.4);

Протокол погодження договірної ціни до Договору підряду на виконання робіт за об`єктом будівництва "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" (Додаток № 6);

Календарний план на виконання робіт за об`єктом будівництва "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" (Додаток № 7).

Відповідно до Зведеного кошторису на проектні та вишукувальні роботи проектування об`єкту будівництва: "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" вартість робіт з проект землеустрою склала 8 526 387,39 грн.

Відповідно до Зведеного кошторису № 1 Проект землеустрою - Проектування об`єкту будівництва: "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" вартість виконуваних робіт складає:

Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області - 4 573 652, 67 грн.;

Оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області - 2 313 763, 69 грн.;

Перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського району Київської області - 47 506, 46 грн.;

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виконання підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності - 170 400, 00 грн.

Відповідно до Кошторису № 1 на виконання землевпорядних робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області (у редакції додаткової угоди № 10 від 22.08.2014 р.) вартість виконуваних робіт за переліком складає 5 488 383, 21 грн. з ПДВ: Землевпорядні роботи з оформлення збірного кадастрового плану земельних ділянок; Складання, викреслювання кадастрового плану меж земельних ділянок; Вирахування площ контурів земельних угідь і складання експлікацій; Грунтове обстеження земельних ділянок для визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розрахунки збитків; Отримання засвідчених у встановленому порядку письмових згод землекористувачів (землевласників) щодо проходження заходів по їх земельних ділянках (земельний сервітут), на вилучення (викуп) земельних ділянок (їх частин) із зазначенням розмірів передбачених для вилучення (викупу) земельних ділянок (їх частин) та умов їх вилучення (викупу); Рекогностування та пошук пунктів полігонометрії; Визначення координат кутів границь землекористування супутниковими методами; Опрацювання матеріалів супутникових спостережень; Урівноваження обчислення координат; Складання каталогу координат; Уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії; Державна експертиза землевпорядної документації.

Відповідно до Кошторису № 2 на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області вартість виконуваних робіт за переліком складає 2 776 516, 43 грн. з ПДВ: У становлення меж землекористування; Вирахування площ контурів земельних угідь і складання експлікацій (земельний сервітут); Складання, викреслювання кадастрових планів меж земельних ділянок; Визначення координат кутів границь землекористування супутниковими методами; Опрацювання матеріалів супутникових спостережень; Урівноваження обчислення координат; Складання каталогу координат; Уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії; Оформлення проектів договорів на встановлення земельного сервітуту.

Відповідно до Кошторису № 3 на виконання землевпорядних робіт з перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського району Київської області вартість виконуваних робіт за переліком складає 661 136, 75 грн. з ПДВ: Установлення меж землекористування.

Відповідно до Кошторису № 4 на виконання робіт із затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних д ілянок та підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності вартість виконуваних робіт за переліком складає 204 480, 00 грн. з ПДВ: Підготовка проектів письмових повідомлень землевласникам про викуп земельних ділянок; Розробка звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Відповідно до Календарного плану у редакції додаткової угоди № 10 від 22.08.2014 р. роботи з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до Завдання складалися з наступних етапів загальною вартістю 8 526 387,39 грн. з ПДВ:

Етап - 4.1 Розроблення та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ вартістю 5 328 527,39 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: початок роботи дата отримання вихідних даних, 1 квартал 2014 р.;

Етап - 4.2 Державна експертиза землевпорядної документації, супроводження проекту землеустрою при його затвердженні вартістю 159 855,82 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: початок роботи дата завершення етапу 4.1, кінець 150 календарних днів;

Етап - 4.3 Перенесення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в натуру (установлення меж землекористування) вартістю 57 007,75 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата затвердження проекту землеустрою, 120 календарних днів;

Етап - 4.4 Підготовчі роботи для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності вартістю 204 480, 00 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата прийняття рішення про викуп (відчуження) приватних земельних ділянок, 120 календарних днів;;

Етап - 4.5. Складання відповідної технічної документації із землеустрою та проектів договорів на встановлення земельного сервітуту вартістю 2 776 516,43 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата затвердження проекту землеустрою, 120 календарних днів.

Вартість робіт за етапом 4.1. Календарного плану відповідає Кошторису № 1 на виконання землевпорядних робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ"Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області (у редакції додаткової угоди № 7 від 22.03.2014 р.).

Вартість робіт за етапом 4.5. Календарного плану відповідає Кошторису № 2 на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області.

Вартість робіт за етапом 4.3. Календарного плану відповідає Кошторису № 3 на виконання землевпорядних робіт з перенесення в натуру проекту землеустрою щодо відведення земельних для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського району Київської області.

Вартість робіт за етапом 4.4. Календарного плану відповідає Кошторису № 4 на виконання робіт із затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних д ілянок та підготовчих робіт для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

25.12.2014 р. сторони підписали Додаткову угоду № 11 до Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р., якою продовжена дія договору до 31.12.2015 р. та викладено Календарний план викладено у новій редакції.

Відповідно до Календарного плану (у редакції додаткової угоди № 11 від 25.12.2014 р.) роботи з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до Завдання складалися з наступних етапів загальною вартістю 8 526 387,39 грн. з ПДВ:

Етап - 4.1 Розроблення та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ вартістю 5 328 527,39 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: початок роботи дата отримання вихідних даних, 1 квартал 2014 р.;

Етап - 4.2 Державна експертиза землевпорядної документації, супроводження проекту землеустрою при його затвердженні вартістю 159 855,82 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: початок роботи дата реєстрації об`єкта державної експертизи землевпорядної документації, кінець 180 календарних днів;

Етап - 4.3 Перенесення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в натуру (установлення меж землекористування) вартістю 57 007,75 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата затвердження проекту землеустрою, 120 календарних днів;

Етап - 4.4 Підготовчі роботи для здійснення заходів щодо викупу (відчуження) земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності вартістю 204 480, 00 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата прийняття рішення про викуп (відчуження) приватних земельних ділянок, 120 календарних днів;

Етап - 4.5. Складання відповідної технічної документації із землеустрою та проектів договорів на встановлення земельного сервітуту вартістю 2 776 516,43 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт: дата затвердження проекту землеустрою, 180 календарних днів.

На виконання умов договору, відповідач прийняв, а позивач виконав роботи на загальну суму 21 916 676,15 грн., що підтверджується наступними актами, підписаними обома сторонами :

- акт № 5/03-13ПМН від 27.03.2013 р. здачі - приймання виконаних робіт за етапом 1-м"Розроблення проектно-кошторисної документації стадії "проект" вартість робіт 15 724 268,40 гр.;

- акт № 6/03-13ПМН від 27.03.2013 р. здачі - приймання виконаних робіт за етапом 2"Розроблення технічних специфікацій" вартість робіт 258 290,57 грн.;

- акт № 17/12-14ПМН від 28.04.2014 р. - здачі - приймання виконаних робіт за етапом 4.1"Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо підведення, земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ" вартість робіт 5 911 286,16 гр.;

- акт від 22.08.2014 р. коригування № Акту № 17/12-14ПМН від 28.04. здачі - приймання виконаних робіт за етапом 4.1"Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо підведення, земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ" вартість робіт (скорегована) - 5 328 527,39 грн. ;

- акт № 05/07-14ПМН від 30.07.2014 р. здачі - приймання виконаних робіт за етапом 5 - м "Проходження державної експертизи стадії "проект" та отримання позитивного звіту експертизи" вартість робіт 200 340 грн.;

- акт № 01/01-15ПМН від 30.01.2015 р. здачі - приймання виконаних робіт за етапом 4.2."Державна експертиза земельної документації, супроводження проекту землеустрою при його затверджені за об`єктом будівництва "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" вартість робіт 159 855, 82 грн.;

- акт № 18/11-14ПМН від 07.05.2015 р. здачі - приймання виконаних робіт за етапом 3- м "Оформлення матеріалів оцінки впливу па навколишнє та соціальне середовище за проектом" вартість робіт 245 394,00 грн.

Згідно виписки банку платіжним дорученням від 27.07.2012 № 1588 ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" перерахувало ТОВ "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" аванс на суму 7 439 471,83 грн.

Відповідно до виписок банку ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" перерахувало на поточний рахунок ТОВ "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" грошові кошти у розмірі 22 566 827,97 грн.

Відповідно до актів ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" прийняла, а ТОВ" Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" виконало роботи на загальну суму 21 916 676,15 грн.

Листами від 17.05.2016 р. за № 02-1/02-01-1/5569 та від 22.07.2016 р. за № 02-1-1-1/02-1-1-41/8562 відповідач повідомив позивача про відмову від договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р., відмовився від прийняття робіт виконаних за етапами 4.3 - 4.5 календарного плану (додаткова угода № 7 до договору) та звернувся до позивача з вимогою про повернення авансу.

У вересні 2016 р. ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ "Енергетичне об`єднання "Проект монтаж наладка" на підставі ч. 2 ст. 849 ЦК України про стягнення невикористаного авансу за договором підряду за №216/03-12 від 17.07.2012 року, інфляційні, 3% річних, пені.

Позивач звернувся до господарського суду Одеської області із зустрічним позовом до відповідача про стягнення суму боргу в розмірі 274 419,09 грн., інфляційні нарахування на суму боргу за порушення термінів оплати за виконані роботи в сумі 836 223,19 грн., 3% річних за порушення термінів оплати за виконані роботи в сумі 71 842,63 грн., пеню за порушення термінів оплати за виконані роботи в сумі 10 553,15 грн., витрати на правову допомогу в розмірі 20 000,00 грн. та судовий збір.

Рішенням господарського суду Одеської області від 16.12.2016 р. по господарській справі № 916/2625/16, яке залишено без змін Одеським апеляційним господарським судом та Вищим господарським судом України, у задоволенні позову ДП "НЕК "Укренерго" відмовлено, а зустрічний позов ТОВ "Енергетичне об`єднання "Проект монтаж наладка" задоволено.

Рішенням господарського суду Одеської області від 16.12.2016 р. у господарській справі № 916/2625/16 було стягнуто з ДП "НЕК "Укренерго", зокрема, заборгованість у розмірі 274 419, 09 грн., яка сплачена відповідачем 10.03.2017 р. і дорівнює 5% від вартості робіт які були здані позивачем за актами від 22.08.2014 р. (коригування Акту № 17/12-14ПМН від 28.04.2014 р.) та № 01/01-15ПМН від 30.01.2015 р.

Таким чином ДП "НЕК "Укренерго" за Договором підряду № 216/03-12 від 13.07.2012 р. перерахувало ТОВ "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" 22 841 247, 06 грн., в тому числі 274 419, 09 грн., отримані 10.03.2017 р. за рішенням господарського суду Одеської області.

Згідно п. 5.8 Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р. Підрядник має право залучити до виконання робіт субпідрядні організації письмово погоджував із Замовником перелік субпідрядних організацій, які будуть залучені до виконання робіт за цим Договором.

07.08.2012 р. між позивачем та Приватним підприємством "Інтергеостиль" було укладено договір № 216/05-ПМН.

Згідно з п. 1.1. цього договору ПП "Інтергеостиль" зобов`язався виконати роботи за об`єктом будівництва" встановлення другого автотрансформатора 750 кВ на ПС 750 кВ "Київська" зі спорудженням заходів ПЛ 330 кВ", зазначені в п.1.2, а ТОВ "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи (далі - роботи).

Відповідно до п.п. 1.2.1. п. 1.1. вказаного договору найменування робіт - розроблення, погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ відповідно до Завдання на виконання робіт з розроблення, погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" (додаток № 1 до Договору).

Згідно накладної № 17/2013 від 06.12.2013 р. ПП "Інтергеостиль" передало позивачу Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування державному підприємству "НЕК "Укренерго" для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" (заходи ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрнана ПС 750 кВ "Київська") на території Бородянського, Вишгородського, Макарівського районів Київської області (4 книги).

Відповідно до акту № 17/12-14ПМН від 28.04. здачі - приймання виконаних робіт за етапом 4.1"Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо підведення, земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ" вартість робіт (скорегована) позивачем було передано проекти землеустрою за накладною № 01-12/13 ПМН від 11.12.2013р.

Проекти землеустрою містять, зокрема:

- завдання на використання робіт з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрація та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська", яке було затверджено першим заступником директора НЕК "Укренерго" з оперативно - технічного управляння 03.02.2012 р.;

- плани відведення земельних ділянок в масштабі 1:10000 на територіях розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" (в тому числі сервітути);

- кадастрові плани земельних ділянок, які підлягають вилученню, викупу (відчуженню) та/або наданню у постійне користування ДП "НЕК "Укренерго" під встановлення опор заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" (в тому числі сервітути);

- експлікації земельних ділянок ДП "НЕК "Укренерго" для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" (Кошторис № 1);

- експлікації земель, які вилучатимуться, викуповуватимуться (відчужуватимуться) та/або надаватимуться в постійне користування ДП "НЕК "Укренерго" для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" відповідно (Кошторис № 2 - сервітути);

- погодження з відділом Дерземагенства у Макарівському районі у Київській області - висновок від 12.08.2013 р. № 244;

- погодження з управлінням Дерземагенства у Вишгородському районі у Київській області - висновок від 10.10.2013 р. № 226;

- погодження з управлінням Дерземагенства у Бородянському районі у Київській області - висновок від 24.10.2013 р. № 2013;

- погодження з відділом містобудування та архітектури Макарівської РДА - висновок від 08.11.2013 р. № 323;

- погодження з відділом містобудування та архітектури Вишгородської РДА - висновок від 17.12.2013 р. № 1640;

- погодження з відділом містобудування та архітектури Бородянської РДА - висновок від 02.10.2013 р. № 689/1;

- погодження з Київським обласним та по м. Київ управлінням лісового та мисливського господарства - погодження від 19.08.2013 р. № 04-28/343; від 16.09.2013 р. № 04-41/1516; від 04.10.2013 р. № 04-41/1661.

Роботи за етапами 4.1-4.5 Календарних планів у редакції додаткових угод № 7 та № 10 відносяться до етапу 4 Календарних планів, а саме з розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання, реєстрації та отримання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєверна на ПС 750 кВ "Київська" та відповідають пункту 1.2.4. договору підряду № 216/03-12 від 13.07.2012 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру України листом від 15.04.2019 р. вих. № 29-28-0.23-3414/2-19 на адвокатський запит повідомила, що відповідно до журналу обліку (реєстрації) об`єктів державної експертизи землевпорядної документації проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування ДП "НЕК "Укренерго" для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС-Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" (заходи ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС-Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська") на території Київської області (Макарівський, Вишгородський та Бородянський райони Київської області) 23.10.2014 року надійшов до Держземагентства України для проведення обов`язкової державної експертизи та був затверджений 17.11.2014 року за №1474-14 .

Згідно з п. 4 висновку Держземагентства України від 17.11.2014 року за №1474-14 землевпорядна документація виготовлена у 2013 р.

Як зазначає позивач, ним було виконано роботи за договором, зокрема, за етапами 4.4.-4.5. роботи частково були виконані у 2013 році, проте відповідач такі роботи не оплатив, натомість, листом від 17.05.2016 р. відмовився від договору підряду та від прийняття робіт за етапами 4.3.-4.5.

Відповідач проти позову заперечує та зазначає, що позивач не довів факт виконання робіт за етапами 4.3.-4.5. договору.

Зобов`язанням, згідно зі ст. 509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 Кодексу визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Статтею 839 ЦК України передбачено, що підрядник зобов`язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

Згідно з ч.1 ст. 843 Кодексу, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Відповідно до ст. 853 ЦК, замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

За правилами ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено обов`язковість договору для виконання сторонами.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 181 Земельного кодексу України землеустрій - це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних одиниць, суб`єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про землеустрій" землеустрій проводиться в обов`язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі: надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок; встановлення в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельні сервітути);

Згідно з ст. 22 Закону України "Про землеустрій" землеустрій здійснюється на підставі: укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою;

Згідно з ст. 25 Закону України "Про землеустрій" документація із землеустрою розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації.

Види документації із землеустрою, зокрема, є проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:

у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

Згідно з ст. 29 Закону України "Про землеустрій" документація із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов`язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації.

Документація із землеустрою розробляється на основі завдання на розробку відповідного виду документації, затвердженого замовником.

Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою.

Згідно з ст. 62 Закону України "Про землеустрій" документація із землеустрою підлягає державній експертизі з метою забезпечення її відповідності вихідним даним та технічним умовам, вимогам законів України, іншим нормативно-правовим актам.

Порядок здійснення державної експертизи документації із землеустрою визначається законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із ч. 3 ст. 24 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Статтею 50 Закону України Про землеустрій встановлено, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об`єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Приписами частини 2 та 3 статті 123 Земельного кодексу України передбачено, що особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Так, відповідно до приписів статті 186-1 Земельного кодексу України, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності (крім земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов`язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) підлягає обов`язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Розробник подає на погодження до органу, визначеного в частині першій цієї статті, за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, - завірені ним копії проекту

Органи, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, зобов`язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов`язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Таким чином, невід`ємною частиною проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є висновок Держземагенства України.

Твердження відповідача, що між ним та ПП "Інтергеостиль" укладено договір № 04-4/3326-17 від 24.11.2017 р. на виконання робіт за етапами 4.3-4.5, які не були виконані позивачем, не відповідають фактичним обставинам справи та не підтверджуються належними доказами.

Згідно з п. 1.1. договору № 04-4/3326-17 від 24.11.2017 р., укладеному між відповідачем та ПП "Інтергеостиль", останній зобов`язується виконати роботи: "ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Виконання комплексу земельно-кадастрових, земельно -оціночних та робіт із землеустрою для оформлення права ДП "НЕК "Укренерго" на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування енергооб`єктів (коригування) Інв. № новий 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи , визначені завданнями на виконання робіт.

Відповідно до п. 4. завдання на виконання комплексу земельно -кадастрових, земельно -оціночних та робіт із землеустрою для оформлення права ДП "НЕК "Укренерго" на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська - Північна на ПС 750 кВ "Київська" на території Макарівський, Вишгородський та Бородянський райони Київської області (додаток № 1) основним обсягом робіт є розроблення, погодження, змін до проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування ДП "НЕК "Укренерго" для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС-Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" (у редакції додаткової угоди № 1 від 10.09.2018 р.)

Відповідно до додатку № 2 до договору № 04-4/3326-17 від 24.11.2017 р. (у редакції додаткової угоди № 1 від 10.09.2018 р.) ПП "Інтергеостиль" отримало завдання на виконання робіт з оформлення матеріалів вибору місця розташування земельних ділянок для розміщення опор № 229 і № 232 ПЛ 750 кВ Чорнобильська АЕС - Київська та опор № 153 і № 288 ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна.

Відповідно до додатку № 2 до договору № 04-4/3326-17 від 24.11.2017 р. (у редакції додаткової угоди № 1 від 10.09.2018 р.) ПП "Інтергеостиль" отримало завдання на виконання робіт з розроблення, погодження та затвердження відповідної документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та обмежень, державної реєстрації права та обмежень на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування опор № 229 і № 232 ПЛ 750 кВ Чорнобильська АЕС - Київська та опор № 153 і № 288 ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна.

Таким чином відповідач уклав договір № 04-4/3326-17 від 24.11.2017 р. з ПП "Інтергеостиль" лише на розроблення, погодження, змін до проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування ДП "НЕК "Укренерго" для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС-Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська", який пройшов державну експертизу у листопаді 2014 р.

Вказане підтверджується клопотанням ПП "Інтергеостиль" від 15.05.2018 р. на адресу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру України про проведення обов`язкової повторної державної експертизи проекту щодо відведення земельних ділянок у постійне користування державному підприємству "НЕК "Укренерго" для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" на території Бородянського, Вишгородського, Макарівського районів Київської області. До клопотання додано копію договору № 04-4/3326-17 від 24.11.2017 р.

Відповідно до п.п.7, 8 висновку Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру України листом від 15.05.2018 р. № 1036-18, який надано листом на адвокатський запит від 15.04.2019 р. вих. № 29-28-0.23-3414/2-19 , форма проведення та вид державної експертизи - є обов`язкова повторна експертиза на підставі ст. 14 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації"

Таким чином, Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" (ЦП "НЕК "Укренерго") для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" (заходи ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрнана ПС 750 кВ "Київська") на території Бородянського, Вишгородського, Макарівського районів Київської області (4 книги) були передані відповідачу у 2013 р., до підписання сторонами додаткових угод № 7 від 24.03.2014 р. та додаткової угоди № 10 від 22.08.2014 р.

При укладанні 13.07.2012 р. Договору підряду № 216/03-12 та Календарного плану до нього, а також Календарних планах в редакції додаткових угод № 1, 2, 4 до цього Договору робіт за етапом 4.5 не передбачено.

Роботи за етапом 4.5 вперше було передбачено Календарним планом та Кошторисом №2 на виконання землевпорядних робіт з оформлення права обмеженого безоплатного та строкового користування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва), експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на ПС 750 кВ "Київська" в межах Макарівського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області, які були підписані разом із Додатковою угодою № 7 від 24.03.2014 р.

Таким чином на момент укладання Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р. сторонами було підписано лише Кошторис № 1, а Кошториси №№ 2, 3, 4 були підписані сторонами 24.03.2014 р. лише разом із Додатковою угодою №7.

З 24.03.2014 р. Додатковою угодою № 7 було змінено початок та закінчення робіт, тобто після того, як роботи були розпочати і мали бути завершеними на підставі Договору підряду № 216/03-12 та Додаткових угод № 2, 4.

Відповідно до п. 3.1. Договору підряду № 216/03-12: від 13.07.2012 р. та Кошторисів і Календарних планів вартість робіт за етапи 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. та 4.5., а також аванс змінювалися, проте вартість робіт за етапами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зменшувалася, а за етапом 4.5. відповідно збільшувалася.

Загальна вартість робіт за етапом 4 в цілому не змінювалася, а зменшувалася вартість робіт за етапами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 та відповідно збільшувалася за етапом 4.5. на підставі додаткових угод № 7 та № 10

Згідно п. 5.1. Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р., виконання робіт починається з моменту отримання Підрядником авансових платежів згідно з умовами даного договору та календарного плану до договору (Додаток 7).

Пунктом 5.1. Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р., встановлено початок робіт, а п. 4.1.3. та 4.1.3.3. Договору встановлено остаточний розрахунок за виконання робіт за п. 1.2.4 Договору (проект землеустрою), який пов`язаний з настанням певних подій.

Таким чином відповідно до Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р. та Додаткових угод № 2, 4 роботи за етапами 4.1.- 4.4. розпочалися з моменту отримання авансу, а саме з 27.07.2012 р., а закінчиться мали у 2013 р. - третій квартал 2014 р.

Згідно з Звітом №03 від 03.02.2017 р. про хід виконання робіт за Договором підряду № 216/05-ПМН від 07.08.2012 р., субпідрядник ПП "Інтергеостиль" повідомив позивача, що без наявності розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядження Київської обласної державної адміністрації та наказу Держгеокадастру України про затвердження проекту землеустрою неможливо виконати роботи з оформлення проектів договорів на встановлення земельного сервітуту; перенесення в натуру (на місцевість) проект землеустрою; підготовчі роботи для здійснення заходів щодо викупу (відчуженню) земельних ділянок (їх частин) для суспільних чи з мотивів суспільної необхідності, у тому числі розроблення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

З метою встановлення фактичних обставин даної справи щодо виконання позивачем робіт за Договором та, зокрема, за етапами 4.3.-4.5., і їх вартості, ухвалою суду від 11.04.2018 р. по господарській справі було призначено судову економічну експертизу, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. На вирішення експерта було поставлено наступні питання:

1) У якому обсязі, на яку суму та відповідно до яких первинних документів документально підтверджується виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" робіт за Договором підряду №216/03-12 від 13.07.2012 р.?

2) У якому обсязі та на яку суму виконано Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" роботи за етапами 4.3-4.5 за Договором підряду №216/03-12 від 13.07.2012 р.?

3) Чи підтверджується документально наявність заборгованості Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" за Договором підряду №216/03-12 від 13.07.2012 р. та у якому розмірі?

4) Яка сума коштів всього була сплачена Державним підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" Товариству з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" за Договором підряду №216/03-12 від 13.07.2012 р?

5) У випадку наявності заборгованості Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка", які періоди заборгованості документально підтверджуються матеріалами справи (дата виникнення заборгованості, розмір, дата сплати, кількість днів прострочення)?

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи від 29.12.2018 р. № 10569/18-72/29980-29983/18-72/29984-29988/18-71, станом на 17.05.2016 р. заборгованість ДП "НЕК "Укренерго" на користь ТОВ " Енергетичне об`єднання "Проект Монтаж Наладка" за роботи в розмірі 2 762 464,43 грн. з урахуванням документально підтвердженої суми передоплати на зазначену дату в розмірі 650 151, 82 грн. становить 2 112 312,61 грн. ( 2 752 464, 43 - 650 151. 82).

При цьому, за результатом дослідження матеріалів справи, Висновку судової експертизи № 10569/18-72/29980-29983/18-72/29984-29988/18-71 та пояснень судового експерта, судом встановлено, що висновок експертів із поставлених судом питань являється належним чином обґрунтованим та відповідає матеріалам справи, під час проведення експертного дослідження експертами застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

Статтею 631 ЦК України встановлено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору. Договір набирає чинності з моменту його укладення.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 598 ЦК України припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Згідно ч. 1. ст. 838 ЦК України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

Згідно з ч. 1 ст. 850 ЦК України замовник зобов`язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.

У разі невиконання замовником цього обов`язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.

Відповідно до ч. 4 ст. 849 ЦК України замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

У п. 3 оглядового листа Вищого господарського суду України від 18.02.2013 № 01-06/374/2013"Про практику вирішення спорів, пов`язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" зазначено, що виходячи з положення ч. 4 ст. 849 ЦК України законом замовнику надано право відмовитися в односторонньому порядку від договору у будь-який час до закінчення роботи, і встановлене цією нормою право не може бути обмежене.

Договір підряду припиняється, а підстави для його розірвання у судовому порядку відсутні, якщо замовник відмовився від нього згідно із статтею 849 ЦК України.

Таким чином, законом замовнику надано право відмовитися в односторонньому порядку від договору у будь-який час до закінчення роботи, і встановлене цією нормою право не може бути обмежене.

Частиною третьою статті 651 ЦК України передбачено, що у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Відповідно до частини другої статті 653 ЦК України у разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються.

За приписами ч. 1 ст. 853 Цивільного кодексу України, замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Отже, передання і прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому порядку акта і виникнення за таким актом прав та обов`язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором у разі неотримання обґрунтованої відмови про причини неприйняття робіт (виявлені недоліки) у строк, визначений договором.

Таким чином, відповідно до норм чинного законодавства, підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта. У свою чергу, обов`язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника.

Отже, замовник, який в порушення вимог Цивільного кодексу України безпідставно (невмотивовано) відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), не звільняється від обов`язку оплатити роботи.

Аналогічна правова позиція висловлена у п.6 Оглядового листа №01-06/374/2013 від 18.02.2013р. Вищого господарського суду міста Києва "Про практику вирішення спорів, пов`язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" та постанові від 27.03.2018 р. Верховного Суду по справі №927/414/17.

Таким чином, із матеріалів справи вбачається, що роботи за етапами 4.4-4.5. було розпочато у 2012 р. та частково були виконані у 2013 р. та прийняті відповідачем Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування державному підприємству "НЕК "Укренерго" для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" (заходи ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Сєвєрнана ПС 750 кВ "Київська") на території Бородянського, Вишгородського, Макарівського районів Київської області. Остаточне виконання робіт за вказаними етапами не відбулось через відмову відповідача від Договору.

Відповідач повідомив позивача листами від 17.05.2016 р. за № 02-1/02-01-1/5569 та від 22.07.2016 р. за № 02-1-1-1/02-1-1-41/8562 про відмову від Договору підряду № 216/03-12 від 17.07.2012 р. та відмову від прийняття робіт виконаних за етапами 4.3 - 4.5 календарного плану.

Позивач під час підготовчого провадження надав до суду заяву про збільшення позовних вимог, та просив суд стягнути з відповідача суму боргу в розмірі 2 112 311,96 грн.; 772 121,43 грн. інфляційних втрат, 188 784,62 грн. 3% річних за порушення термінів оплати за виконані роботи, а також витрати на правову допомогу в розмірі 25 000 грн. та судовий збір.

Згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За розрахунком позивача, перевіреним судом та не спростованим у встановленому законом порядку відповідачем, останній за порушення зобов`язань за Договором має сплатити 772 121,43 грн. інфляційних втрат та 188 784,62 грн. 3% річних.

Частиною 1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України).

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. (ст.79 Господарського процесуального кодексу України).

Будь-які подані учасниками процесу докази підлягають оцінці судом на предмет належності і допустимості. Вирішуючи питання щодо доказів, господарські суди повинні враховувати інститут допустимості засобів доказування, згідно з яким обставини справи, що відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Що ж до належності доказів, то нею є спроможність відповідних фактичних даних містити інформацію стосовно обставин, які входять до предмета доказування з даної справи.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням вищевстановлених обставин, суд вважає позовні вимоги про стягнення з відповідача 2 112 311,96 грн. заборгованості, 772 121,43 грн. інфляційних втрат та 188 784,62 грн. 3% річних доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом відповідачем, а відтак, заявлені вимоги підлягають задоволенню.

Також, позивач просить стягнути з відповідача витрати на оплату правничої допомоги у розмірі 25 000,00 грн.

Згідно зі ст. 126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем належними доказами підтверджено понесення витрат на професійну правову допомогу у загальному розмірі 25 000,00 грн. Надання позивачу правничої допомоги адвокатом Подольною Т.А. на підставі договору від 25.10.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергетичне об`єднання "Проект монтаж наладка" та Адвокатською компанією "Полонський і партнери" (а.с.256-259, т.1), підтверджується описом робіт щодо надання такої допомоги адвокатом Подольною Т.А. (звіт про хід та результати виконання доручення), банківською випискою, відтак, вимоги про стягнення з відповідача 25 000 грн. витрат на правову допомогу є співмірними, доведеними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Також, у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати зі сплати судового збору та витрат проведення судової експертизи у розмірі 35 750,00 грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетичне Об`єднання "Проект монтаж наладка" (65005, м. Одеса, вул. Балківська, 84; ) 2 112 311 (два мільйони сто дванадцять тисяч триста одинадцять) грн. 96 коп. заборгованості, 772 121 (сімсот сімдесят дві тисячі сто двадцять одну) грн. 43 коп. інфляційних втрат, 188 784 (сто вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят чотири) грн. 62 коп. 3 % річних, 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу, 35 750 (тридцять п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 00 коп. витрат на проведення судової експертизи та 46 098 (сорок шість тисяч дев`яносто вісім) грн. 27 коп. судового збору

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 19.06.2019 р.

Суддя Н.І. Зеленіна