ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019м. ДніпроСправа № 904/5491/18

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Назаренко Н.Г. за участю секретаря судового засідання Клевець К.В., розглянувши справу

за позовом Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, м. Чернігів

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Астера", м. Нікополь, Дніпропетровська область

про стягнення пені за прострочення виконання етапів робіт за договором підряду № 150 від 27.04.2018 у розмірі 52 472,55 грн.

Представники:

Від позивача ОСОБА_1 - представник за довіреністю № 303/21/ЮГ/168 від 15.01.2019

Від відповідача ОСОБА_2 - представник за довіреністю б/н від 12.10.2018

СУТЬ СПОРУ:

Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Астера" про стягнення пені за прострочення виконання етапів робіт за договором підряду № 150 від 27.04.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем умов договору підряду № 150 від 27.04.2018, в частині виконання робіт в строки до 16.08.2018, та не виконання будівельної роботи щодо монтажу плит перекриття першого поверху з монолітними ділянками.

Ухвалою від 10.12.2018 позовну заяву залишено без руху та зобов'язано Позивача протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме:

- надати докази відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;

- надати докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі;

- надати доки повноважень особи, що підписала позовну заяву.

26.12.2018 Позивач надав до суду клопотання про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.01.2019 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами.

04.02.2019 на адресу суду від відповідача надійшов відзив, в якому він заперечив проти задоволення позовних вимог виходячи з наступного.

Між Позивачем та Відповідачем укладено договір підряду від 27.04.2019 року №150 на виконання робіт з будівництва будівель казарм. 22.12.2018 року до зазначеного договору сторонами укладена додаткова угода № 344, якою змінено положення п.5.1 та встановлено, що термін виконання робіт по об'єкту не пізніше 31 травня 2019 року, із зазначеного пункту договору були прибрані конкретні календарні терміни виконання певних його етапів, а лише зазначено кількість днів, які Відповідач повинен витратити на їх виконання.

Отже сторони дійшли до згоди та закріпили її у письмовому вигляді, лише кінцевий термін виконання всіх робіт і встановили кількість днів, протягом яких Відповідач повинен виконати певні роботи, визначені як етапи будівництва, що дає змогу відповідачеві самостійно визначати порядок здійснення будівельних робіт та звільняє його від обов'язку виконати певний етап у певний, визначений календарною датою строк.

З огляду на викладене, Відповідач вважає що після укладення вказаної додаткової угоди Позивач не має право вимагати сплати пені за порушення календарних термінів виконання робіт.

Ухвалою від 05.02.2019 призначено судове засідання на 26.02.2019.

18.02.2019 позивач надав до суду відповідь на відзив, в якій зазначив, що претензія № 3/150 (вих. № 303/21/3/3868) від 28.09.2018 пред'явлена відповідачу під час виконання ним 2 етапу договору № 150, який відповідно до додаткової угоди № 141 від 27.08.2018 року, повинен бути закінчений 16.08.2018 року. На час пред'явлення позову - 03.12.2018 - графік виконаних робіт, передбачений цією додатковою угодою, був чинний та актуальний. До того ж, відповідно до цього графіку 13 грудня 2018 року відповідачем повинні бути закінчені роботи 5 етапу будівництва (усього 6 етапів). Зважаючи на це, додаткова угода № 344 від 22.12.2018, на яку посилається відповідач у своєму відзиві, лише відтерміновує виконання ТОВ "ВКФ "Астера" завершального 6 етапу будівництва.

Пунктом 7.2. Договору № 150 встановлено, що у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за договором генпідрядник сплачує замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня), а також понад штрафні санкції відшкодовує завдані замовнику збитки у відповідності з пунктом 7.3. цього договору та вимогами ст. 231 Господарського кодексу України.

Позивач у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач проти задоволення позову заперечив, надав клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Судовий процес фіксувався за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

В судовому засіданні 26.02.2019 оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 240 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.04.2018 між Міністерством оборони України в особі Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (замовник - позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Астера" (генпідрядник - відповідач) укладено договір підряду № 150 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування (житлового комплексу) №1, смт. Мирне, Запорізька область, військове містечко №12,57 омпбр_, (шифр_2017-07).

Відповідно до п. 1.1. договору, замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт із Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко № 12, 57 омпбр, за адресою: смт. Мирне, вул. (за межами населеного пункту), (шифр_2017-07) (далі - обєкт), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Згідно з п. 1.2 договору, генпідрядник зобов'язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладання договору, виконати роботи з будівництва обєкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи (обєкт).

Відповідно до п. 1.3. договору, кількісні характеристики виконуваних за цим договором робіт викладено у Додатку № 1 до цього договору.

Пунктом 2.1. договору визначено, що генпідрядник зобовязаний виконати передбачені цим договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації та умовам договору.

Згідно з п. 2.5. договору, роботи з оздоблення фасаду та внутрішніх приміщень генпідрядник зобов'язаний виконувати у відповідності до Переліку вимог до оздоблювальних робіт казарми поліпшеного планування (житлового комплексу), зазначених у Додатку № 4 до Договору.

Роботи, що виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів та умовам договору, замовником не оплачуються (п. 2.7. договору).

Договірна ціна становить 14 429 999,00 грн., тому числі ПДВ - 2 404 999,83 грн. (п. 3.1. договору).

Зазначена договір на ціна є твердою, складається генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції згідно з вимогами нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві. Кошти на покриття додаткових витрат, повязаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи з строків будівництва, виду будівництва, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у ціні пропозиції (договірній ціні), та на підставі прогнозованих рівнів інфляції на наступні періоди, що схвалюються Кабінетом міністрів України. (п. 3.2. договору).

Згідно з п. 3.5. договору, вартість додаткових робіт обґрунтовуються відповідними розрахунками і оформляються договором на додаткові роботи, для чого сторони оформляють наступні документи: - акт обстеження обсягів робіт; - локальний кошторис; - договірна ціна.

Відповідно до п.п. 4.1.1 договору, порядок здійснення оплати за виконані роботи. Розрахунки за виконані роботи по обєкту проводяться на підставі "Актів приймання виконаних будівельних робіт" за формою КБ-2в та "Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" за формою КБ-3.

При взаєморозрахунках за виконані роботи підрядник складає розрахунок у довільній формі виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному місяці робіт, зазначених в Акті приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконанні обсяги робіт, поточних ринкових цін їх придбання в зіставленні з цінами цих же ресурсів, врахованих договірній ціні.

Пунктом 4.1.2. договору визначено, що після виконання генпідрядником робіт по обєкту (повністю або частково) та надання замовнику документів, зазначених в п.п. 4.1.1. Розділу IV Договору, замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовами Договору щодо якості та обєму, в іншому випадку акти повертаються генпідряднику для усунення зауважень та коригування.

Відповідно до п. 4.1.3. договору, документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються генпідрядникам та передаються замовнику, який зобовязаний протягом 3 календарних днів після отримання цих документів приступити до їх перевірки та приймання виконаних робіт.

Згідно з п. 5.1. договору, термін завершення виконання робіт по обєкту не пізніше ніж через 210 (двісті десять) календарних днів з дати укладання Договору до 22.11.2018р., у тому числі за етапами:

1 етап: не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 10.06.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- земляні роботи;

- улаштування фундаменту;

- улаштування монолітного поясу по фундаментам;

- улаштування вводів інженерних мереж;

- розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0;

- улаштування підлога по ґрунту до відм. 0.

2 етап: не пізніше ніж через 80 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 15.07.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху;

- монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками.

3 етап: не пізніше ніж через 120 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 24.08.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху;

- монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками;

- монтаж вікон 1-го поверху;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі;

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху;

- монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.

4 етап: не пізніше ніж через 160 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 03.10.2018 р. повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних горища;

- улаштування покрівлі;

- монтаж вікон 2-го поверху та горища;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі:

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі;

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою» стін 1-го поверху;

- монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху;

- улаштування зовнішніх сходів.

5 етап: не пізніше ніж через 200 календарних укладання договору підряду, а саме до 12.11.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху;

- утеплення та оздоблення фасаду;

- улаштування зливової системи;

- встановлення внутрішніх дверей;

- внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо);

- встановлення сантехнічних приладів;

- улаштування світильників та електрофурнітури;

- благоустрій території;

- інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: не пізніше ніж через 210 календарних укладання договору підряду, а саме до 22.11.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- під'єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації;

- наведення порядку на обєкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо);

- підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на обєкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);

- усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті обєкта.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляється календарні графіки виконання робіт, які погоджуються замовником та є невідємною частиною цього договору, у двох форматах:

1. Поетапний (Додаток № 2 до Договору), в якому зазначаються етапи виконання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання;

2. Деталізований (Додаток № 3 до Договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на обєкті, та термін їх виконання.

Відповідно до п. 5.1.2 договору, місце виконання робіт: смт. Мирне, вул. (за межами населеного пункту), (шифр 2017-07).

Згідно з п. 5.1.3 договору, генпідрядник зобов'язаний: розпочати виконання робіт на обєкті за договором протягом 5 календарних днів з дати підписання договору обома сторонами та отримання від замовника проектної документації на обєкт; забезпечити введення обєкта в експлуатацію; завершити виконання робіт та передати обєкт замовнику відповідно до умов Договору не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати укладання Договору, з виконавчою документацією по обєкту, у тому числі надати "Акт приймання виконаних будівельних робіт" за формою КБ-2в та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

Відповідно до п. 5.1.5. договору, зміна строків виконання робіт та передачі обєкта замовнику здійснюється шляхом підписання сторонами відповідної додаткової угоди до договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили).

Відповідно до п. 5.2.1. договору, приймання-передача виконаних робіт по обєкту здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, якими регламентовано прийняття закінчених обєктів в експлуатацію.

Пунктом 5.2.4. договору встановлено, що передача виконаних робіт по обєкту генпідрядником та їх приймання замовником оформлюється Актом приймання виконаних і будівельних робіт та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2В, КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо. З Актами приймання виконаних будівельних робіт, генпідрядникзобов'язаний надавати підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати (відрядження, перевезення працівників, тощо).

Згідно з п. 6.3.2 договору, генпідрядник зобовязаний забезпечувати виконання робіт, якість яких відповідає умовам договору та вимогам чинного законодавства у строки, встановлені договором.

Пунктом 7.4. договору сторони узгодили види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до генпідрядника за договором, зокрема, за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1 Договору, стягується пеня у розмірі 0,2 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт.

27.08.2018 між позивачем та відповідачем укладено додаткову угоду №141, якою сторони внесли зміни до п. 5.1. договору та виклали його зміст у наступній редакції:

«п. 5.1. Термін завершення виконання робіт по обєкту не пізніше ніж через 202 календарних днів з дати початку будівельних робіт (29 травня 2018 року), а саме до 15.12.2018р., у тому числі за етапами:

1 етап: не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати початку будівельних робіт (29 травня 2018 року), а саме до 12.07.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- земляні роботи;

- улаштування фундаменту;

- улаштування монолітного поясу по фундаментам;

- улаштування вводів інженерних мереж;

- розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0;

- улаштування підлога по ґрунту до відм. 0.

2 етап: не пізніше ніж через 80 календарних днів з дати початку будівельних робіт (29 травня 2018 року), а саме до 16.08.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху;

- монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками.

3 етап: не пізніше ніж через 120 календарних днів з дати початку будівельних робіт (29 травня 2018 року), а саме до 25.09.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху;

- монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками;

- монтаж вікон 1-го поверху;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі;

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху;

- монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.

4 етап: не пізніше ніж через 160 календарних днів з дати початку будівельних робіт (29 травня 2018 року), а саме до 04.11.2018 р. повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних горища;

- улаштування покрівлі;

- монтаж вікон 2-го поверху та горища;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі:

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі;

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою» стін 1-го поверху;

- монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху;

- улаштування зовнішніх сходів.

5 етап: не пізніше ніж через 199 календарних днів з дати початку будівельних робіт (29 травня 2018 року), а саме до 13.12.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху;

- утеплення та оздоблення фасаду;

- улаштування зливової системи;

- встановлення внутрішніх дверей;

- внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо);

- встановлення сантехнічних приладів;

- улаштування світильників та електрофурнітури;

- благоустрій території;

- інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: не пізніше ніж через 202 календарних дні з дати початку будівельних робіт (29 травня 2018 року), а саме до 15.12.2018 р. - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- під'єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації;

- наведення порядку на обєкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо);

- підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на обєкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);

- усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті обєкта.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляється календарні графіки виконання робіт, які погоджуються замовником та є невідємною частиною цього договору, у двох форматах:

1. Поетапний (Додаток № 2 до Договору), в якому зазначаються етапи виконання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання;

2. Деталізований (Додаток № 3 до Договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на обєкті, та термін їх виконання.

Також, зазначеною додатковою угодою № 141 від 27.08.2018 сторони внесли зміни до п.6.2.1.2. договору та виклали його зміст в наступній редакції: «п.6.2.1.2. генпідрядник більш ніж на 20 календарних днів порушив строк завершення виконання робіт будь-якого етапу, визначеного у п. 5.1. Договору».

14.09.2018 позивач направив відповідачу претензію № 2/150, в якій повідомив відповідача, що станом на 13.09.2018 року генпідрядником не було виконано у повному обсязі 2 етап будівництва. Позивач у претензії зазначив, що згідно наданих генпідрядником 13.09.2018 матеріалів фотофіксації стану будівництва обєкта, монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками не виконано, у звязку з чим позивач вимагав сплатити суму штрафних санкцій у розмірі 21 201,10 грн.

18.09.2018 позивач направив відповідачу доповнення до претензії № 2/150 від 14.09.2018, в якому зазначив, що термін прострочення II етапу станом на 13.09.2018 склав 28 днів. Вартість робіт із монтажу плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками становить 378 591,00 грн. Враховуючи, що термін прострочення II етапу складає понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості невиконаних робіт. Таким чином, додатково сума штрафних санкцій складає 26 501,37грн.

28.09.2018 позивач направив відповідачу претензію № 3/150, в якій повідомив відповідача, що станом на 27.09.2018 року генпідрядником не було виконано у повному обсязі 2 етап будівництва. Позивач у претензії зазначив, що згідно наданих генпідрядником 27.09.2018 матеріалів фотофіксації стану будівництва обєкта, монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками виконано на 10%, у звязку з чим позивач вимагав сплатити суму штрафних санкцій у розмірі 52 472,55 грн.

Звертаючись до господарського суду з цим позовом позивач зазначає, що відповідачем порушено умови договору підряду №150 від 27.04.2018, в частині своєчасного виконання етапу №2 в строки до 16.08.2018, у звязку з чим позивач нарахував та просив стягнути з відповідача штрафні санкції у сумі 52 472,55 грн., з яких: штраф у сумі 23 851,23 грн. та пеня у розмірі 28 621,32 грн. за 42 дні прострочення з 17.08.2018 по 27.09.2018, що і є предметом даного спору.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що в задоволенні позовних вимог слід відмовити на підставі наступного.

Частиною першою ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно ст. 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обов'язків (зобов'язань) є, зокрема, договір.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

За своєю правовою природою укладений між сторонами у цій справі договір є договором підряду, до якого слід застосовувати відповідні положення ЦК України.

Частиною 1 ст. 837 ЦК України визначено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх; договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта; до договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом (ст. 875 ЦК України).

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов'язання, у відповідності до ст. 610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, тобто неналежне виконання.

Однак, 22.12.2018 між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (замовник - позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Астера" (генпідрядник - відповідач) укладено Додаткову угоду № 344 до Договору підряду № 150 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування (житлового комплексу) №1, смт. Мирне, Запорізька область, військове містечко №12,57 омпбр_, (шифр_2017-07) від 27.04.2018.

В зазначеній додатковій угоді сторони прийшли до згоди внести зміни до Договору № 150 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування (житлового комплексу) №1, смт. Мирне, Запорізька область, військове містечко №12,57 омпбр_, (шифр_2017-07) від 27.04.2018 та викласти нижче вказані пункти в наступній редакції:

"1.2. Генпідрядник зобов'язується виконати роботи з будівництва об'єкту у строк 329 календарних днів в межах 2018-2019 років та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи".

"3.1. Договірна ціна робіт із будівництва об'єкту становить 14 429 999,00 грн., у ому числі ПДВ - 2 404 999,83 грн., з них:

- фінансування на 2018 рік становить 5 787 739,00, у тому числі ПДВ - 964 623,17 грн.

- фінансування на 2019 рік становить 8 642 260,00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 440 376,66 грн.".

"4.2.2. Фінансування робіт у 2018 році здійснюється за рахунок коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101450 "Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави" та КПКВ 2101020/2 "Квартирно-експлуатаційне забезпечення", КЕКВ 3121, в сумі 5 787 739,00 грн., у тому числі ПДВ - 964623,17 грн., що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, що відповідає ліміту фінансування із Державного бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів та згідно з графіком фінансування робіт, який обов'язково узгоджується та підписується сторонами у тільки за цієї умови є невід'ємною складовою договору. Порядок фінансування робіт на 2019 рік визначається замовником окремо та оформлюється додатковими угодами".

"5.1. Термін завершення виконання робіт по об'єкту - не пізніше 31 травня 2019 року, у тому числі за етапами:

1 етап: тривалістю не більше 66 календарних днів - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- земельні роботи;

- улаштування фундаменту;

- улаштування монолітного поясу по фундаментам;

- улаштування вводів інженерних мереж;

- розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0;

- улаштування підлоги по ґрунту до відм. 0.

2 етап: тривалістю не більше 52 календарних днів - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху;

- монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками.

3 етап: тривалістю не більше 67 календарних днів - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху;

- монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками;

- монтаж вікон 1-го поверху;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі;

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху;

- монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.

4 етап: тривалістю не більше 678 календарних днів - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування стін цегляних горища;

- улаштування покрівлі;

- монтаж вікон 2-го поверху та горища;

- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі:

- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі;

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою» стін 1-го поверху;

- монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху;

- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху;

- улаштування зовнішніх сходів.

5 етап: тривалістю не більше 60 календарних днів - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху;

- монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху;

- утеплення та оздоблення фасаду;

- улаштування зливової системи;

- встановлення внутрішніх дверей;

- внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо);

- встановлення сантехнічних приладів;

- улаштування світильників та електрофурнітури;

- благоустрій території;

- інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: тривалістю не більше 17 календарних днів - повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- під'єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації;

- наведення порядку на обєкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо);

- підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на обєкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);

- усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті обєкта.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляється календарні графіки виконання робіт, які погоджуються замовником та є невідємною частиною цього договору, у двох форматах:

Поетапний (Додаток № 2 до Договору), в якому зазначаються етапи виконання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання;

2. Деталізований (Додаток № 3 до Договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на обєкті, та термін їх виконання."

"5.1.3 Генпідрядник повинен розпочати виконання робіт на об'єкті за договором протягом п'яти календарних днів з дня підписання договору обома сторонами. Завершити виконання робіт, підготувати об'єкт для введення в експлуатацію та передати його замовнику відповідно до умов договору не пізніше 31 травня 2019 року, з виконавчою документацією по об'єкту, у тому числі "Акти приймання виконавчих будівельних робіт" за формою КБ-2в та "Додатки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" за формою КБ-3.".

"10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 30.12.2019, а в частині своїх зобов'язань та розрахунків до їх повного виконання сторонами.".

Судом встановлено, що зазначеною Додатковою угодою № 344 від 22.12.2018 до Договору № 150 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, смт. Мирне, Запорізька область, військове містечко № 12,57 омпбр_, (шифр_2017-07) від 27.04.2018 змінено положення пункту 5.1. та встановлено, що термін виконання робіт по об'єкту не пізніше 31 травня 2019 року, у тому числі за етапами.

Щодо строку виконання етапів робіт, то в пункті 5.1. Договору № 150 від 27.04.2018 в редакції Додаткової угоди № 344 від 22.12.2018 визначено лише їх тривалість, а саме:

- 1 етап тривалість не більше 66 календарних днів;

- 2 етап тривалість не більше 52 календарних днів;

- 3 етап тривалість не більше 67 календарних днів;

- 4 етап тривалість не більше 64 календарних днів;

- 5 етап тривалість не більше 60 календарних днів;

- 6 етап тривалість не більше 17 календарних днів.

Отже, Договором № 150 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, смт. Мирне, Запорізька область, військове містечко № 12,57 омпбр_, (шифр_2017-07) від 27.04.2018 в редакції Додаткової угоди № 344 від 22.12.2018 встановлено загальний термін виконання робіт до 31.05.2019, з чого слідує, що строк виконання окремих етапів робіт не обмежені конкретними датами, у зв'язку з чим, встановити - чи порушено відповідачем строки виконання робіт по 2 етапу неможливо.

Таким чином, уклавши Додаткову угоду № 344 від 22.12.2018 до Договору № 150 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, смт. Мирне, Запорізька область, військове містечко № 12,57 омпбр_, (шифр_2017-07) від 27.04.2018, сторони погодили зміну строків виконання робіт до 31.05.2019, що, в свою чергу, унеможливлює задоволення вимог про стягнення з відповідача пені за прострочення виконання робіт по 2 етапу.

Зазначені обставини спростовують твердження позивача, викладені у відповіді на відзив.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч. 1 ст. 627 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно до ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.

У відповідності до статті 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Принцип змагальності тісно пов'язаний з процесуальною рівністю сторін і забезпечує повноту фактичного й доказового матеріалу, наявність якого є важливою умовою з'ясування обставин справи. Відповідно до вказаного принципу, особи, зацікавлені в результаті справи, вправі відстоювати свою правоту у спорі шляхом подання доказів; участі в дослідженні доказів, наданих іншими особами шляхом висловлення своєї думки з усіх питань, що підлягають розгляду у судовому засіданні. Змагальність є різновидом активності зацікавленої особи (сторони). Особи, які беруть участь у справі, вправі вільно розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними правами й активно впливати на процес з метою захисту прав і охоронюваних законом інтересів.

На підставі викладеного в задоволенні позовних вимог слід відмовити.

Судові витрати розподіляються відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України та покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 76-79, 86, 129, 232-242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимоги Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Астера" про стягнення штрафу та пені за прострочення виконання етапів робіт за договором підряду №150 від 27.04.2018 відмовити.

Судові витрати покласти на Позивача.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судові рішення справі набирають законної сили відповідно до ст.ст.241, 284 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 28.02.2019

Суддя ОСОБА_3